에코프로에이치엔 사업보고서 (2024.12)
정 정 신 고 (보고)

2025년 08월 14일1. 정정대상 공시서류 : 사업보고서

2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2025. 03. 17.

3. 정정사항

항 목	정정요구ㆍ명령관련 여부	정정사유	정 정 전	정 정 후

XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항 1. 공시내용 진행 및 변경사항 1) 단일판매ㆍ공급계약체결 공시	Y	내용 보완	주1)	주2)

주1) 변경 전

1) 단일판매ㆍ공급계약체결 공시 - 진행상황

(단위: 백만원)

신고일자	계약내역	계약금액총액	판매ㆍ공급금액	대금수령금액

당기	누적	당기	누적

2025-02-28(최초공시 :2022-11-07)	- 계약명: 온실가스 저감 설비(RCS) 공급 계약- 계약상대방: 삼성엔지니어링- 계약기간: '22.11.04 ~ '25.03.31- 주요계약조건 1) 계약금ㆍ선급금 유무: 무 2) 대금지급 조건 등 - 중도 지불금 20% : VP 승인 후 지급 - 분납 지불금 70% : 납품 Progress에 따라 지급 - 시운전 지불금 10% : 시운전 완료 후 지급	24,183	2,815	23,612	9,848	21,227

2023-05-09	- 온실가스 저감 설비(RCS) 공급 계약- 계약상대방: Samsung Engineering America Construction LLC - 계약기간: '23.05.04 ~ - 주요계약조건 1) 계약금ㆍ선급금 유무: 무 2) 대금지급 조건 등 - 초도 지불금 20% : VP 승인 후 지급 - 중납 지불금 70% : 납품 완료 후 지급 - 잔금 지불 10% : 준공 후 지급	22,589	2,074	22,834	15,603	19,903

2024-12-27(최초공시 :2024-01-26	- 온실가스 저감 설비(RCS) 공급 계약- 계약상대방: 삼성엔지니어링- 계약기간: '24.01.26 ~ '25.12.31- 주요계약조건 1) 계약금ㆍ선급금 유무: 무 2) 대금지급 조건 등 - 중도 지불금 20% : VP 승인 후 지급 - 분납 지불금 70% : 납품 Progress에 따라 지급 - 시운전 지불금 10% : 시운전 완료 후 지급	24,565	9,170	22,151	4,913	4,913

2024-04-01	- 폐수처리장 납품 및 설치공사- 계약상대방: 주식회사 에코프로머티리얼즈- 계약기간: '24.03.29 ~ '25.06.30- 주요계약조건 1) 계약금ㆍ선급금 유무: 유 2) 대금지급 조건 등 - 선급금 : 계약금의 10% - 중도 지불금 80% : 납품 Progress에 따라 지급 - 시운전 지불금 10% : 시운전 완료 후 지급	104,500	91,685	91,685	73,150	73,150

※ 상기 누적금액은 최초계약일부터 공시서류작성 기준일까지의 금액입니다.※ 공시 제출시 적용된 환율과 매출 적용 환율차이로 계약금액총액과 판매·공급금액이 일부 차이가 발생했습니다. - 대금 미수령 사유해당사항이 없어 기재를 생략합니다.- 향후 추진 계획명시된 계약기간 및 주요 계약 조건에 따라 계약 이행 예정주2)

변경 후

1) 단일판매ㆍ공급계약체결 공시 - 진행상황 및 대금미수령 사유

(단위: 백만원)

순번	신고일자	계약내역	계약금액총액	판매ㆍ공급금액	대금수령금액	대금미수령 사유

당기	누적	당기	누적

1	2025-02-28(최초공시 :2022-11-07)	- 계약명: 온실가스 저감 설비(RCS) 공급 계약- 계약상대방: 삼성엔지니어링- 계약기간: '22.11.04 ~ '25.03.31- 주요계약조건 1) 계약금ㆍ선급금 유무: 무 2) 대금지급 조건 등 - 중도 지불금 20% : VP 승인 후 지급 - 분납 지불금 70% : 납품 Progress에 따라 지급 - 시운전 지불금 10% : 시운전 완료 후 지급	24,183	2,815	23,612	9,848	21,227	해당사항 없음

2	2023-05-09	- 온실가스 저감 설비(RCS) 공급 계약- 계약상대방: Samsung Engineering America Construction LLC - 계약기간: '23.05.04 ~ - 주요계약조건 1) 계약금ㆍ선급금 유무: 무 2) 대금지급 조건 등 - 초도 지불금 20% : VP 승인 후 지급 - 중납 지불금 70% : 납품 완료 후 지급 - 잔금 지불 10% : 준공 후 지급	22,589	2,074	22,834	15,603	19,903	해당사항 없음

3	2024-12-27(최초공시 :2024-01-26	- 온실가스 저감 설비(RCS) 공급 계약- 계약상대방: 삼성엔지니어링- 계약기간: '24.01.26 ~ '25.12.31- 주요계약조건 1) 계약금ㆍ선급금 유무: 무 2) 대금지급 조건 등 - 중도 지불금 20% : VP 승인 후 지급 - 분납 지불금 70% : 납품 Progress에 따라 지급 - 시운전 지불금 10% : 시운전 완료 후 지급	24,565	9,170	22,151	4,913	4,913	해당사항 없음

4	2024-04-01	- 폐수처리장 납품 및 설치공사- 계약상대방: 주식회사 에코프로머티리얼즈- 계약기간: '24.03.29 ~ '25.06.30- 주요계약조건 1) 계약금ㆍ선급금 유무: 유 2) 대금지급 조건 등 - 선급금 : 계약금의 10% - 중도 지불금 80% : 납품 Progress에 따라 지급 - 시운전 지불금 10% : 시운전 완료 후 지급	104,500	91,685	91,685	73,150	73,150	해당사항 없음

※ 상기 누적금액은 최초계약일부터 공시서류작성 기준일까지의 금액입니다.※ 공시 제출시 적용된 환율과 매출 적용 환율차이로 계약금액총액과 판매·공급금액이 일부 차이가 발생했습니다. - 향후 추진 계획 및 변동 가능성

(단위: 백만원)

순번	계약금액총액	향후추진계획	변동 가능성

판매·공급이행	대금수령

1	24,183	- 공급이행 완료	- 현장 시운전 완료 후 잔금 10% 청구 예정	- 고객사 시운전 일정 변동 영향에 따라 잔금 청구 일정 변동 가능

2	22,589	- 공급이행 완료	- 전체 공정율 기준 90% 대금 청구 완료, 현장 준공 완료 시점에 잔금 10% 청구 예정	- 현장 준공 관련 일정 지연 등의 영향에 따라 잔금 청구 일정 변동 가능

3	24,565	- 2025년 상반기 중 주요 설비 납품 예정	- 2025년 12월 중 중도금 70% 청구 예정	- 사업주의 현장 셋업 공사 일정에 따라 주요 설비 납품 일정 변경 가능

4	104,500	- 주요 기자재의 현장 납품 완료 3월 예정- 현장 공사 완료 5월 예정 - 시운전 일정 조율 중, 발주처의 공장 가동시점 고려 25년 하반기 예상	- 예상 공정율 기준 매월 10% 중도금 청구 예정- 현장 공사 완료 시점 잔금 10%를 제외한 잔여 중도금 청구 계획	- 발주처의 신규 공장 생산 일정 지연에 따른 시운전 일정 지연으로 납기일 계약 변경 가능