分类：教育/科学-理工学科-建筑学
问题：我需要不同的施工组织设计模板。有的帮帮我哦！！先谢大家咯！！ 
我需要不同的组织设计模板。有的帮帮我哦！！先谢大家咯！！
回答：你好！    现成的施组模板暂时没有，先说说施组的内容和编制：    一般内容：    （1）.编制说明    （2）.编制依据    （3）.工程概况（主要是对工程施工特点的分析）    （4）.施工准备工作    （5）.施工方案的选择    （6）.施工进度计划     (7).工、料、机械需要量及进场计划，资金供应计划    （8）.施工平面布置图    （9）.施工管理机构及劳动力组织    （10）.季节性施工的技术组织保证措施（冬、雨季等）    （11）.质量管理与质量控制保证措施    （12）.安全施工的组织保证措施    （13）.文明施工和环境保护措施    （14）.技术经济指标    编制程序：     （1）.分析设计资料，进行必要的研究     （2).选择施工方案     （3）.编制工程进度图     （4）.计算工、料、机械的需要量，并制定供应计划     （5）.确定临时工程、供水、电、热计划     （6）.工地运输组织     （7）.布置施工平面图      (8).确定施工组织管理机构     （9）.编织技术措施计划     （10）.编制质量、安全、文明施工措施计划     （11）.编写说明书