分类：教育/科学-理工学科-建筑学
问题：有懂预决算中请进来帮帮忙工程中实际施工过程因变更、图纸问题等增加 
中实际施工过程因变更、图纸问题等增加的工程量是否应该算措施项目费用、规费、税金？
回答：如果一个比较小的变更项目，发生这类费用比较少，最好能摊在新增项目的单价中，如果发生较多，就应该单独立项上报。因为施工时完成的工程量超过或少于工程量表中所列工程量的15%以上时，或者在施工过程中，工程师指令增加新的工作、改换建筑材料、暂停或加速施工等变更必然引起新的施工费用，或需要延长工期。所有这些情况，承包商都可提出费用要求，以弥补自己不应承担的经济损失。
还有如果业主不同意支付此项目费用，应该将此项目备忘，作为索赔依据。
包括谢谢各位，人员、设备进场费、临建设施费、供电与照明系统费用，风、水、电费用、施工工厂设施费、赶工措施费、不可预见费等。取费标准首先应考虑合同费率，如果有更好的理由说服业主就取高点也行。