分类：社会民生-法律
问题：如何进行工期费用索赔由于本管道工程合同总工期为40天，该管道工程 
由于本管道工程合同总工期为40天，该管道工程2007年1月开始施工到2007年1月底，完成1/3工程量，因道路工程停工两年多时间，引起管道工程也停工，故2009.10开始恢复继续施工剩余管道工程量，停工、复工都有发包单位的通知文件，（本工程属无监理单位），应如何进行工期索赔费用，合同工期延误规定是13.1双方约定工期顺延的其他情况：按合同通用条款第13.1条13.2条款执行。工期未按合同工期竣工，承包人应向发包人支付违约金，其支付方法如下：每延误一天，承包人应向发包人支付违约金为1000元/日历天处罚：该违约金从工程款中扣除…，现承包单位可以向发包单位由于本管道工程合同总工期为40天，该管道工程2007年1月开始施工到2007年1月底，完成1/3工程量，因道路工程停工两年多时间，引起管道工程也停工，故2009.10开始恢复继续施工剩余管道工程量，停工、复工都有发包单位的通知文件，（本工程属无监理单位），应如何进行工期索赔费用，合同工期延误规定是13.1双方约定工期顺延的其他情况：按合同通用条款第13.1条13.2条款执行。工期未按合同工期竣工，承包人应向发包人支付违约金，其支付方法如下：每延误一天，承包人应向发包人支付违约金为1000元/日历天处罚：该违约金从工程款中扣除…，现承包单位可以向发包单位索赔1000元/日历天费用吗？谁有没有更好的索赔依据。
回答：··由于合同的违约金是单向的（只处罚承包方），没有约定发包方的违约责任，故，属于不公平或者说是不完善的经济合同。双方发生争议，可以在进行协商处理，而不是直接确定对等。协商不成，只能诉讼解决。