分类：教育/科学-理工学科-工程技术科学
问题：陶粒砌块砌筑技术是什么？陶粒砌块砌筑技术 
陶粒砌块砌筑
回答： 陶粒砌块砌筑交底 一、 施工准备 1．主要材料：陶粒砌块、红机砖、φ6～φ10钢筋、水泥（32.5普通硅酸盐或矿渣硅酸盐水泥）、砂子（中砂，含泥量不超过5％，过5㎜孔径筛）等。 2．主要机具：搅拌机、后台计量设备、5㎜筛子、手推车、大铲、铁锹、刀锯、线锤、托线板、小白线、灰桶、铺灰铲、小锤、小水桶、水平尺等。 3．作业条件 1） 现场存放场地应夯实，平整，不积水，各种砌块码放整齐。装运过程轻拿轻放，避免损坏，并尽量减少二次倒运。 2） 测量放线。将有砌筑墙的部位进行放线，楼地面和砼墙柱面上均需要弹线。楼地面上的线用来标明砌体的位置，墙柱面上的竖向线用来控制砌体的垂直度。需要在顶板底设拉结点的还要在顶板底面弹线，以便在砌墙前设好拉结点。 3） 根据墙体尺寸和砌块规格，妥善安排砌筑平面排块设计，尽可能地减少现场切割量。根据砌块厚度与结构净空高度及门窗洞口尺寸切实安排好立面、剖面的排块设计，避免浪费。 4） 砌陶粒块的部位在结构墙体上按＋500㎜标高线分层划出砌块的层数，安排好灰缝的厚度。在相应的部位弹好墙身门洞口尺寸线，在结构墙柱上弹好陶粒墙的立面边线，标注好窗口位置。 5） 砌筑前应做完地面砼垫层，墙体根部先砌好四层实心页岩砖（砖顶面高于楼地面面层标高不少于200㎜）。 6） 砌墙的前一天，应将陶粒墙与结构相接的部位洒水湿润，保证砌体粘结牢固。 7） 遇有穿墙管线，应预先核实其位置、尺寸，并要以预留为主，减少事后剔凿，损害墙体。 8） 按照设计要求预先在结构墙柱上做好预留拉结钢筋。在砼墙柱上植墙拉筋时要根据已划好的皮数线在砌体灰缝内进行植筋。二、 操作工艺 1、工艺流程：基层处理→ 砌陶粒砼块 → 砌块与门 ............地址：地产互动资源信息网