Revista técnica de infantería y caballería (1899-09-01 00:00:00), página 26

la primera zona, con el Coronel, se debían encerrar en la Isleta, defendiéndola á toda costa, mientras el General, con las demás fuerzas reunidas, debía tomar posiciones sobre Tafira en una línea de retaguardia.

Al siguiente día se rectificó la colocación de fuerzas con la siguiente:

«ORDEN DE LA PLAZA DEL 13 DE MAYO DE 1898.—Con el fin de que no exista entorpecimiento ni duda alguna, llegado el momento preciso para la ejecución pronta y ordenada de cuanto expresa la orden de la plaza del día de ayer, referente á la situación que deben ocupar los Cuerpos de esta guarnición, caso de iniciarse el ataque á la plaza, ha de tenerse presente que mientras permanezcan en la Isleta las dos compañías del movilizado, número 4, que auxilian los trabajos y no se les dió destino en la orden de ayer, se unirán á las dos compañías del Regional, num. 2, para la defensa de la Isleta, perteneciendo por lo tanto á la primera zona á las órdenes de su Coronel y del Teniente Coronel Jefe del sector.—El General Gobernador, ALAMINOS.»

El Gobierno de S. M., y especialmente el Ministro de la Guerra, General Correa, quiso poner á Las Palmas en buen estado de defensa, pero las obras necesitan tiempo para efectuarse y no se pueden improvisar; no escatimó mandar desde luego artillería, grandes piezas y municiones y dió mucha prisa para la ejecución de las obras, consiguiéndose que el 18 de Abril se hiciera entrega por el Cuerpo de Ingenieros de los emplazamientos construidos en las avanzadas del castillo de San Francisco, para cuatro cañones Hontoria, entubados, de 15 centímetros, así como del correspondiente á un obús de 30 y 11/2 emplazado en el interior y en dirección al puerto de la Luz, entregándose de estas baterías el Capitán de Artillería del 5.º batallón de Plaza, D. Ignacio Maceres. El estado de las obras de defensa en dicho día en que se declaró la guerra á los Estados Unidos de América, era el siguiente: La batería de Santa Isabel tenía dispuestos tres de los emplazamientos para recibir las basas. En la de San Francisco se ejecutaban dos repuestos blindados en las baterías avanzadas y algunas reparaciones en el emplazamiento del obús del Sur. En Guanarteme estaba en disposición de recibir la basa una de las tres piezas de 15 centímetros, y hechas la mayor parte de las excavaciones para las demás piezas, incluso los repuestos. En San Fernando principiaban las explanaciones para construir la batería que luego ha sido la de piezas mejores y más poderosas. Se empezaba la de San Juan, cuyo trazado estaba hecho, y en seguida que se terminara en San Francisco, el Jefe de Ingenieros tenía orden de dar comienzo á esta batería de San Juan. Los emplazamientos de las siete piezas de 15 centímetros últimamente remitidas á la plaza y que correspondían á Santa Isabel y Guanarteme, se habían ejecutado con arreglo á los anteproyectos y artillado aprobados, pero habían de variarse, puesto que las piezas de 15 centímetros llegadas eran de giro central y no adelantado como se suponía, lo que si bien no presentaba dificultad de importancia en el estado en que se hallaban los trabajos, implicaba retraso en ellos y variaciones, cuando urgía poner la plaza en estado de defensa, porque podía ser atacada de un momento á otro sin tener las baterías construidas. Tal era el estado de las fortificaciones al comenzar la guerra, y ocioso parece indicar que todos hacían cuanto humanamente era posible para adelantarlos. El batallón de Mallorca entero estaba dedicado á remover tierras y construía los caminos