Colección de las leyes, reales decretos, órdenes, reglamentos, circulares y resoluciones generales espedidas [sic] por el Ministerio de la Guerra (1839-01-01 00:00:00), página 107

litar; á menos que sea condicion de la contrata pagar los plazos á tantos meses despues de concluida la obra á que correspondan.

Art. 124. Al año de haber hecho el asentista la entrega de la obra concluida, ó mas largo plazo, si para mayor seguridad, atendiendo á la naturaleza de los trabajos, se hubiese juzgado conveniente estipularlo así en la contrata, le dará el comandante de ingenieros certificación de haber cumplido con las obligaciones de su contrata en lo correspondiente á la buena construcción; y en consecuencia el asentista recurirá al director para que reunida la junta de que habla el artículo 73, providencie que queden libres su persona, bienes y fianzas; pero en el interim será responsable de la firmeza de la obra en lo correspondiente á la buena construcción.

CAPITULO NOVENO.

Ejecucion y pago de las obras por administracion.

Art. 125. Luego que cada comandante de ingenieros reciba de su inmediato jefe la competente orden de aprobacion de las obras que deban ejecutarse en la demarcacion de su comandaancia, dispondrá que el maestro de fortificacion busque los operarios y tome cuantas noticias sean convenientes para el acopio de materiales, tanto por lo que respecta á su calidad, como á su precio, cuando no estén de antemano contratados; pues en este caso el comandante hará sus pedidos al contratista con la anticipacion necesaria y las prevenciones oportunas para que no falten en el curso de los trabajos, ni se entorpezcan estos en manera alguna.

Art. 126. Al determinar el número de operarios que hayan de admitirse y los materiales que deben comprarse ó pedirse al asentista, si estuvieren contratados, el comandante de ingenieros jirará sus cálculos y tomará sus disposiciones según los caudales que existan para continuar sin intermision los trabajos; procurando por todos los medios posibles evitar atrasos en los pagos, especialmente por lo tocante á los jornales.

Art. 127. En cuanto al orden en la ejecucion sucesiva de las obras, el comandante de ingenieros se arreglará á la preferencia que le merezcan según las circunstancias, sin perjuicio de cumplir las prevenciones que sobre el particular pueda hacerle el director ó comandante escueto de quien dependa.

Art. 128. A proporcion que el comandante admita los operarios que juzgue mas aptos para las obras que deban ejecutarse, se entregará á cada cual una papeleta con la media firma del ingeniero del detalle en que espere su nombre y oficio, así como el jornal que dicho comandante, de acuerdo con el ingeniero del detalle, le haya señalado, á fin de que presentándose al comisario tenga este el oportunocognicion de su admision, y lo haga constar en la misma papeleta con la fórmula anotado y su media firma. Estas papeletas se recojerán de los operarios cuando se retiren ó sean despedidos de las obras, exijíéndolas al tiempo del pago de sus jornales, para identificar su persona y evitar que las estravien ó hagan de ellas un uso indebido. El mismo método se seguirá para la admision de empleados temporeros ó eventuales que exijan las obras y las operaciones facultativas para su proyecto y ejecucion, cualesquiera que sean el nombre y objeto de estos empleados. Los comandantes de ingenieros antes de nombrar dichos tempore-