分类：电脑/网络-互联网-上网帮助
问题：知识谁有小区做围墙的资料规范啊？比如：土方开挖、回填、3:7灰土 
谁有小区做围墙的资料规范啊？比如：土方开挖、回填、3:7灰土地基处理、基础砌筑、主体砌筑、一般抹灰、铁艺制作与安装。这些的做资料规范。谢谢！
回答：铁艺围墙采用毛石基础，毛石基础上部设 200 厚 C25 混凝土圈梁，净间距 4m 设砖柱，砖底圈梁 250*200、450*200 两种尺寸， 具体根据设计方确定。柱间设铁围栏，外立面贴面，内填沥青麻丝。结构施工：钢筋集中加工，原位绑扎，模板采用 20cm 厚铁模板，木支 撑。混凝土现场搅拌，翻斗车运送至现场进行浇筑。1、施工工艺： 场地平整→定位放线→基槽开挖→支设模板→绑扎钢筋→浇筑砼条形基础→检 查验收→拆除模板→回填土→基础结构验收。 其中：土方开挖工序如下： 定位测量——埋设轴线引桩——撒出开挖线——人工挖土——地基验槽——地 基异常处理——进入下道工序。 2、施工要点 1）土方开挖过程中土量，在现场附近就近堆放。 2）开挖过程中，测量人员随时抄平，在坑壁上钉上标高控制桩，以便随时掌握 开挖深度，防止超挖。 3）挖土时，应提前探明地下管线的分布情况，做好妥善处理。 4）土方施工中，应注意施工机械的安全使用，进场前进行检修。开挖时挖掘机 工作范围内不准进行其他作业。5）待基础轴线尺寸，基底标高经验收合格办完隐检手续后，测放人员及时标定 200mm 厚砼上皮的标高控制线。砼浇筑前先检查垫层的尺寸及形状是否正确、 模板支撑是否牢固。浇筑砼时，砼表面用刮杠刮平，随后用木抹子搓平压光，施 工过程中要及时取样，留好试块。 3、土方回填 基础工程完工后，经验收合格后，再进行土方回填.。 1）工艺流程 基层清理→检验土质→分层铺土→修整找平→验收。 2）质量标准 主控项目：标高偏差允许值－30mm。 一般项目：允许偏差不大于 20mm。 围墙工程 放线→支模→浇捣砼基座→养护、拆模→砌砖柱→安装及固定铁艺栏杆 （1）基础垫层砼 基础砼施工时必须将砼垫层和表面清理干净，无积水，不得有泥土落入槽内，侧 模板支撑在基坑壁上时需注意加固的稳定，不得将模板支撑杆直接支撑在土壁 上，支撑下口必须加垫板支撑在密实土层上，以防止浇筑砼时因支撑不牢而发生 跑模。基础梁模板，可采用斜撑加对撑方式加固，梁体上口专门制作的卡口钢筋 或角钢应限制其宽度。 基础砼浇筑时，不留置施工缝。 （2）砖基础 砖基础施工前，基础梁侧回填土时，应避免将土散落在基础梁上，如有应将基础 梁上口清理干净，弹出砖基础的中线和边线，上铺一层水泥砂浆，对基础梁上口 墙体部位有局部不平整的地方进行找平，然后铺砖砌墙。也可将砖基础砌筑完成 后，再回填土，保持砖基础砌筑阶段原砼表面的洁净，使砌筑质量得到更进一步 保证。 主体结构工程 1、墙体工程 本工程砌筑材料： 墙体用砖：砌筑材料： 采用 MU10 水泥混凝，M7.5 水泥砂浆砌筑 ，外贴米白色石 （1）砌筑工程所用材料必须先试验后使用，严禁用不合格的材料。 （2）砌筑砂浆：砂浆品种，标号必须符合设计要求，黄砂不得含有杂物，采用 自来水，黄砂杂质含量控制在低于 3％的范围以内。 （3）施工准备，砌筑前砖或砌块必须用水湿透，但不能过湿或湿润不匀现场。 （4）砌筑前必须先将基层表面的砂浆杂物清理干净，并浇水湿润，同时应试摆； 砌筑前，应按图纸设计要求预留洞口管道及预埋件。 （5）应严格按砖砌工程施工规范操作，根据层高、窗台及窗顶高度计算出该层 砖的皮数，灰缝厚度等数据，在施工部位弹出墙身轴线，立好皮数杆，控制好灰 缝厚度， 以控制砌筑高度， 并用七分砖或小规格砌块配合整砖砌筑转角和墙端部， 以达错缝的目的。 （6）砌体接槎时，必须将接槎处的表面清理干净、浇水湿润，并应填实砂浆， 保持灰缝平直。（7）补砌墙体时，应检查拉结筋的锈蚀情况，如锈蚀较重的，必须用钢丝刷等 工具除锈后，方可砌筑隐蔽。 （8）按规范要求做砂浆试块，并按期试验。 （9）内、外脚手架采用移动式临时脚手架。 施工要点： 安装铁艺围墙前一定要确保砼支座成形，预埋件位置是否正确，成品铁艺在运输 中也要注意，勿强压变形及歪曲，在安装时安放位置在轴线上，且需固定稳固。 油漆工程 铁艺围墙一定要做好防腐防锈工程。所以在油漆及电焊工施工时一定要对每 个死角和缝隙都要谨慎处理。刷防锈漆一道，银粉漆两道。 刷漆前必须将漆搅 拌均匀（以防在存放期中颜料沉淀），并调到适当粘度，一般以经验判断：即用 毛刷沾漆提起后，每分针自然流滴 30－50 滴/分为宜。少沾多刷，从上而下，从 左至右、先里后外，先斜后直、先难后易、纵横涂刷。最后一遍涂刷时还应注意： 对于垂直的表面应由上而下进行；对于水平表面应按光线照射方向进行。