分类：教育/科学-理工学科-建筑学
问题：请问：谁有土方开挖及回填的施工方案啊！谢谢！ 
回答：这里有 所在位置：天工网 > 施工 > 方案 > 土方开挖及回填施工方案    一、工程概况　　本工程为沈阳市第二中学北校区学生公寓工程，建筑面积为27558.27m2，六层框架结构，总高度为24.75m ,整个建筑物呈“Ｗ”型。基础为钻孔压浆桩基础，土层由上而下为：① 杂填土 层厚0.5～0.8m；② 粉质粘土 层厚0.0～1.0m ；③粉细砂 层厚0.0～1.0m。二、技术要求　　因本工程自然场地极不平整，且标高较高，故挖土深度较深，根据设计及勘察报告，场区内第①、②层土为杂填土及粉质粘土，现正值雨季，大雨不断，场区土含水已达到饱和状态，故必须采取有效措施，才能保证土方工程的顺利进行，否则，将直接影响本工程的施工进度。　　1、地表积水外排　　为保证地表土尽量少的受雨水浸泡、渗透，应根据场区土的地势情况，在场区内设置临时集水井，集水井井壁采用钢筋笼制作，直径500mm，井深700mm，钢筋笼主筋为Φ16@ 150,箍筋为φ8@200，外包两层密目网，井底填200厚卵石。集水井间距为＠20000，具体位置见附图。大雨来临前，应设置专门人员将水泵安装好，降雨时，应随时将地表水及场内积水排出。　　2、场区内临时道路修建　　因本工程将要开挖的场区土均为杂填土及粉质粘土，雨水浸泡后无承载力，故必须在场区内修建临时道路。首先用反铲挖掘机将表皮的500～600mm厚的淤泥挖出，然后填山皮土，山皮土厚度不得小于500mm。路宽5m，必须保证修建的临时道路高于原有地面，以保证其有效利用。具体的道路布置图见附图。　　3、挖土　　当以上准备工作完毕后，开始挖土。挖土采用反铲挖掘机，自卸运土，因指定的卸土场道路自卸汽车无法通行，故必须配合铲运机及推土机，将卸完的土料运至指定地点。　　挖土应在桩基础施工完毕15d 后进行，采用大开挖方法，综合考虑挖填平衡，本工程一次挖至-1.60m，余下部分土方采用人工挖土。　　挖土顺序：挖土应从场地东侧开始，由北向南依次循环进行。挖土前，应由放线员用白灰准确放出挖土边线，本次挖土不考虑放坡，基础梁及承台两侧留300mm 工作面，挖土时，测量人员应跟踪检查，随时测量标高，严禁超挖。-1.60m以上所有挖出的土方全部采用自卸汽车运至指定卸土场，运距1000m，当挖至-1.60m后，放线员应再次在-1.60m 平面上准确放出承台及基础梁的人工挖土线。-1.60m以下至设计标高采用人工挖土，人工挖出的土应均匀散布在基础梁间的空地上，并及时采用人工回填夯实，以保证整个场区的平整及地基土的扰动，以利上部支模。　　人工挖土完毕，应进行基础桩头的凿除，凿桩头采用空气压缩机并配合风镐，在距设计标高100mm时，采用人工辅以铁钳子凿桩头直至设计标高。　　4、承台内小集水井　　因本工程占地面积较大，且挖土时不利因素较多，在挖土过程中及基础梁的钢筋模板施工过程中，不可避免会出现降雨过程，届时泥砂将全部侵入至基础梁及承台内，为保证施工质量及进度，在挖完土后垫层施工前，应立即在每个承台基础垫层外修建临时集水井，集水井井壁仍采用钢筋笼制作，直径400mm，井深700mm。主筋仍为Φ16@ 150,箍筋为φ8@200，外包两层密目网，井底填200厚卵石。以便随时将基础梁及承台内的积水抽出。　　5、基础桩保护　　因挖土时基础桩混凝土尚未达到设计强度，故挖土时挖掘机严禁碰撞基础桩，特别是挖至设计标高时，尤其要严格控制。为保护基础桩，承台四周留300mm宽土人工清理，在挖土前，应在桩四周钉保护木桩，并涂红油警示。并派专人看护，及时提醒司机沿临时道路运出，运输车辆必须沿指定路线（以不压桩为准）行走。　　±0.00以下钢筋混凝土基础在施工完成经验收合格后，及时进行基土回填施工。　　回填时，采用分层人工回填和机械夯实的方法来施工。所采用的回填土必须为原基土，其内不允许含有腐殖质、杂填土和大粒径的石块等规范所不允许的物体，并且含水率要符合施工规范要求。　　填土应从低处进行，由下向上整个宽度分层铺填夯实，采用蛙式打夯机时，一般填土的厚度为200～250mm，打夯之前对填土应初步平整，打夯机依次夯打，均匀分布，不留间隙。基坑（槽）回填应在相对两侧或四周同时进行回填与夯实，夯实系数λc≥ 0.9。对于不易施工的边角部位要夯实到位，确保回填质量。夯实中，每层均要进行报验，经验收合格后方可进行下一层回夯施工。每一层回填后的基土要进行环刀取样试验，达到规范及设计要求后方可填筑上层。......更多请查看天工网上的详细内容