分类：教育/科学-理工学科-建筑学
问题：谁有县城污水管网项目工程合同范文.l急急! 
回答：县城污水管网项目工程合同范文根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它相关、法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用原则，甲、乙双方就本建设工程安装施工事项协商一致，订立本合同。1.工程概况1.1 工程名称：*************************室外雨污水管网及沥青道路工程  1.2 工程地点：                                                       1.3 工程内容：*********************************图纸范围内的室外雨水、污水管网、沥青道路工程    1.4现场条件：主体工程已完工同时具备外围施工条件                     2.工程承包范围及方式 工程承包范围为招标文件及其答疑范围内****************全部室外雨水管网、污水管网以及沥青道路工程。承包方式：承包范围内的施工内容固定总价，施工过程中不作调整（甲方认可的变更、签证和合同外的内容除外）。3.合同工期3.1本合同签订后 5 日内乙方进场施工，合同工期自乙方进场施工之日起 60 日历天（含节假日）。3.2乙方保证麦收期间正常施工，甲方将根据乙方所报施工组织计划考核乙方，违者将给予乙方经济处罚。3.3施工过程中，如遇下列情况可顺延工期，具体顺延期限由双方签证认可后作出相应调整，并以此确定工程竣工日期。○1由于法定不可抗力，而被迫停工的；○2 因甲方变更计划或变更施工图，而不能继续施工的；○3由于甲方原因造成停工的。3.3.1施工过程中，如因甲方现场原因造成的停工五天之内，甲方应做人工费签证，工期顺延；如超过五天，工期顺延，人工费不再签证。3.4乙方的施工进度应满足甲方工程施工总进度计划的要求；乙方应与其它施工单位在施工中密切配合，实施合理的施工，搞好工程施工的组织与协调。3.5乙方在施工组织设计中作的施工进度计划将作为本合同的一部分，甲方以此作为乙方施工进度考评和向乙方实施付款的依据。因乙方责任不能按期开工或中途无故停工，每推迟一天，乙方每天按本合同总价的1%向甲方支付违约金，直至竣工为止。违约金的支付由甲方从乙方的工程款中直接扣除。如果工程进度严重滞后，滞后的情况已影响到总进度计划的执行，甲方有权单方解除合同，乙方向甲方所交履约保证金甲方不予退还，乙方承担给甲方造成的相关损失。