Colección de las leyes, reales decretos, órdenes, reglamentos, circulares y resoluciones generales espedidas [sic] por el Ministerio de la Guerra (1839-01-01 00:00:00), página 105

despedirá inmediatamente, quedando el asentista obligado á reemplazarle con otro.

Art. 111. Todos los materiales que se hayan de emplear se reconocerán antes por el maestro de fortificación, á fin de asegurarse de que son de las calidades contratadas con el asentista; y no teniendo estas circunstancias se impedirá su uso.

Art. 112. Los asentistas y cuantos empleados dependan de él en la obra estarán en todo lo perteneciente á ella á las órdenes del ingeniero que la dirija, y en las faltas que los últimos cometieren podrá reprehenderles y mortificarles como á sus propios subordinados, y aun despedirles si dieren motivo para ello, previniendo al asentista que los reemplace inmediatamente.

Art. 113. Antes de dar principio á una obra por asiento, el maestro de fortificación hará á presencia del ingeniero que la dirija, del comisario de fortificación y del asentista, las acotaciones y medidas necesarias, y se fijarán las señales convenientes para conocimiento, en todo tiempo, de la obra ejecutada.

Art. 114. Cuando llegue el plazo estipulado para la medición de la obra ejecutada, el comandante de ingenieros avisará por medio del asentista ó de un celador al comisario de fortificación, del dia, hora y paraje en que debe hacerse la medición, que se ejecutará sin retardo de los plazos estipulados á presencia del ingeniero del detalle, del comisario y del asentista, ó persona que para este acto habilitare; tomando las medidas el maestro de fortificación y otro nombrado por el asentista, si así lo exijese, dirimiendo el comandante de ingenieros por sí mismo cualquiera competencia que se suscitase.

Art. 115. El ingeniero del detalle, el comisario y el asentista anotarán en sus cuadernos las dimensiones que los dos referidos empleados fueren diciendo; y satisfechos de su exactitud y certeza, las confrontarán después entre sí para mayor seguridad y evitar dudas y disputas, lo que verificado, y sentada la fecha del dia en que se hiciese la medición, pondrá el asentista en los cuadernos doime por satisfecho de esta medición; y firmará, rubricando á continuacion el ingeniero y comisario; todo según lo indica el modelo número 13, sin que por ningun motivo pueda omitirse ninguna de estas formalidades.

Art. 116. Para satisfacer al asentista el importe de lo ejecutado y medido dentro de los plazos estipulados para el pago, estenderá bajo su firma el maestro de fortificación destinado á la obra una relacion en que espere el número de varas, pies &c., según resulte del cálculo formado en la libreta del ingeniero del detalle, con el valor que le corresponda por contrata: el comisario, despues de cotejada esta relacion con su libreta, la autorizará, anteponiendo á su firma la fórmula con mi asistencia; y dicho ingeniero, hecha tambien la oportuna comprobacion de la exactitud del referido documento, pondrá despues de la firma del comisario una certificación que espere estar conforme y arreglado á contrata cuanto en aquel se menciona, entregándose en seguida este documento al asentista, á fin de que estendida al pie la orden de pago por el comisario con el conocimiento del comandante de ingenieros, pueda acudir al pagador para que se le satisfaga mediante recibo que firmará en el mismo documento, el cual se arreglará en todas sus partes al modelo número 14.