分类：教育/科学-理工学科-建筑学
问题：帮我做一道施工题某高层建筑基础钢筋混凝土底板长*宽*高=30*1 
某高层建筑基础钢筋混凝土底板长*宽*高=30*16*1.5，要求连续浇筑混凝土，不留缝，搅拌站设三台400升搅拌机，每台实际生产率为8m3/h，混凝土运输时间为30分钟，气温为25度，混凝土强度C20，浇筑分层厚300mm  求：1、混凝土浇筑方案   2、完成浇筑所用的时间
回答：1.气温25度,不算高;厚度1.5米,也不算大体积.因此不必考虑大体积混凝土浇灌水化热散发问题,在这方面不用采取什么错措施.
2,工程量计算:
  每层300毫米,其工程量为30*16*0.3=54立方米.
  3台搅拌机每小时的产量: 3*8=24立方米
  每层浇灌需要54/24=2,25时
  共5层,需要5*2,25=11.25小时
考虑到不可能每台搅拌机都能连续作业而不出任何故障,整个浇灌时间按11.25*1.2=13.5小时计.
由此可见,二个班连续作业就可完成.
3.浇灌方案,没有什么特殊的要求,这是一个不复杂的工程.