Esas No: 2013/5050
Karar No: 2013/6013
Karar Tarihi: 03.10.2013

**23. Hukuk Dairesi         2013/5050 E.  ,  2013/6013 K.**

**"İçtihat Metni"**

MAHKEMESİ :Ticaret Mahkemesi

Taraflar arasındaki alacak, maddi ve manevi tazimnat davalarının yapılan yargılaması sonunda ilamda yazılı nedenlerden dolayı davanın kısmen kabulüne yönelik olarak verilen hükmün davalı ... vekilince duruşmalı, davalılar ....uşmasız olarak temyiz edilmesi üzerine ilgililere çağrı kağıdı gönderilmişti. Belli günde davalı asıl ... ve vekili Av. ... ve davalı ....... vekili Av. ... ile davalı .... İnş. San. Tic. Ltd. Şti. vekili Av. ..... ile davacı vekili Av. ... gelmiş olmakla duruşmaya başlanarak hazır bulunanların sözlü açıklamaları dinlenildikten ve temyiz dilekçelerinin süresinde olduğu anlaşıldıktan sonra dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü.

- KARAR -

Davacı vekili, müvekkili kooperatifin 1997 yılında kurulduğunu ve inşaat yapmak üzere arsa sahipleri ile anlaşma yapıldığını, taşeron olarak dava dışı ... A.Ş. ile mimari proje ve teknik uygulama için de diğer davalı ... ile sözleşmeler imzalandığını, diğer davalılar .... ile ...'ün ise müvekkili kooperatifin yönetim kurulu birinci ve ikinci başkanları olduğunu, davalı ... tarafından çizilen projenin ruhsat alınmadan uygulanarak inşaatın başlatıldığını, ancak hatalı imal nedeni ile belediye tarafından temel vizesi verilmediğini ve yıkım kararı alındığını, adı geçen dava dışı şirketle ikinci sözleşme imzalandığını, fakat denetim kurulunun isteği doğrultusunda bu sözleşmenin de feshedilip, ....09.1998 tarihinde davalı ... İnşaat Ltd. Şti. ile genel kurul kararı olmadan yeni bir sözleşme imzalandığını, ilk yüklenici tarafından hatalı yapılan imalatlar yıkılıp, düzeltilmeden davalı yönetim kurulu üyelerinin sorumluluğu üzerlerine alması nedeni ile inşaata devam edildiğini, teknik uygulama sorumlusu olan davalının da bu duruma müdahale etmediğini, müvekkilinin hatalı imalata dayalı ödenen bedel nedeni ile zarara uğradığını ileri sürerek, ....596,00 TL maddi, ....000,00 TL manevi tazminatın yasal faizi ile davalılardan müteselsilen tahsiline karar verilmesini talep ve dava etmiştir.

Davalı şirket vekili, davacı tarafından .... .... Asliye Hukuk Mahkemesi'nde tarafların, konusu ve dava sebepleri aynı olan derdest bir dava daha olduğunu, bahsi geçen davanın menfi tespit istemine ilişkin bulunduğunu, ayrıca müvekkili ile davacı arasında imzalanan sözleşmenin tarafların rızası ile feshedildiğini, taraflar arasında akdedilen ....09.1998

tarihli sözleşme ile müvekkili şirketin ilk yüklenicinin yarım bıraktığı işleri tamamlamayı üstlendiğini, taraflar arasında ....09.1998 ve ....09.1998 tarihli tutanaklar düzenlendiğini, müvekkilinin üzerine düşen yükümlülüğü yerine getirip, yanlış yapılan temelin kırılıp yeniden yapılması gerektiğini davacı yöneticilerine bildirdiğini, ancak yönetim kurulunun tüm sorumluluğu üzerine aldığını, tutanağın son bölümüne bu hususun açıkça yazıldığını ve taraflar arasında ....09.1998 tarihinde bir tutanak daha düzenlendiğini, daha sonra davacı kooperatifin yönetim kurulunun değişmesi üzerine tarafların bir araya gelip, sözleşmeyi feshettiğini, müvekkilinin yaptığı işlere karşılık ....500,00 TL ödenmesinin kararlaştırıldığını ve 06.07.1999 tarihli tutanakla müvekkilinin inşaat alanını boşalttığını savunarak, davanın reddini istemiştir.

Davalı ... vekili, davanın zamanaşımına uğradığını, davacı kooperatif genel kurulu tarafından denetim kurulunca dava açması hususunda usulünce verilmiş bir yetki olmadığını, denetim kurulunun müvekkiline dava açma hususunda aktif husumet ehliyeti bulunmadığını, davacının derdest olan bir başka davada daha manevi tazminat talep ettiğini, müvekkili ile davacı kooperatif arasında ....03.1997 tarihinde teknik uygulama sorumluluğuna ilişkin olarak sözleşme imzalandığını, müvekkilinin hazırladığı mimari projenin ........1997 tarihinde Mimarlar Odası tarafından onaylandığını, ancak inşaatın bu tarihten önce başlatıldığını, kaçak inşaat nedeni ile ........1997 tarihinde tutanak düzenlendiğini, davacı kooperatifin belediye encümeni tarafından verilen süre içerisinde ruhsat alınması için başvuruda bulunmadığını, ruhsat için TUS taahhütnamesi gerekli olduğundan, taraflar arasında ....05.1998 tarihinde sözleşme imzalandığını, müvekkilinin ücretine karşılık verilen çeklerden bir kısmının halen ödenmediğini, inşaat ruhsatının ....09.1998 tarihinde alındığını, müvekkilinin teknik uygulama sorumlusu olması nedeni ile yükleniciye fazla yapıldığı iddia edilen ödemelerden sorumlu olamayacağını, müvekkili tarafından doğru hazırlanan projenin yanlış zemine uygulandığını, arsa köşe kazıklarının yanlış yere çakıldığını, davacının onaylı proje ortada yokken temel attığını, müvekkilinin mimar olduğunu, arsa köşelerini tespit etmesinin mümkün olmadığını, inşaatın müvekkiline temeller atılmış olarak teslim edildiğini, müvekkilinin hiçbir kusuru olmadığını ifade ederek davanın reddini istemiştir.

Diğer davalılar,... ile ... ise davanın zamanaşımına uğradığını, davanın aynı taleple aynı mahkemenin 2002/711 Esas sayılı dosyası ile dava açtığını ve halen derdest olduğunu, davacı kooperatifin 1999 yılında yapılan genel kurulda sorumluluk davası açılması hususunda bir karar alınmadığını, inşaatın yapılması hususunda ... İnşaat ile anlaşma yaptıklarını, ancak yeni yönetimin sözleşmeyi feshettiğini ve yüklenici firmaya ödeme yaptığını, kendilerinin yanlış bir ... yapmadıklarını, davacının haksız olduğunu, olayda esas mağdur olan tarafın kendileri olduğunu belirterek, davanın reddini savunmuşlardır.

Mahkemece, iddia, savunma, bilirkişi raporları ve tüm dosya içeriğine göre; yönetim kurulu üyesi olan davalıların ....05.1999 tarihli genel kurul toplantısında ibra edilmeyip, haklarında dava açılması hususunda denetim kuruluna yetki verildiğini, ....05.1998 tarihli TUS sözleşmesi ve 06.07.1999 tarihli fesih protokolü uyarınca davanın beş yıllık zamanaşımı süresinde açıldığı, bu nedenle davalıların zamanaşımı savunmalarının yerinde olmadığı, ilk yüklenici ... İnşaat tarafından ruhsat alınmadan binanın temelinin yanlış atıldığı ve inşaatın belediye tarafından ........1997 tarihinde mühürlendiği, davacı kooperatif tarafından hatalı imalatlar nedeni ile ödediği bedeli geri almak için mahkemenin 2002/711 esas sayılı dosyası ile yüklenici ... İnşaat A.Ş. ile yönetim kurulu üyeleri ve teknik uygulama sorumlusu hakkında tazminat davası açtığı, davanın yüklenici firma ile yönetim kurulu üyeleri

yönünden kabul edilip, teknik uygulama sorumlusu olan ... yönünden reddedildiği, ilk yüklenici ile imzalanan sözleşmenin feshinden sonra davacı ile davalı ikinci yüklenici arasında ....09.1998 tarihli sözleşme imzalandığı, sözleşme uyarınca yüklenicinin ... blok 54 dairenin inşaatının yanında ilk yüklenici tarafından hatalı imalatların yıkılıp düzetilmesini de üstlendiği, davacı kooperatif yöneticileri ile yüklenici arasında ....09.1998 tarihli "Tutanak" başlıklı belge ile yüklenicinin tüm sorumluluğu üstlenerek, yanlış imalatların yıkılmasından vazgeçip, mevcut inşaata devam edilmesinin kararlaştırıldığı, 02.....1998 tarihli ek sözleşme başlıklı belge ile de yüklenici ... İnşaat Ltd. Şti.'ne bir kısım işler nedeni ile ücret ödenmesi hususunda anlaşmaya varıldığı, ....05.1999 tarihli genel kurulda seçilen yeni yönetim kurulu ile yüklenici davalı firma arasında 06.07.1999 tarihli sözleşme ile tarafların ....09.1999 tarihli sözleşmeyi feshedip, davalı yüklenici firmaya yaptığı imalatlar nedeni ile ödeme yapılmasının kararlaştırıldığı, davalı yüklenicinin yapım işini yönetim kurulu üyelerinin emir ve talimatı ile gerçekleştirdiği, yükleniciye yapılan ödemenin, diğer davalılardan tahsilinin gerektiği nedeni ile davanın davalı yüklenici firma yönünden reddine, maddi tazminata ilişkin olan davanın diğer davalılar yönünden kısmen kabulüne, bu davalılar yönünden de manevi tazminat talebinin reddine karar verilmiştir.

Karar, davalı ... vekili ile davalılar .... ve ... vekillerince ayrı ayrı temyiz edilmiştir.

Dosyadaki yazılara, kararın dayandığı delillerle gerektirici sebeplere, delillerin takdirinde bir isabetsizlik bulunmamasına göre, davalı ... vekili ile davalılar... ve ... vekillerinin temyiz itirazları yerinde görülmemiştir.

SONUÇ: Yukarıda açıklanan nedenlerle, davalı ... vekili ile davalılar.... ve ... vekillerinin tüm temyiz itirazlarının reddiyle usul ve kanuna uygun bulunan hükmün ONANMASINA, vekili ... duruşmasında hazır bulunan davacı yararına takdir olunan 990,00 TL duruşma vekalet ücretinin duruşmalı temyiz eden davalı ...'den alınarak davacıya verilmesine, aşağıda yazılı onama harcının temyiz edenlerden alınmasına, kararın tebliğinden itibaren ... gün içerisinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere 03.....2013 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.