火神山醫院

武漢火神山新型冠狀病毒感染肺炎專科醫院，通稱火神山醫院、武漢火神山醫院，地處中國湖北省武漢市蔡甸區知音湖畔，位於武漢職工療養院旁，是一間感染病專科醫院。該醫院參考北京小湯山非典醫院模式建立，不設門診，專門收治受2019新型冠狀病毒感染的病患。2020年1月23日由武漢市人民政府宣佈興建，於2020年1月25日動工，該院建築施工由中國建築第三工程局牽頭，多家企業聯合承建，2月2日完工並交付中國人民解放軍聯勤保障部隊，2月3日，進行接收推演，2月4日9時30分起，正式接收首批新型冠狀病毒感染的肺炎確診患者。解放軍抽組1400名醫護人員，承擔醫療任務。命名.2020年1月24日晚，據新華社報導，武漢版小湯山醫院被正式定名為“火神山醫院”。“火神山”一詞並非該地原名，據長江日報記者報導，醫院名來自楚文化。湖北在西周時期為楚國，“火神”即傳說中古楚國人的祖先祝融，另根據中醫理論，肺部五行屬金，而五行中火克金，正好與新型冠狀病毒不耐高溫的特點相符，火神山醫院的命名，寓意火神驅趕瘟神。此外，民間也流傳火神驅疫、雷神制瘟。沿革.籌備與設計.2019年12月，武漢出現感染了新型冠狀病毒的患者，該病毒具有極強的傳染性，感染人數在1月份迅速上升。為應對2019冠狀病毒病疫情的-{zh-hans:暴發;zh-hant:爆發}-，武漢市政府將武漢市金銀潭醫院、武漢市肺科醫院、武漢市漢口醫院等醫院作為收治病患的指定醫院，並在全市設定61個發熱門診部。隨著疫情的不斷擴散，當地醫療資源愈發緊張，在武漢當地眾多醫院，每天候診病人數目是平常的10多倍，導致醫院難以提供醫生及床位、也沒有充分的隔離條件安置患者，僅能優先安排危重病人。為了緩解醫療資源的短缺，1月23日下午，武漢市城鄉建設局緊急召集中建三局等單位舉行會議，要求參照北京小湯山醫院模式，建設一所專科醫院，即後來的火神山醫院，並預期應可以收治新型冠狀病毒感染的肺炎患者1000人左右。根據計畫要求該醫院預計工期僅6日，將於2月3日前全數建成並投入使用。1月23日夜，武漢市城鄉建設局緊急聯絡了當年小湯山野戰傳染病醫院的設計方中國中元設計院尋求技術支援，並委託中信建築設計院負責醫院的設計工作。在接到請求的1小時後，中元設計院便將修訂完善的圖紙送達城建局備用，並與武漢中信設計院建立直通聯絡通道，為其提供技術支援。在除夕期間也不停持續的工作下，火神山完整的圖紙設計最終於大年初一凌晨完成並開始主體建物的工程。1月25日，原小湯山野戰醫院院長張雁靈少將趕往武漢，指導火神山醫院建設。1月27日，中華人民共和國國務院總理李克強到火神山醫院建設工地視察，稱對解決該工程的困難及物資需求可特事特辦，又要求工程方保質保量儘快建設醫院，以讓該醫院成為遏制疫情蔓延的安全島。該院預估佔地2.5萬平方米，可提供813張床位。施工.2020年1月23日，該醫院在通知發布後即召集人員與材料開始前期工作。24日凌晨，因為武漢已經緊急封城的緣故，不足的人力是透過臨時通知湖北當地在建其他工程經理，立刻招募現場工人和可用機具至預定地，加入混編隊伍並開挖地基，其後由中建三局、武漢建工、武漢市政、漢陽市政組成的工程組接手並共同指導建設。火神山醫院建設期間，將採取“兩班倒”工作制日夜不停施工，將有最多1500名建設者和280臺套施工機械裝置參與，除了從湖北區域內抽調人力，工程方另外準備了2000人組成的後備隊，按需投入工程建設。1月26日，工程已經完成場地平整、碎石回填等步驟，進入HDPE防滲地膜鋪設階段，首間病房搭建完成。2020年1月27日，國家發展和改革委員會宣佈下撥中央預算內投資3億元人民幣，補助火神山和雷神山醫院建設。同日，國家電網宣佈向兩家醫院建設捐贈價值6028萬元人民幣的實物物資。此外，聯想集團、美的、TCL、普陀山佛教協會等機構也宣佈為火神山醫院捐資、捐物。1月28日，火神山醫院的設計效果圖公佈，開始搭建病房的框架結構，並完成了樣板病房建設。1月29日，醫院基礎混凝土澆築工作進入尾聲。1月30日晚上8時20分左右，傳出火神山醫院工地發生鬥毆事件。武漢市城鄉建設局官方隨後通報稱在此次事件中無人受傷，衝突的原因系兩家承包商因對道路開挖時間存在誤會，趕工期間情緒激動才引發，現場已完全恢復正常施工。2月1日中午，火神山醫院基礎建設全部完成，隔離區建設完成60%。2月2日，傳媒報導火神山醫院正式宣佈完工。但據施工工人透露，2月3日所謂的完工其實只有1區交付運營，2-4區仍在做最後施工，而所有工程則是直至2月7日才全部完成。待遇方面，根據財新網援引湘潭援建工人林某的說法，工地每天早上7點多開工，最晚晚上12點才收工。吃飯時則由專案方將盒飯送至工地門口，然後由各班組班長髮放給工人，工人在現場吃完後繼續幹活。工資方面，大部分工人在醫院工地幹活8日，領得工資1萬多元人民幣。但加上來回武漢的時間及回鄉後的14日隔離時間，平均下來與一般工人並無太大區別。交付使用.2020年2月1日，武漢市公安局蔡甸區分局新農派出所武漢火神山醫院警務室掛牌成立，由4名民警和8名輔警組成。2020年2月2日，完工的武漢火神山醫院交付聯勤保障部隊。1400名醫護人員全從中國人民解放軍抽組，於2月3日起轉戰承擔火神山醫院的醫療救治任務並收治病患。其中聯勤保障部隊所屬醫院抽組950人，先期抵達的陸軍軍醫大學、海軍軍醫大學、空軍軍醫大學等共450人納入統一編組。此外，從解放軍疾病預防控制中心、軍事科學院軍事醫學研究院抽組15名專家組成聯合專家組，現地指導醫院疫情防控工作。據瞭解，醫護人員中有不少人曾參加小湯山醫院抗擊非典任務以及援助獅子山、賴比瑞亞抗擊埃博拉疫情任務，具有豐富的傳染病救治經驗。原中國人民解放軍總醫院衛勤部部長張思兵出任院長一職。2020年2月3日，火神山醫院開放床位50張，使用50張。2月5日，火神山醫院開放床位76張，使用76張。2月7日，火神山醫院開放床位86張，使用86張。2020年2月16日，火神山醫院開放床位1014張，使用1014張；雷神山醫院開放473張，使用473張。設計與設施.根據設計方案，該醫院建築面積最終確定為3.39萬平方米，功能主要為病房、接診室、ICU、醫技部、網路機房、供應庫房、垃圾暫存間、救護車消洗間等。沿用小湯山醫院設計，採用魚骨式佈局搭建臨時板房。建築具有標準化、模組化、可擴充套件化的特點，由多個“H”型模組排列形成，每個“H”型模組包含1箇中心模組和4個對應的護理單元。每個護理單元內設定兩列病房，病患由病房外周進入病區。辦公區域和醫護人員通道則沿建築中軸線設定，醫護人員從中軸經過更衣等程式進入病區，對病人進行檢查，以控制空氣潔淨、保障醫護人員安全，提高救治效率。選址.火神山醫院選址於毗鄰後官湖的武漢職工療養院旁，此地距離鐵路漢口站約40分鐘車程，臨近後官湖溼地公園，遠離鬧市，環境較好。1月24日，網路流傳“武漢火神山醫院選址有誤，需重新選址”，該訊息首先被闢謠。但之後以“因市民擔心施工工地距離湖區近造成水體汙染”為由宣佈已微調施工位置，官方卻聲稱整體變化不大。據工程方表示，工程方稱知音湖並不是武漢的備用水源地，該醫院建設標準參照《傳染病醫院建設標準》，設定各種基本設施，排放的廢水、雨水和廢物均會收集處理，不會汙染旁邊的知音湖。通訊設施.1月24日，中國電信開通火神山醫院第一個5G基站；中國電信本次新建3個5G基站，並新建一個4G基站。25日，中國移動開通火神山醫院中國移動首個5G基站。中國聯通也正在進行網路覆蓋，工程包括3G/4G/5G無線通訊網，實現千兆網路覆蓋，聯通首個火神山5G基站也在1月25日開通。電力設施.2020年1月24日，據國家電網方面表示，供電設施施工和建築施工同時展開，計劃於3日內完成電力基礎施工。2020年1月31日23時49分，火神山醫院正式通電，採取雙電源供電方式，安裝20臺630千伏安箱式變電站、4臺500千伏安箱式變電站以及4套10千伏環網，總容量14600千伏安，敷設電力電纜8公里。綠化.火神山醫院佔地面積約8.2萬平方米，其中綠化配套建設面積近4萬平方米。綠化主要分佈在入口景觀綠化、道路綠化隔離區、內庭景觀綠化區、配套綠化景觀區等4個區域。火神山醫院的綠化設計方案由武漢園林建築規劃設計研究院有限公司在1月28日、29日晚間設計。相較於硬化地面，綠化存在病毒直接下滲土壤的可能性，因此包括北京大學景觀設計學研究院副院長李迪華在內的建築專家對火神山醫院綠化的必要性提出了質疑。其他相關.工地直播.火神山醫院和同期建設的雷神山醫院受到中國大陸民眾廣泛關注，兩家醫院的建設過程也在中央廣播電視總檯下屬的央影片等平臺線上直播。受疫情影響，大部分中國大陸民眾待在家中減少外出，加上假期延長的因素感到無聊，部分民眾線上觀看醫院建設直播，不少觀看的網友自我調侃是「鹹豐帝」，“雲監工”意外成為熱門話題，不久後央影片上線免費打榜功能，最高線上觀看人數超七千萬，觀眾還在直播間內進行討論，並給直播中出現的各種作業車輛起各種外號甚至“打榜”。工地工人相關事件.2020年1月30日晚上8點20分左右，在火神山醫院施工工地上因為開挖現場施工主道路的時間有分歧，導致兩家參建施工團隊產生推搡等肢體衝突，被拍攝並上傳至網路。之後武漢市城鄉建設局在當天深夜釋出關於本次事件的情況通報，稱“由於雙方人員對道路開挖時間存在誤會，導致爭執推搡，被周圍人員迅速勸阻分開，無人受傷”。在2月2日火神山醫院完工交接時，兩家團隊代表握手釋嫌。根據財新網報道，2月3日火神山醫院宣佈開放後其實僅有1號區完工交付，2、3、4區仍在建設。2月7日所有工程完工後，所有來自湖南湘潭的援建工人統一乘坐大巴返回並被隔離，2月11日其中一名返湘工人林某被確診為新冠肺炎，2月13日又有一名返湘工人馬某被確診感染。雖然感染源尚未明確，但這兩名患者透露當時施工現場有多位工友發燒咳嗽，且工地衛生條件較差，施工後期連口罩也無法供應。2月17日，有工人向《農民日報》的記者反應，由於工人工資是日結，已經連續3天沒拿到工資，甚至在工作時口罩和礦泉水也沒有按照規定供應。《農民日報》報導此事後不久文章刪除。工人最終在18日凌晨才拿到足額工資。而火神山的承建商中建三局回應稱，不存在拖欠民工工資的情況。此事經社交媒體傳播一度被扭曲成工人體諒國家困難堅決不領工資。微博賬號.2020年2月8日，新浪微博賬號@火神山醫院 開始發微博，受到官方媒體轉發和大量網友關注，並有大量留言希望其早日關門。但是同時有網友發現該微博賬號早在2014年就已註冊，並且開始發博後一直沒有獲得新浪微博的官方驗證，懷疑該賬號並非官方賬號。2月10日該賬號和@雷神山醫院官微 被發現已經被登出。影響.因應2019冠狀病毒病疫情設定野外醫院的做法，除後繼的雷神山醫院外，伊朗庫姆、韓國大邱、香港也用集裝箱組建野外臨時設施；科威特、義大利米蘭、西班牙馬德里則採現有建物改裝而成，俄國莫斯科亦宣佈興建野外醫院以收治日益增加的患者。