分类：教育/科学-理工学科-建筑学
问题：网络图的要求是什mo 
回答：网络图是用箭线和节点表示工作时长及工作之间逻辑关系的图。
网络图两种：单代号网络图及双代号网络图；经过演化又有时标网络图和单代号搭接网络图。
双代号网络图是用节点表示工作的起止，用节点中间的箭线表示工作；单代号网络图用节点表示工作，箭线表示工作之间的逻辑关系（包括工艺关系和组织关系）。
网络图中一般包含工作所需时长，工作与其紧前或紧后工作的逻辑关系，工作的最早开始时间，工作之间的时间间隔等；根据以上参数，又可以计算出每项工作的最早开工时间，最早完工时间，最迟完工时间，最迟开工时间，工作的总时差，工作的自由时差，并能够找了其关键线路（线路上总时差最小的工作线路）。
一般工程的网络图可用手绘制，较复杂工程的网络图需用计算机进行辅助管理，便于现代的管理和应用。网络图的最大优点在于工作之间的逻辑关系清晰，能够借助计算机进行管理，便于发现问题。