分类：教育/科学-理工学科-建筑学
问题：问题名称：下多大的雨，才叫下雨问题描述：一般说来，“下雨”这是一? 
问题名称：下多大的雨，才叫下雨问题描述：一般说来，“下雨”这是一个，生活在地球上的大多数人对下雨应该是不陌生的。但是我现在对“下雨”这个概念反倒很糊涂了。我在一家建筑施工企业工作，在晴雨表上记录每天的天气是我的工作之一。记录表中应该填“雨”、还是填“晴”，这一点我和监理产生了争执。如，某一天，天气阴沉沉的，但没有下雨，我们继续开展施工作业。但到了下午4点左右，天上突然下起了小雨，雨量不大，也就毛毛细雨，持续时间不长，约20分钟。我认为，这一天就应该算雨天。我的原则是，不管下多大的雨，只要下了雨，就应该记作雨。问题名称：下多大的雨，才叫下雨问题描述：一般说来，“下雨”这是一个，生活在地球上的大多数人对下雨应该是不陌生的。但是我现在对“下雨”这个概念反倒很糊涂了。我在一家建筑施工企业工作，在晴雨表上记录每天的天气是我的工作之一。记录表中应该填“雨”、还是填“晴”，这一点我和监理产生了争执。如，某一天，天气阴沉沉的，但没有下雨，我们继续开展施工作业。但到了下午4点左右，天上突然下起了小雨，雨量不大，也就毛毛细雨，持续时间不长，约20分钟。我认为，这一天就应该算雨天。我的原则是，不管下多大的雨，只要下了雨，就应该记作雨。我这么做其实对我们施工单位在计算总工期的时候较为有利，而且天上也确确实实下雨了。而监理认为，尽管今天有下雨，但雨量不大，没有影响到施工，不应该算雨。我对这个提法是不同意的。首先，晴雨表记录的是天气状况，而不是是否进行了施工作业，这是晴雨表，不是出勤表。晴雨表上记录了雨，这并不表示今天就没有出勤。当然，尽管晴雨表上记录了晴，也不表示今天就出勤了。晴雨表上的记录和是否出勤有一定的联系，但没有必然的联系。建设单位有一个更武断的说法，他们说，凡是持续时间低于3小时的，均不算雨。我对这个说法很反对，因为夏季的暴雨一般最多持续1-2小时，很少有超过3小时的。这么一场大暴雨，难道不应该算雨吗。因此，我在这里特向大家提问，到底下多大的雨，才叫下雨呢？如果能拿出一些国家标准，或者气象行业、建筑行业的行业标准出来，或者一些规范出来，那就最好了，因为更有说服力了。
回答：参看
1、招标文件要求
2、合同中工期顺延的要求。
3、施工组织设计或雨季施工预案中的要求。

施工单位作为下家，只有自己拿出证据证明某区段下雨可延期，而不能要求上家拿出不能延期的证明。

另外，晴雨表不作为工期顺延的依据，需作签证。