分类：教育/科学-理工学科-建筑学
问题：关于施工顺序问题施工过程当中，内墙装饰、外墙装饰、地面工程、外墙 
过程当中，内墙装饰、外墙装饰、地面工程、外墙涂料工程等施工顺序应该如何？不甚感激！！
回答：我来回答你的问题：
是这样的，你所提到的这些分部工程其实是穿插进行的
大体顺序是这样的——
内外墙装饰以及外檐（建筑外立面）涂料以及地面工程都建立在主体工程（如混凝土框架）完工的基础之上！
主体工程完成后（建筑的主框架完成后），可以进行顶棚、内墙面的装饰，然后进行地面装饰。
如先进行地面装饰的话，会由于后做墙面，而污染地面，不利于成品保护。
此外，外墙装饰可以在内装饰的同时展开，二者无必然联系。

总体遵循先上后下、先繁后简的施工顺序。
同时，应注意成活后的养护和成品保护。

以上是我的一点施工经验，希望对你能有帮助~~