分类：生活-家居装修
问题：请教装修项目有：铺地面和墙面（包括客厅及过道，阳台，厨房，卫生间 
项目有：铺地面和墙面（包括客厅及过道，阳台，厨房，卫生间）；卧室铺复合木地板；吊顶；灯池（客厅及过道）；壁柜制作；刷墙；安装门窗套；卧室壁纸。请问以上项目详细合理的施工顺序是什么？
回答：你好！
在某些拆除工程完工后，装修对可以正式进入装修程序。
1.水电工进场：管线铺设、接线暗盒埋设、试水、试电
2.瓦工进场：墙、地砖铺贴、封管道、开孔等
3.木工进场：橱、柜制作、门、门套、窗套、局部吊顶等
4.瓦工再进场：完成与木工衔接处的收口
5.泥水工进场：墙面、顶面处理腻子、涂料
6.油漆工进场：家具、门等木制活油漆
7.订购产品进场：橱柜、地板、淋浴房、坐便器等
8.全面调试：水电、清扫
上述是基本顺序，但在某些时候是交叉作业，如木工与泥水工等。