分类：教育/科学-理工学科-建筑学
问题：请帮忙，拜托！！有一承包商开工前向监理提交了施工方案，监理审核后 
有一承包商开工前向监理提交了方案，监理审核后对可能出现的问题作了修改并交给承包商，承包商表示按监理修改后的方案施工。但开工后发现承包商未按修改的方案施工，而且出现了工程问题，请问：如果你是监理，你该如何处理？
回答：既然监理已修改并审批了承包单位申报的施工方案，承包单位没有按施工方案施工，出现质量问题。监理可视问题大小采取两套措施：1、不严重：及时向承包单位指出，并要求返工或改进。改正不力或不听从劝告者，应签发监理通知单，通知限期整改；进一步问题严重者，则签发停工通知单，并申明责任和损失概由承包单位承担。2、已造成质量事故，进入质量事故处理程序：以质量通知单的形式通知承建单位，并要求承建单位停止有质量缺陷的部位及其有关联的部位的下道工序的施工。同时监理工程师向建设单位及公司口头汇报。待承包单位提交质量事故报告后，会同建设单位、设计单位对其进行调查研究。之后设计提出处理方案，监理工程师签认质量事故的处理决定（不需处理、修补处理、返工处理）。承包单位实施处理方案，监理督促实施。处理完成后，监理、设计核查处理结果。合格，承包单位报复工申请。监理核发复工指令。承包单位进行下道工序施工。