廣州地鐵22號線

廣州地鐵22號線是廣州地鐵的線路之一，目前路線連線番禺區內的陳頭崗和番禺廣場，代表色為橙棕色。與18號線一樣，線路定位為市域快線。22號線首期首通段的名義獲批，並在2021年12月31日舉行動工儀式。由於22號綫目前全綫均位於番禺區內，因此22號線是廣州地鐵綫網目前唯一一條皆在同一行政區內的路綫。同時22號線首通段亦為廣州地鐵目前長度最短、車站最少以及首條使用GoA3等級自動執行的重型鐵路線。概況.22號線大致呈西北─東南走向，起始於荔灣區芳村，大致沿花地大道、花蕾路和東漖北路行走，然後大致轉向東南至西塱，再沿環翠南路、東新高速公路行走，再大致轉向西南，經陳頭崗進入廣州南站。隨後線路大致往東行進，沿廣明高速公路、市廣路、東環路、番禺大道北抵達番禺廣場站。22號線首期線路全長30.8公里，均為地下線，設8座車站，其中換乘站4座；平均站間距為4.2km，最大站間距為7.2km，為市廣路至廣州南站區間；最小站間距為2.1km，為南浦西至南漖區間。22號線目前設有陳頭崗和隴枕兩個停車場。陳頭崗停車場位於番禺區東新高速公路以西、南大幹線以北、大石水道以東的石壁村內，設有本線的主變電站。與18號線共用的隴枕停車場位於番禺區番禺大道北以東、市南路以北、草龍沙河二街以西，設有與18號線共用的控制中心。未來22號線兩端將繼續延長，除首期後通段往北延伸至芳村外，還將繼續北延，途經國鐵廣州站、廣州白雲站，前往白雲機場。廣州芳白城際軌道交通有限公司將負責22號線北延段專案的建設運營管理。該公司成立於2022年3月16日，股權結構為廣州地鐵集團40%、廣州綠色一號基礎設施股權投資合夥企業30%、中國建築及其下屬公司23.39%、廣東建工集團5.57%、廣東華隧建設集團1.04%。此外，番禺廣場站亦預留南延條件，計劃未來經南沙延伸至東莞、深圳。歷史.首期.規劃.在2010年的地鐵線網規劃，曾出現名為「白鵝潭聯絡快線」的線路，從廣州南站起始，經西塱站至白鵝潭站。唯當時的白鵝潭站即為石圍塘站。後續規劃中該線路被取消。而22號線在最初規劃時，起點為廣州東站，大致往南行走，在經天河馬場、海珠磨碟沙站後經新光快速、番禺大道前往番禺廣場後進入南沙區，最終抵達明珠灣起步區南部的萬頃沙。該線按照快線設計，設站較少，以滿足南沙區快速來往番禺中心城區和廣州市區的功能。後來，與原規劃18號線交換編號，22號線改為承擔快速連線廣州南站至南沙，並確定從廣州南站延長至白鵝潭，番禺廣場以南一段則改為先與18號線共線。2017年3月下旬，22號線獲得立項批覆，此時白鵝潭站從靠近石圍塘站改為靠近芳村站，並最終統一站名。4月中旬，根據22號線第二次環評公示的內容，22號線增加兩個車站，使車站總數增至8個。18號線和22號線原本均屬於遠期規劃線路，但由於需要配合南沙自貿區發展，已決定將優先建設。22號線將按照快線設計，以實現南沙區與廣州南站、廣州中心城區的快速軌道交通聯絡。首通段.建設.22號線的工程可行性報告於2017年9月1日獲廣州市發改委批覆，該線成為廣東省政府將一批省級行政職權事項下放給廣州、深圳實施後，首條由廣州市批覆的地鐵線路。2018年8月29日，22號線首臺盾構於祈福至廣州南站中間風井順利向祈福站始發，標誌22號線正式進入盾構隧道掘進階段。2019年11月5日，22號線祈福至廣州南站區間右線隧道貫通，為22號線首條貫通的盾構隧道。2019年12月10日，祈福站主體結構封頂，為全線首個封頂的車站。2020年9月10日，22號線首通段開始進入鋪軌施工階段，首條鐵軌於市廣路至番禺廣場中間風井中鋪設。2020年12月，陳頭崗停車場及陳頭崗主變電站“三權”移交運營部門，進入運營除錯階段。2021年3月23日，番禺廣場至番福區間中間風井至番番2號盾構井區間左線隧道順利貫通，標誌著22號線首通段完成所有盾構掘進任務，隧道全部貫通。2021年5月25日，22號線首通段完成短軌鋪設施工，6月2日亦實現長軌鋪設施工完成。2021年7月15日，22號線首通段軌行區“三權”移交運營部門，全段進入運營除錯階段。首通段全部車站亦於8月實現“三權移交”並進入運營除錯階段。但首通段開通前夕由於市廣路站至廣州南站的區間隧道下穿大鵬高壓燃氣管線的問題導致首通段開通日期一度拖延，直到2022年3月中下旬完成安全評估。後通段.建設.2022年12月，南浦西站作為後通段首個站點順利封頂。截至2023年8月22日，後通段土建工程累計完成38%。4座車站中，1座主體結構封頂，3座進行土建施工；4個區間中，3個進行土建施工，其餘1個進行施工前準備。運營.2022年3月31日，22號線首通段於首班車起開通運營。北延段.規劃.22號線北延段於2020年8月，以“芳村至白雲機場城際”、白雲城市中心、人和、機場二號航站樓等位置設站，同時線路延長至二號航站樓。2021年3月，本線進行了第一次環評公示。在同年6月的第二次環評公示中，本線調整走向，將與14號線換乘的彭邊站改為與24號線換乘的夏茅站，同時新增停靠廣州火車站，使得本線可接駁白雲機場、白雲機場高鐵站、白雲站、廣州站和廣州南站。2021年8月，本線工程可行性研究報告獲批。建設.2021年12月31日，北延段於方石車輛段和夏茅站舉行開工儀式。2022年3月18日，廣州芳白城際軌道交通有限公司成立，將負責芳白城際的的建設運營管理。2022年4月，白雲機場T3交通樞紐軌道交通預留工程芳白城際東側盾構區間的盾構始發井完成地連牆施工。2023年3月24日，芳白城際的首臺盾構機於該區間始發。2022年6月30日，夏茅站開工建設，這也是繼白雲站後，第二座建設的車站。2023年7月，芳白城際首批雙盾構分別於芳村站站後盾構井和人和站至機場東右線區間盾構井始發，標誌著該線路建設正式進入盾構施工階段。截至2023年7月，芳白城際鐵路土建工程累計完成9%。10座車站中，1座已封頂，6座進行土建施工，其餘3座進行前期準備；10個區間中，4個區間進行土建施工，其餘6個開展前期準備工作，出入段線進行土建施工。車站.22號線現時僅設有4座車站，其中2座為轉乘站，為廣州地鐵目前設站最少的線路。除與18號線換乘的番禺廣場站外，首通段其他車站均採用鑽石切割式的菱形元素設計，並使用22號線“活力橙”顏色作點綴，再搭配灰白色系的建築材料，展現科技感和現代感。行車安排.22號線開通時將採取單一普通車的形式運營，單程用時約14分鐘，行車間隔約7分30秒。本線亦在節假日返程高峰開行廣州南站出發的夜間專車，已於2023年五一假期期間首次開行，同時延長運營時間至凌晨2點。延長服務時間段內，列車在沿途各站進行停車，停靠站點只下不上。列車.22號線與18號線一樣，使用8節編組D型市域快線列車，最高執行速度160km/h。列車由中車株洲電力機車公司生產，首批列車已於2020年9月25日正式交付。此外，22號線為廣州地鐵首條應用GoA3級自動執行的地鐵線路。本線列車也與18號線列車進行混合運營。事件.首通段區間下穿大鵬高壓燃氣管線.22號線市廣路站至廣州南站的區間隧道下穿了大鵬高壓燃氣管線，該管線設計壓力9.2MPa，為亞洲最高壓燃氣管線，而其與地鐵隧道垂直疊交併行長度600米，最小豎向淨距僅12米。有傳言稱2021年十堰燃氣爆炸事故發生後，有關部門要求對相關燃氣管線進行遷改。管線遷改工程的前期工作已陸續開展。22號線與同為“灣區最快地鐵”的18號線在2021年初被列入市政府的“十件民生實事專案”中，線路首通段“力爭在年內開通”。22號線雖已在年內建成，但受管線安全隱患影響，一直未能開通。廣州地鐵曾對隧道通車執行涉及天然氣管道的情況進行評估，獲專家評審透過。2022年廣州市兩會期間，有人大代表向相關部門追問22號線的情況，當局一度回覆稱需要等管線遷改後再行開通。不過據《廣州日報》報道，相關部門在春節後開始就22號線開通事宜進行評估，相關安全評估於3月中下旬獲得透過。最終，22號線首通段定於2022年3月31日正式開通。2022年6月10日，大鵬管道遷移的工程專案獲市發改委批覆。未來發展.廣州地鐵22號線亦計劃分別北延至白雲機場和南延至東莞濱海灣和深圳。其中北延段途經芳村、廣州白雲站，最終到達白雲機場，全長41.1公里。該段目前以「芳村至白雲機場城際」的名義納入粵港澳大灣區城際鐵路近期規劃，於2020年8月獲批，該段擬投資381.30億元人民幣，在2021年底正式動工。未來，北延段亦會在機場北站預留繼續北延的條件。此外根據東莞市在2019年6月釋出的《東莞市濱海灣新區城市總體規劃專案。按照規劃，22號線東延段全長58.4km，其中南沙境內30.6km。需要注意的地方在於，東莞市政府釋出的十四五規劃中並未將22號線東莞段納入其中。未來行車安排.18號線與22號線在番禺廣場站以及規劃北延段中的方石和白雲城市中心站可互相跨線執行，且兩線多個站點設定了快車越行線，可供開行各類快慢車。在早期的規劃中，22號線到達終點站番禺廣場站之後，將與18號線共線繼續執行至萬頃沙，不過在最終後來的規劃中，該方案現已被取消不再共線執行。根據規劃，未來的22號線將利用跨線的方式開行多種線路，包括深圳/東莞至白雲站、南沙客運港至白雲機場北、南沙客運港至花城街等。