Colección de las leyes, reales decretos, órdenes, reglamentos, circulares y resoluciones generales espedidas [sic] por el Ministerio de la Guerra (1839-01-01 00:00:00), página 93

tores, y estos dispondrán que el respectivo comandante haga el exámen y siga los procedimientos que á continuación se expresan.

Art. 35. Los comandantes de ingenieros examinarán si las obras que se solicitan se hallan aprobadas de antemano, ó pertenecen á la clase de menudos reparos á que está destinado el fondo de entretenimiento corriente, en cuyo caso dispondrán desde luego ó diferirán su ejecución según la preferencia que les merezcan, en comparación con las demás obras aprobadas, y con arreglo al sistema jeneral establecido y á las instrucciones del director subinspector del distrito, contestando lo que decidan á la autoridad que hizo el pedido.

Art. 36. Si las obras ó reparos de que se trate no estuvieren comprendidos en la clasificación enunciada en el artículo anterior, el comandante de ingenieros practicará ó hará practicar el oportuno reconocimiento, según queda dicho en los artículos 14 y 16, y calificará en consecuencia dichas obras ó reparaciones en uso de las facultades que exclusivamente le competen.

Esta calificación se reducirá á una de las cuatro declaraciones siguientes: 1ª. Que la obra no es necesaria; 2ª. Que es conveniente, pero que puede reservarse para comprenderla en el primer presupuesto jeneral ó ordinario que se forme; 3ª. Que es de necesidad extraordinaria, pero que dá lugar á pedir la real aprobación, en cuyo caso se formará y dirijirá desde luego el presupuesto extraordinario correspondiente; 4ª. Que es de tan inmediata y perentoria urgencia, que no da tiempo para esperar la resolución de S. M., y que debe por tanto procederse á ejecutarla, sin perjuicio de remitir su presupuesto y de llenar las demás formalidades requeridas.

Art. 37. En este último supuesto, el comandante de ingenieros pasará inmediatamente copia del oficio del gobernador ó comandante de armas, y de su respuesta, al director subinspector, manifestándole las razones en que funde su calificación de urgencia, en vista de las cuales, el director, si las halla suficientes, entenderá el correspondiente pedido de fondos, dirigiéndolo al intendente militar con designación del objeto á que se destinan, y dando comunicación de esta medida al capitán jeneral para su conocimiento; pero si la urgencia fuere tan perentoria que hasta la corta dilación que exijen estos trámites pudiese causar graves y notorios perjuicios, podrán los comandantes de ingenieros disponer que de los fondos de la comandancia respectiva se supla la cantidad indispensable para ejecutar la obra, ó para evitar al menos mayores gastos ulteriores mientras se verifica la aprobación del director y el correspondiente pedido de caudales, reintegrándose entonces la caja de la comandancia de los adelantos que haya hecho; en la inteligencia de que solo en el caso extremo arriba indicado, y bajo su responsabilidad, podrán usar los comandantes de ingenieros de la autorización que en este artículo se les concede.

Art. 38. Los libramientos extraordinarios por razón de urgencia, de que trata el artículo anterior, se referirán á la masa total de caudales asignados en cada dirección subinspección al material de ingenieros, hasta que aprobada la obra por S. M. á propuesta del director subinspector ó comandante esento del arma, se verifique el reintegro, bien por cuenta del fondo de imprevistos, bien por consignación extraordinaria.

Art. 39. Los expresados libramientos deberán ser realizados ó satisfe-