分类：电脑/网络-互联网-上网帮助
问题：施工日记怎么写？施工日记该写写什么内容/ 
日记该写写什么内容/
回答：日记要能反映每天施工的内容、部位、人员数量、遇到的问题、解决的办法，材料的进场、检测情况、天气情况、索赔情况、设计变更等等内容。你看了下面施工日记的规范写法对你有帮助。施工日记规范写法工程日志填写规范1、        工程日志填写不允许有空白项； 2、        施工简况：应记录施工项目形象进度、施工负责人、技术、安全负责人；3、        施工进度：应记录当日完成工程的部位、具体工程数量；4、        材料、设备进场及使用情况：当日进场设备、材料需记录，并记录材料使用在何部位；5、        材料、设备检测或送检情况：进场材料需送试验室的应记录清楚，并检查其合格证、出厂检测报告；写明有哪个监理见证、取样人是谁取样；不需送试验室，现场应检验其合格证、出厂检测报告；6、        主要机械设备进场使用情况：机械设备的运转情况正常与否；7、        技术交底情况：当日作业内容技术交底，写明交底人，接受人，交底内容；8、        安全交底及现场安全检查情况：当日作业内容技术交底，写明交底人，接受人、交底内容；9、        工程质量检查验收情况及验收工作记事：每个检验批均需检查，写明检查验收情况，合格与否，符合不符合设计及施工质量规范要求，应写明规范名称及编号；10、        监理指令或通知情况：记录当日监理对工程质量、安全情况的指示或通知；11、        上级或其他单位安全质量检查情况及指令：记录建指、监理、质检站等单位对工地的安全质量检查情况；12、        检验批、分项、分部工程报检及验收情况：记录当日报验的检验批、分项、分部工程情况；13、        设计图纸及设计变更情况：当日的设计图纸变更情况；14、        环保及其他情况：环保。15、        要清楚施工日记应记录的内容。施工日记的内容可分为五类：基本内容、工作内容、检验内容、检查内容、其他内容。  一、基本内容：  1、日期、星期、气象、平均温度。平均温度可记为XX℃—XX℃，气象按上午和下午分别记录。  2、施工部位。施工部位应将分部、分项工程名称和轴线、楼层等写清楚。  3、出勤人数、操作负责人。出勤人数一定要分工种记录，并记录工人的总人数。  二、工作内容：  1、  当日施工内容及实际完成情况。  2、 施工现场有关会议的主要内容。  3、 有关领导、主管部门或各种检查组对工程施工技术、质量、安全方面的检查意见和决定。  4、 建设单位、监理单位对工程施工提出的技术、质量要求、意见及采纳实施情况。  三、检验内容：  1、隐蔽工程验收情况。应写明隐蔽的内容、楼层、轴线、分项工程、验收人员、验收结论等。  2、试块制作情况。应写明试块名称、楼层、轴线、试块组数。  3、材料进场、送检情况。应写明批号、数量、生产厂家以及进场材料的验收情况，以后补上送检后的检验结果。四、检查内容：1、质量检查情况：当日砼浇注及成型、钢筋安装及焊接、砖砌体、模板安拆、抹灰、屋面工程、楼地面工程、装饰工程等的质量检查和处理记录；砼养护记录，砂浆、砼外加剂掺用量；质量事故原因及处理方法，质量事故处理后的效果验证。2、安全检查情况及安全隐患处理（纠正）情况。3、其他检查情况，如文明施工及场容场貌管理情况等。  五、其他内容1、设计变更、技术核定通知及执行情况。2、施工任务交底、技术交底、安全技术交底情况。3、停电、停水、停工情况。4、施工机械故障及处理情况。5、 冬雨季施工准备及措施执行情况。6、施工中涉及到的特殊措施和施工方法、新技术、新材料的推广使用情况。  第三、在填写过程中应注意一些细节。  1、书写时一定要字迹工整、清晰，最好用仿宋体或正楷字书写。  2、 当日的主要施工内容一定要与施工部位相对应。  3、养护记录要详细，应包括养护部位、养护方法、养护次数、养护人员、养护结果等。  4、焊接记录也要详细记录，应包括焊接部位、焊接方式（电弧焊、电渣压力焊、搭接双面焊、搭接单面焊等）、焊接电流、焊条（剂）牌号及规格、焊接人员、焊接数量、检查结果、检查人员等。  5、其他检查记录一定要具体详细，不能泛泛而谈。检查记录记得很详细还可代替施工记录。  6、停水、停电一定要记录清楚起止时间，停水、停电时正在进行什么工作，是否造成损失。