分类：生活-交通出行-交规/路况
问题：贵州省赤水市高速公路什么时候通车 
贵州省赤水市什么时候通车
回答：【仁怀至赤水】通车时间表（最新消息）     最近这一个多月都在逛论坛，发现不少人都在关心仁赤高速的通车时间，本人有幸参与仁赤高速的建设，感谢大家对仁赤高速的关心，现在把最新的动态告诉一下大伙。    仁赤高速公路是贵州省委、省政府确定的重点建设项目【目前的定位是省高，项目全称是：赤水至望谟高速公路仁怀至赤水段；听说现在已经批准为国高了，项目全称是：国家高速公路张掖至百色贵州境仁怀至赤水段（只是听说，没看见批复文件）】。    仁赤高速公路起于仁怀市西南罗旺田，顺接白腊坎至茅台高速公路，止于赤水市赤水河大桥，接泸州至赤水高速公路。路线全长163.665千米，其中主线长157.398 千米，习水支线长6.267千米，全线按四车道高速公路建设，设计行车速度为80 千米/小时，路基宽度为21.5米（其中赤水互通至赤水河大桥黔川两省交界处约1.4 千米采用24.5米）。另建互通连接线11.46千米。全线共设收费站14处，分别为：仁怀A匝道西互通收费站、仁怀E匝道北互通收费站、银水互通收费站、大坝收费站、火石岗收费站、二郎互通收费站、习水收费站、马临收费站、土城收费、元厚互通收费站、旺隆互通收费站、新店收费站、赤水匝道收费站、赤水主线收费站，服务区、停车区7处。    项目原计划通车时间为2013年9月9日，但由于项目施工难度较大，总体地势南高北低，最低海拨高度262米，最高海拨高度1220米，相对高差958米，全线不但桥梁设置多，桥路比大，桐梓河特大桥主墩高达172米，二郎河特大桥主墩高达167米，分别排名全省刚构桥梁高墩第二位和第三位。有2座长隧道在开挖时出现了瓦斯或煤矿采空区。特别是莫洛隧道（长2.5公里）的煤与瓦斯突出和邓家沟隧道的裂隙瓦斯，使两座隧道一度停工长达6个月之久。土城至赤水近70千米的路线，经过丹霞地貌，筑路材料采集十分困难，混凝土、砂浆所用砂石材料需全部在习水采集，最远运距达90千米，严重影响了施工进度。再加上项目刚开建时的柴油荒、60年以上一遇干旱，以及征地拆迁、电力供应等因素影响，导致土建工期推后，影响了后续进场的路面、房建、交安、绿化、机电工程的施工。    目前，项目已经全线贯通，各项工程已基本完成，正在进行路面、房建、交安、绿化施工及机电安装调试和部分边角收尾工程。   仁怀至火石岗段定于2013年10月18日通车，火石岗至赤水段定于2013年11月30日达到无障碍通车要求。（如果对你有帮助，请设置“好评”，谢谢！）