分类：社会民生-法律
问题：紧急询问工程如何索赔由于05年中标的工程至今未开始,因索赔那些内 
由于05年中标的至今未开始,因索赔那些内容？总造价共120万元，因投标时咨询公司贵重项目漏项和现场施工条件与设计不符，经施工方清单核对并对根据现场情况作出施工组织设计方案，需增加金额约100万元；图纸已经过会审，故甲方口头通知停止项目施工。具体情况如下;项目部已成立,工人已进场,现场三通一平、增加项目预算、施工组织设计方案由我方已做;投标金未归还我方
回答：可要求对方承担违约责任，违约金按约定执行，如损失过大，可另要求赔偿损失。在承担违约责任后可要求继续履行或是选择解除合同。