La Energía eléctrica (1916-08-25 00:00:00), página 8

momento, pues que se habían ejecutado 159 metros de galería de avance por el lado norte y 400 por el lado sur, y teniendo también en cuenta el modo cómo se llevaba a cabo, no se consideró fácil su aplicación íntegra en aquellas circunstancias, y se convino en adoptarlo en todo cuanto fuera posible.

Considerando que faltaban todavía 1.066 metros de galería de avance, cuya mayor parte deberían ejecutarse por la boca sur a causa del contratiempo sufrido en la boca norte, que dificultaba un trabajo activo por este lado, y que gracias a la pendiente del túnel era cosa fácil por la boca sur pasar de la galería por la parte superior a la galería de base, siguiendo un tramo horizontal hasta haber ganado la diferencia de altura entre ambas galerías, se convino hacerlo en esta forma y continuar luego con la galería de base hasta llegar al avance que se venía ejecutando más lentamente por la boca norte. De este modo se pudo hacer por la base la mayor parte de galería de avance que faltaba ejecutar, ajustándose en lo posible al método propuesto.

Las diferentes fases de trabajo que este método comprende vienen representadas en conjunto en la figura 41, que es una sección longitudinal, e individualmente en las figuras 42 a 50 referidas a dicha sección. En esta reforma, la galería de avance adelantaba siempre de 50 a 100 metros al ensanche, que se ejecutaba en una extensión análoga, y éste precedía a las mamposterías que se extendían sobre 30 a 40 metros.

En toda la parte en que la galería de avance se había abierto en el eje y por la parte superior, después de ejecutada ésta, se procedió al ensanche y a la construcción de la bóveda; luego siguió el stross, y finalmente se ejecutaron los pies derechos, como se representa en las figuras 48 y 49.

Una de las principales ventajas de este método, aparte de las citadas antes, consiste en permitir la terminación de la obra casi al mismo tiempo que el avance, pues tan pronto como la galería está abierta en una extensión suficiente, puede trabajarse detrás, en sitios escalonados correspondientes a las diferentes fases y con la intensidad conveniente para seguir de muy cerca el avance.

Para que los espesores de los revestimientos pudieran ser completos se previó un suplemento de excavación, variable según la clase de terreno, de 0,04 m. a 0,08 m. para el espesor los arranques, y en 0,05 m. a 0,10 m. para el espesor en la clave.

Plan para la continuación de los trabajos. Obras a ejecutar

Las circunstancias en que estas obras se ejecutaban, agravadas por el derrumbamiento ocurrido en la boca norte, obligaron a establecer un plan racional para su continuación y también para la reconstrucción de la parte derrumbada.

Para determinar este plan se tuvo en cuenta la cantidad de trabajo que debía ejecutarse, y con este dato se calcularon los aprovisionamientos de materiales necesarios, conforme con un programa de ejecución, que al mismo tiempo que permitiese realizarlos con la mayor economía se empleara también el menor tiempo posible.

El cálculo de la cantidad de trabajo que faltaba ejecutar, sin contar la reconstrucción de la parte hundida, arrojó las siguientes cifras:

    Galería de avance de 7 m.<sup>2</sup> de sección
    9.000 m.<sup>2</sup>

    Complemento de la excavación
    81.000

    Revestimientos (muros y bóveda)
    17.500

Por la naturaleza probable del terreno que debía atravesarse, se previó adoptar los diferentes tipos de revestimiento en la forma siguiente: