分类：生活-购物
问题：家装是先做木工活或是先做地面瓷砖铺设，在线等 
回答： 嗯，要一步步来，有些地方能抓紧或者同步进行，有些地方就要按顺序和按时间进行了，总的装修步骤有：1.先制定大致的平面图，可以自己画一下，也可以叫装修公司的设计师画一下，确认好就可以开始下一步了2.按平面图敲墙，如果不需要敲墙的话最好了3.电工进场，根据您的要求开始放设电线啊，插座底盒啊，电线管啊，灯头线啊什么的，您这时需要配合他们买电线管，电线啊，盒子啊什么的了4.泥水工可以同时进场，他们会根据您的要求改动水管啊，敲敲墙装水管，您需要买水管，接头和临时用的水龙头，水泥黄沙开始用了。5.过几天，墙也敲的七七八八了，木工开始进场了，麻烦的事情来了，您要告诉他们哪里铺地板，他们要你买木龙骨和钉子了，找个好点的木材店吧，多计算几遍木头，现在计算器都能作假。6.木工在铺完地面龙骨后开始打家具，嗯嗯，开始买各种各样的板子了，比如密度板，细木工板，夹板，饰面板等等，家具开始做了，顺便看看天花有什么吊顶吗，一起做吧。7.做家具的同时，如果您要订厨房家具什么的，还有订卫生洁具的都可以订起来的，还有就是厨房电器，热水器煤气灶脱排油烟机什么的，因为要用这些来定尺寸，安装是最后才做的。这个步骤真花钱啊，钞票一转眼就没了。8.木工做的差不多了，油漆工开始进场，墙面开始批灰啊，抹平啊，你要买很多石膏粉，砂皮，专用批灰的腻子等等，还有铲刀，墙纸刀，太阳灯等等，都是油漆工要的。9.油漆工开始的时候，泥水工的管子也差不多了，给他们您买的瓷砖吧，让他们不要停。10.这时候，有几个木工师傅应该把你的门框啊窗框啊做完了，马上去建材市场订门吧。11.都差不多了，地砖开始可以铺了，泥水工师傅不要停，继续继续，还有地砖呢。12.木工师傅，什么，门套做好了，家具差不多了，好好，开始铺地板，不过要等泥水师傅地砖快完成了才开始吧，否则地面不能清洁啊，都是水泥了。13.地板差不多好了，瓷砖也差不多好了，墙面也差不多好了，接下来，保护，把做好的地面都保护起来，不要有砂子进去，订的门也差不多到了，装门。14.装厨房天花了，塑扣板就可以了，然后装厨房家具了，装煤气灶和水槽了，装完了装卫生间的吊顶咯，铝扣板吧。15.差不多了，还确什么呢，嗯还有卫生间的大理石台面，窗台什么的，快去订吧。16.油漆工批墙和天花都差不多了吧，家具也做的差不多了吧，好，清场，除了油漆工，闲杂人等闪，开始涂漆和刷乳胶漆。17.刷完了，电工上，装插座面板，装灯具，装开关，通电～～18.最后可以买家具了，沙发啊，椅子啊，床啊，大衣柜统统搬进来，订的窗帘也可以安装了，最后就可以验收了。19.住还要等一下，房间要透气，过几个礼拜再住吧，摒住啊，一定要通风，买些芦荟吊兰的搬进去，弄点除甲醛的颗粒，开开门开开窗，这段时间里，您就可以买些画啦，买些瓶瓶罐罐的装饰品，天天往里搬家用电器吧，都是钱都是钱。20.结束，搬家，看看自己的家，满意伐，算算钞票花了多少吧，一边痛苦一边幸福着。如果你恨一个人，就让他去做装修，如果你爱一个人，就给他一扇装修好的房门钥匙吧。