分类：教育/科学-理工学科-建筑学
问题：任何写一项工程的施工组织设计工程概况，施工方案怎么写？除了要计算 
概况，施工方案怎么写？除了要计算工期，还需要进行什么计算吗？急求！！谢谢帮忙^-^!!!!!!
回答：概况    是对该工程的工程规模、结构特点、工程特征施工条件等所做的一个简要的文字介绍。除上述几点外还应将工程所在地的地质、水文、气候等进行分析，指出工程施工大的关键问题并提出应对的措施。一般还需附以工程简图和主要工程一览表。施工方案    包括：1.施工方法          2.施工机具的选择          3.施工顺序    施工方法确定的依据：          工程特点、工期要求、施工条件、资源供应情况、以及施工单位的拥有的经验和设备等综合因素来选择施工方法。    在确定施工方法时，应详细的而具体。不仅要拟定出操作过程和方法，还应提出质量要求和技术措施，必要时还应编制单独的施工组织设计。    施工机具的选择        原则是以满足施工方法的需要为依据。应根据工程特点来选择适宜的主导机械，避免大机小用要考虑机械的通用性。    施工顺序的选择        指的是工程施工先后次序，应考虑的因素有：        遵循施工程序、要符合工艺要求使之与施工方法和机械协调考虑工程施工质量和安全的要求，要考虑当地水文、地质 、气候的对施工顺序的影响等等。       除了计算工期以外，还需计算工程量，机械台班的投入量，人工、工种需求量、施工资源的需求量等等。