La Energía eléctrica (1913-12-10 00:00:00), página 5

rías, turbinas, etc., al pie de obra. A causa del gran número de obreros empleados en esta construcción, es de suponer que las primeras turbinas podrán funcionar dentro de algunos meses.

El agua del canal, después de haber hecho funcionar las turbinas volverá al río Segre por otro canal de iguales metros de longitud, que estará completamente terminado dentro de algunas semanas.

En resumen; los trabajos efectuados desde Septiembre de 1912, es decir, durante doce meses y medio, han sido considerables. Representan un esfuerzo enorme en relación con el corto tiempo de que se ha podido disponer. Si, como es de esperar, la central de Serós principia á funcionar á primeros ó en los primeros meses de 1914, el resultado obtenido será altamente honroso para los ingenieros que han preparado y dirigido esta importante empresa.

II

Trabajos para la utilización del río Noguera Pallaresa.

El río Noguera Pallaresa desciende de los Pirineos y desemboca en el río Segre, á una distancia de 70 á 80 kilómetros agua arriba de Lérida. El programa para la ejecución comprende el establecimiento de una presa en Talarn ó San Antonio, cerca de Tremp, para establecer en el valle por donde corre el Noguera Pallaresa un depósito natural de una superficie de 878 hectáreas, destinado á alimentar dos centrales de producción de energía eléctrica, la de Talarn y la de los Terradets.

Para llegar á Tremp y poder transportar material, la Sociedad ha tenido que proceder á la construcción de un camino en un recorrido de 25 kms. próximamente, toda vez que no existía ningún medio de comunicación. Los trabajos de este camino comenzaron en Mayo de 1912 y se han terminado en Abril de 1913.

I.—Presa de San Antonio.

La presa estará constituida por un muro de 290 m. de largo, 82 de alto, 65 m. de espesor en la base y 10 m. en la parte superior.

Para estos trabajos se ha instalado una fábrica en Pobla, agua arriba del valle destinado á constituir el depósito natural que acabamos de citar. Se ha excavado un canal de 7 km. de largo para conducir á esta fábrica las aguas del río Noguera Pallaresa. Tres tubos motores de una potencia de 4.000 HP alimentan dos fábricas instaladas en San Antonio y deben servir igualmente para la construcción de las centrales de Talarn y de los Terradets. La fábrica de Pobla, cuando se hayan terminado los trabajos proyectados, servirá, en unión con la de Talarn y la de los Terradets, para la producción de energía eléctrica.

Una fábrica de cemento y otra de hormigón se han construido é instalado en San Antonio para aprovisionar la construcción de la presa. La fábrica de cemento está ya funcionando y ha fabricado ya un stock importante de cemento. La instalación de la fábrica de hormigón está terminada y ha funcionado ya como ensayo; pero no lo hará normalmente hasta el momento en que comiencen los trabajos de construcción de la presa.

Estos trabajos comenzaron en Octubre de 1913. Ha habido necesidad de taladrar un túnel para desviar momentáneamente las aguas del río Noguera Pallaresa, que eran un obstáculo para la construcción de la presa. El establecimiento de este túnel comenzó á fin de Noviembre de 1912 y se terminó en Marzo de 1913. Hubo necesidad de hacer pozos de sondaje para estudiar las rocas, y se procedió igualmente á la limpieza de todas las grietas de la roca sobre la que se debía establecer la presa.

Resta todavía desviar un camino que atraviesa el fondo del valle en un recorrido de un km. próximamente. Los terrenos del valle, destinados á servir de depósito natural, se han comprado en parte, y lo que no ha podido hacerse de una manera amistosa será objeto de una expropiación regular.