分类：生活-购物
问题：104平两居室装修预计4万元如何装修选材附件里有我的户型图，请问 
附件里有我的户型图，请问的步骤应该怎样？多大价位的材料比较合适？
回答：第一，墙基层处理{走电线后的墙体弥补，墙缝隙处理，保温层间隙弹性腻子，建筑门洞修补，对于特殊需要位置的整体挂布}每平米3元。总面积为200平米，总价为600元。小提示：如果您的基层相当的好，这部分钱可以省下。第二，墙体涂料粉刷美巢加多乐士，每平米26元。总面积为200平米，总价为5200元。小提示：如果您使用底漆模式，那么可以使用821，如果不是，那么尽可能不要使用821腻子，因为容易起泡脱落，颗粒大。第三，地砖每平米大约为75元，{包括踢脚线，600*600普能精工玻化砖，如果您要选择一些知名品牌恐怕要贵一些。辅料为325.5普通水泥、白水泥、中砂、108胶}因为会出现裁砖，破损等，所以地砖面积应该加3%--8%。总面积为38平米，总价为2850元。（给您推荐几个品牌：王者、冠军、长谷、东鹏）第四，木地板使用强化复合每平米大约70元，如果要与地面找平，可以使用自流平水泥或者地宝，每平米大约加9元，总价每平米79元。地板报损加8%--10%。总面积为28平米，总价为2212元。（推荐品牌：圣象、富林、安信、家、德尔）第五，厨房卫生间墙地砖每平米大约75元，报损与地面可以相同（墙面用普通工艺镶贴各种瓷片每平方米需普通水泥11kg、中砂33kg、石灰膏2kg。柱面上用普通工艺镶贴各种瓷片需普通水泥13kg、中砂27kg、石灰膏3kg。）总面积为68平米，总价为5100元。第六，卫生间设备每套大约2500元（坐便器、洗手盆、龙头、洗浴套件、镜子、纸盒、皂盒、毛巾杆、托盘、地漏、浴霸）。小提示：现在市场有一些比较便宜的卫具，但是质量相当的差，所以建议不要使用太便宜的。{推荐洁具：亚陶、美标、箭牌}第七，厨房橱柜每延米大约900元，总价为4230元。（水晶板、亚克力、烤漆等，但是不包括品牌，还有龙头、水池）第八，吊顶每平米大约50元，总面积为17平米，总价为850元第九，阳台墙地砖每平米60元。总面积11平米，总价660元。第十，阳台衣架巧太太每套230元，安装人员单收10元，总价为240元。第十一，套装门建议使用复合实木会结实一些，每套大约950元，{包括百乐门锁，加厚合页，门吸}。小提示：如果不是因为资金问题建议不要使用贴面门的密度板门了，不太结实，如果一定要使用可以使用三套合页，也可以保持比较好的使用。总价为1900元第十二，卫生间门建议使用微分子结构，可以很好的起到防水性，每套大约850元{配件与其它的相同}第十三， 卫生间防水每平米19元。总价为646元。第十四， 电力改造大约2500元，{供电线路，电线管、万能角铁（30×30，40×40）、膨胀螺栓M8、镀锌管接头、锁紧螺母、接线盒、塑料护口、铁壳软管、管卡子、圆钢条φ6~φ8mm、电焊条、镀锌铁丝、铝条、圆锯片（砂轮片）、机油20#。照明 2.5mm2铜芯双包电线 BVV2×2.5mm2，BVV2×1.5mm2（开关）。空调等设备 4~6mm2铜芯电线 BVV2×4mm2。进户线不小于 10mm2。弯曲系数1.6，黑胶布2卷/100m，穿电线用24#细铁丝：0.2kg/100m。照明电路，灯具、电器控制箱、开关盒、插座、安全保护开关。双眼单插座、三眼单插座、双插座、空调机插座、插座板。品牌建议使用松本电工、国际电工TCL、百胜电工、奇胜电工。}小提示：一般开关工作电流10A，1.5匹以上空调选用15A插座，1.5匹以下空调选用10A插座，安装高度不低于2.2m。插座回路漏电开关额定电流16A-20A，照明回路断路器10A-16A，空调回路16A-25A，总开关带漏电型32A-40A。开关离地1m，插座离地30-50mm第十五， 水路改造大约2000元{浴盆存水弯Dg50。镀锌钢管Dg15、Dg20、Dg25。镀锌弯头Dg15、Dg20、Dg25。橡胶板。水管封口胶带。机油。镀锌管箍Dg15。木螺钉L32~50mm。大便器存水弯Dg100。镀锌活接头Dg15、Dg25。管卡子。大便器胶皮碗。螺纹截止阀门（J11T-16Dg15）。水箱进水嘴Dg15。铸铁下水管Dg50。存水弯（生铁）S型Dg50。供水管、水阀、各种弯头、排水铸铁管、地漏。损耗量5%}第十六， 灯具大约为2000元{镜前灯、客厅大灯、卧室灯等}第十七， 垃圾清运300元，这个问题很多人都提到过，一般的装修公司并不管运走垃圾，如果不是只是放在门外的话，那么没必要给，一定要装修公司给运走，对于业主来说找车等事情都麻烦，而装修公司太容易了。第十八， 清洁费300元，很多的装修公司现在会与一些做卫生的有联系，价格大约从150-300元不等，打扫的不错，业主再亲手打扫也就容易多了。第十九， 管理费2000元。一般的装修公司在管理费上只写明一般日常性管理，这是很含糊的说法，一定要在合同中标明都有什么样的细节管理，如果做不到就扣他们钱第二十，因为图中表明厨房为大开间方式，所以最好可以可以塑钢或者铝镁合金做门，总价大约为1400元。现在的总价为38338元，基本上已经符合您的标准了，再加一些内容也是可以的没有什么问题，所有的价格与市场的波动有很大关系，地区不同价格也会有所不同，而且如果您找到的是一家一级资质的装修公司，那么会比这个价格更高一些。再给您说一下装修的顺序吧第一，进行非承重墙体的改动，如拆除，增加等。验收！第二，进行水路的改动，在改水之前,要确定好好自家出水口的位置,厨房要先粗测量一下,确定好洗菜盆的大概位置.根据自己家卫生间和厨房的用水情况走好上下水。小提示：建议如果把管子埋在墙里用PPR或铜管两种，PP-R一定要先用焊接式的,然后做加压测试，并不是现在很多施工队进行的注水测试！！！验收！！第三，橱柜最好早订，最好和水路改造一起，主要是厨房水盆，净水器，厨宝的大致位置。同时要订门了，因为一般南方的门要二十天左右才可以到货，回头再拖您几天也要小一个月了。第四，电路：要事先想好哪里要放什么，留好每盏灯的线。准备足够多的电插座。尤其是厨房，要多做点，因为将来厨房的小电器可能越来越多，你会发现插座不够用。还有就是走线要套PVC的管，以便以后换线方便，走线不能在地面和墙面上开横槽。在这儿,可以提前数好灯及开关盒,及插座，以防止装修公司虚报。验收！！第五，铺砖 地砖要干铺，水泥一定要买好的，否则容易掉砖，告诉你的装修公司，你只用盾牌或钻石的（盾牌最好，一袋比钻石的贵两块钱）铺砖的同时，可以做许多事：1。吊顶，最好选用龙牌的石膏板，质量好！2。居室内墙面可以刮腻子3。铝扣板在砖铺好后就可以按装了。第六，砖铺好后就可以再次通知所订的橱柜了，橱柜和抽油烟机灶台必须同一天到达。第七，如果全面使用地砖，在地砖结束后就可以打砂纸，刷涂料了。第八，卫生间地砖要最后才可以铺设，同时重新做防水，因为铺设墙砖的时候由于工人的工作，可能会踏坏地面防水，然后再铺设地砖。第九，安装卫生间厨房的种设备，包括一些基础的架子以后业主可以省些心。同时可以安装升降衣架等。第十，安装灯、各种开头面板，注意工人一定要把手洗干净，或者带专用薄羊皮手套，以免把墙，各种灯具面板弄脏。第十一，居室内的地板是最后装。第十二，找清洁公司打扫卫生，然后开始验收表面工作。第十三，好了，再通通风，如果给您工作的装修公司保证的环保，您又很在意，那可以找一家专业的室内环境测试的公司查一下。好了，新房装修完了。