Esas No: 2010/5414
Karar No: 2012/178
Karar Tarihi: 19.01.2012

**15. Hukuk Dairesi         2010/5414 E.  ,  2012/178 K.**

**"İçtihat Metni"**

Mahkemesi :Asliye Hukuk Hakimliği

Yukarıda tarih ve numarası yazılı hüküm taraf vekillerince temyiz edilmiş, davacı vekili tarafından duruşma istenmiş olmakla duruşma için tayin edilen günde davacı vekilleri Avukat ... ve Avukat...geldi. Davalı vekili gelmedi. Temyiz dilekçelerinin süresi içinde verildiği anlaşıldıktan ve hazır bulunan davacı avukatları dinlendikten sonra vaktin darlığından ötürü işin incelenerek karara bağlanması başka güne bırakılmıştı. Bu kere dosyadaki kağıtlar okunduktan sonra işin gereği konuşulup düşünüldü:

- K A R A R -

Asıl dava sözleşmenin ayakta olduğunun tesbiti ve aynen ifası, aynen ifa kabul edilmediği takdirde sözleşmenin tek taraflı ve hukuka aykırı olarak feshi nedeniyle oluşan zararlara karşılık şimdilik 1.000,00 TL'nin reeskont faiziyle birlikte tahsili, birleşen dava ise 4735 Sayılı Kamu İhale Kanunu'nun 22/2 maddesi uyarınca kesin teminat mektuplarının güncellenmesi sonucu irat kaydedilen mektup bedeliyle aradaki farkı teşkil eden 71.955,12 TL'nin 17.12.2007 tarihinden itibaren yasal faizi ile tahsili istemi ile açılmış, mahkemece asıl davanın reddine, birleşen davanın kısmen kabulü ile 71.360,00 TL'nin 11.03.2008 tarihinden itibaren yasal faiziyle birlikte tahsiline dair verilen karar taraf vekillerince temyiz edilmiştir.

1-Dosyadaki yazılara, kararın dayandığı delillerle yasaya uygun gerektirici nedenlere ve özellikle süre uzatımı ve ödenek dilimi değişikliğine ilişkin Bölge Müdürü ...'ın 15.12.2006 tarihli “olur”unu içeren yazıda, Bölge Müdürlüğü'nün 30.12.2005 tarihli “olur”u ile işin süresinin 15.12.2006 ve ödenek dilimlerinin sözleşme bedeli ile 2005 yılında 1.468.676,28 TL ve 2006 yılında 3.248.329,61 lira olduğunun belirtilmesine, 2007 yılı için belirlenen 525.000,00 TL ödeneğin de süresi içinde harcanamadığının belirlenmesine göre davalı ve karşı davacı iş sahibinin tüm, davacı ve karşı davalı yüklenicinin ise aşağıdaki bendin kapsamı dışında kalan diğer temyiz itirazları yerinde görülmemiş, reddi gerekmiştir.

2-Davacı iş sahibi tarafından açılan ve birleştirilen dava kısmen kabul edilerek 71.360,44 TL teminat farkının 11.03.2008 tarihinden itibaren yasal faizi ile birlikte tahsiline karar verilmiştir. İş sahibi tarafından teminat farkının ödenmesi için yükleniciye 22.02.2008 tarihli yazı gönderilmiş ise de bu yazının davalı yükleniciye tebliğ edildiği iş sahibi tarafından kanıtlanmış değildir. Mahkemece sözü edilen yazının 7 gün içinde tebliğ edileceği varsayımı ile ve yazı ile tanınan 10 günlük ödeme süresi de ilave edilerek temerrüdün 11.03.2008 tarihinde gerçekleştiğinin kabulü doğru olmamış, temerrüde esas alınan yazı yükleniciye tebliğ edilemediğinden hüküm altına alınan teminat farkına birleşen davanın açıldığı 10.10.2008 tarihinden itibaren faiz yürütülmek suretiyle ve HUMK'nın 438/VII. maddesi uyarınca hükmün düzeltilerek onanması uygun görülmüştür.

SONUÇ:Yukarıda 1. bentte yazılı nedenlerle davalı ve karşı davacı iş sahibinin tüm, davacı ve karşı davalı yüklenicinin ise diğer temyiz itirazlarının reddine, 2. bent uyarınca yerel mahkeme kararının hüküm fıkrası 2. bendinde yer alan “11.03.2008” tarihinin hüküm fıkrasından çıkarılmasına, yerine “10.10.2008 tarihinin yazılmasına, hükmün değiştirilmiş bu şekli ile DÜZELTİLEREK ONANMASINA, 825,00 TL duruşma vekâlet ücretinin davalı ve karşı davacı iş sahibinden alınarak Yargıtay duruşmasında vekille temsil olunan davacı ve karşı davalıya verilmesine, 22.12.2005 gün ve 5436 Sayılı Kanunla değişik 5018 sayılı Kanun uyarınca davalı-karşı davacı idare genel bütçeye dahil kuruluşlardan olduğundan harç alınmasına yer olmadığına, ödediği temyiz peşin harcının istek halinde temyiz eden davacı-k.davalıya geri verilmesine, 19.01.2012 gününde oybirliğiyle karar verildi.