DL이앤씨 사업보고서 (2025.12)
4. 수주상황[상세]

☞ 본문 위치로 이동가. 지배회사

(기준일 : 2025년 12월 31일) (단위 : 백만원)

구 분	발 주 처	공 사 명	계 약 일	준공예정일	기본도급액	완성공사액	계약잔액	비고

국내	서초신동아 주택재건축 정비사업 조합	아크로 드 서초	2023-07-17	2029-01-22	596,002	75,078	520,924	-

㈜숲이랑코퍼레이션	e편한세상 성성호수공원	2024-10-08	2028-01-31	594,657	103,340	491,317	-

한국수력원자력㈜	영동양수발전소	2024-08-31	2030-12-31	437,976	33,680	404,296	-

노량진8재정비촉진구역주택재개발정비사업조합	아크로 리버스카이	2019-02-28	2029-08-30	418,696	21,236	397,460	-

에쓰-오일(S-OIL)㈜	S-OIL SHAHEEN TC2C	2023-03-08	2026-06-30	1,456,615	1,091,806	364,809	-

주식회사 파라다이스	J-PROJECT 장충동 호텔개발사업	2025-03-31	2028-08-31	354,541	20,407	334,134	-

디지털서울2 유한회사	김포데이터센터	2025-04-30	2027-10-31	369,368	40,915	328,453	-

부산지방국토관리청	남해-여수국도	2023-07-10	2031-10-25	356,245	28,118	328,127	-

아산성보디앤씨	e편한세상 탕정 마크센텀	2024-09-04	2028-01-10	413,000	100,681	312,319	-

지에스파워주식회사	GS 부천열병합발전	2023-12-06	2029-12-31	405,175	143,825	261,350	-

부산항만공사	부산신항북컨2단계 항만배후단지	2022-05-30	2034-07-17	306,364	65,001	241,363	-

국가철도공단	GTX-B3-1공구	2024-06-14	2030-01-31	244,599	7,499	237,100	-

한국남동발전㈜	분당 복합화력발전	2024-10-24	2028-05-31	232,445	3,473	228,972	-

조달청	킨텍스 제3전시장 건립공사	2024-12-27	2028-11-30	224,546	7,693	216,853	-

신기주공지역주택조합	e편한세상 여수 글렌츠 Glentz	2020-12-29	2027-05-14	355,054	145,704	209,350	-

방배삼익아파트 주택재건축정비사업조합	아크로 리츠카운티	2020-09-17	2027-10-06	353,424	146,466	206,958	-

부평아이디씨투자회사	부평데이터센터	2025-03-07	2028-03-24	213,114	10,747	202,367	-

한국토지주택공사	e편한세상 대장 퍼스티움	2024-09-30	2027-10-30	232,130	32,893	199,237	-

경기주택도시공사	안양관양 공공주택	2024-06-28	2028-04-30	204,146	9,474	194,672	-

재송2구역 재건축정비사업조합	e편한세상 센텀 하이베뉴	2024-02-28	2027-10-03	261,936	77,261	184,675	-

국가철도공단	인덕원-동탄전철5공구	2023-12-22	2028-11-24	197,512	21,215	176,297	-

에쓰-오일(S-OIL)㈜	Refinery GTG	2024-12-27	2027-04-30	249,587	95,622	153,965	-

원주지방국토관리청	평창-강릉국도	2025-12-30	2034-12-31	150,196	-	150,196	-

유원제일1차아파트 주택재건축정비사업조합	e편한세상 당산 리버파크	2021-05-03	2028-02-29	201,539	58,874	142,665	-

서울특별시도시기반시설본부	광화문빗물터널	2024-12-04	2030-01-31	152,729	10,245	142,484	-

효제피에프브이 주식회사	효제동 오피스	2024-06-11	2027-06-30	194,363	51,922	142,441	-

에스지레일 주식회사	GTX-A창릉역	2025-03-28	2030-12-27	145,518	7,881	137,637	-

해양수산부	진해신항남방파호안1-2공구	2024-10-15	2028-12-16	159,636	28,393	131,243	-

충청남도개발공사	e편한세상 내포 에듀플라츠	2025-03-25	2028-07-14	126,165	3,017	123,148	-

한국토지주택공사	인천검단 AA19BL 공공주택	2024-09-30	2027-10-31	129,848	21,795	108,053	-

한국토지주택공사	e편한세상 동탄역 어반원	2024-03-29	2028-07-31	124,377	25,026	99,351	-

광주광역시 도시철도건설본부	광주도시철도11공구	2023-12-28	2029-03-30	95,844	9,680	86,164	-

티더블유바이오매스에너지 주식회사	TW 바이오매스에너지	2023-10-20	2026-11-30	253,009	168,524	84,485	-

원트웬티파이브피에프브이 주식회사	아크로 여의도 더원	2022-03-08	2026-11-16	222,710	141,363	81,347	-

서울특별시도시기반시설본부	국회대로2단계2공구	2021-01-11	2031-06-30	124,817	45,994	78,823	-

부산지방항공청	울릉공항	2020-07-14	2027-12-31	253,053	175,401	77,652	-

식사풍동2단지지역주택조합	e편한세상 일산 메이포레 2단지	2024-03-08	2027-04-21	144,280	66,637	77,643	-

한국수자원공사	송산서측1-1공구	2023-12-18	2030-05-04	103,202	28,164	75,038	-

범일3구역도시환경정비사업조합	e편한세상 범일 국제금융시티	2020-11-13	2027-12-30	98,552	26,628	71,924	-

서울특별시도시기반시설본부	영동대로지하개발1공구	2021-02-09	2028-10-31	183,914	113,083	70,831	-

광주광역시 도시철도건설본부	광주도시철도13공구	2023-12-28	2029-03-16	75,746	5,195	70,551	-

인천광역시경제자유구역청	송도워터프런트	2023-12-28	2027-02-19	90,981	23,286	67,695	-

익산지방국토관리청장	화순-송광도로개량	2024-07-19	2031-08-03	71,539	3,975	67,564	-

시흥대야3영남아파트재건축정비사업조합	e편한세상 시흥 더블스퀘어	2018-09-18	2026-06-15	251,667	187,185	64,482	-

식사풍동3단지지역주택조합	e편한세상 일산 메이포레 3단지	2024-03-08	2027-04-21	117,502	53,059	64,443	-

한국토지주택공사 경기북부지역본부	구리 갈매 A-1BL 공공주택	2024-12-30	2027-11-30	73,562	9,146	64,416	-

한국토지주택공사	대전 대동2 주거환경개선사업	2024-06-19	2028-10-01	72,888	10,103	62,785	-

국가철도공단	호남고속철도2단계4공구	2021-06-29	2027-12-31	179,392	116,661	62,731	-

인천도시공사	e편한세상 검단 웰카운티	2022-05-31	2026-06-30	223,995	163,812	60,183	-

충청남도개발공사	e편한세상 내포 퍼스트드림	2024-04-15	2026-12-31	153,423	94,576	58,847	-

부산광역시	가덕-송정고가도로	2025-12-10	2030-12-09	54,961	89	54,872	-

한국수자원공사	송산-시화연결도로	2023-01-18	2027-05-09	117,634	65,649	51,985	-

한국도로공사 세종안성건설사업단	세종-안성고속4공구	2019-12-27	2027-06-30	217,119	165,506	51,613	-

경기도청 북부청사	옥정-포천철도1공구	2024-10-15	2030-12-31	53,009	3,678	49,331	-

식사풍동1단지지역주택조합	e편한세상 일산 메이포레 1단지	2024-03-08	2027-04-21	87,081	40,810	46,271	-

주식회사 베스트원골드	e편한세상 시티 평택고덕	2022-09-02	2026-06-06	301,707	267,002	34,705	-

남산1구역주택재건축정비사업조합	e편한세상 금정 메종카운티	2018-11-28	2026-06-25	126,572	95,585	30,987	-

경기주택도시공사	성남금토기반시설	2025-09-23	2027-04-12	27,660	350	27,310	-

조달청	국립새만금수목원	2022-04-22	2027-02-01	55,486	29,438	26,048	-

코리아신탁㈜	e편한세상 번영로 리더스포레	2022-06-30	2026-11-06	89,397	64,987	24,410	-

문화2구역주택재개발정비사업조합	e편한세상 서대전역 센트로	2021-12-27	2026-09-29	55,014	33,012	22,002	-

주식회사 코시아개발	e편한세상 신정 스카이하임	2022-06-30	2026-09-14	77,561	57,688	19,873	-

한국도로공사본사	강진-광주고속7공구	2017-08-30	2026-12-31	137,041	117,356	19,685	-

호계온천주변지구주택재개발정비사업조합	아크로 베스티뉴 수영장공사	2025-06-30	2027-03-10	17,985	1,674	16,311	-

인천광역시경제자유구역청	송도11-1공구 기반시설1구역	2021-08-13	2026-07-31	65,774	51,501	14,273	-

풍동2지구4블럭 도시개발사업조합	e편한세상 일산 메이포레 기반시설공사	2024-03-08	2027-02-18	17,411	3,550	13,861	-

평택화양지구 도시개발사업조합	평택화양부지조성	2020-12-29	2026-09-30	49,448	35,840	13,608	-

한국수자원공사	충주댐치수능력증대	2014-12-24	2026-12-31	104,692	94,646	10,046	-

북아현재개발조합	북아현3차e-편한세상	2006-09-30	2031-03-31	398,786	-	398,786	-

망미2구역주택재개발 정비사업조합	e편한세상 망미	2015-03-18	2032-08-19	366,400	-	366,400	-

신가동주택재개발정비사업조합	아크로 트라몬트	2019-10-22	2029-12-23	255,369	-	255,369	-

수택E구역주택재개발정비사업조합	e편한세상 수택	2020-12-21	2028-10-20	386,821	-	386,821	-

한국토지주택공사	성남낙생 A-1BL	2021-12-21	2027-12-31	160,906	-	160,906	-

한국토지주택공사	충북혁신 B5	2021-12-31	2027-10-01	124,003	-	124,003	-

한국토지주택공사	고양장항 A6	2021-12-31	2027-08-31	42,150	-	42,150	-

도화1구역 주택재개발정비사업조합	e편한세상 도화2차	2021-12-30	2029-01-01	417,720	-	417,720	-

소사3구역 주택재개발정비사업조합	소사e편한세상	2021-12-30	2029-02-16	252,576	-	252,576	-

반여4구역 주택재건축정비사업조합	e편한세상 반여	2021-12-15	2028-10-19	179,534	-	179,534	-

상대원2구역 주택재개발정비사업조합	e편한세상 상대원	2021-10-28	2029-03-10	984,885	-	984,885	-

이천관고동 재개발정비사업조합	이천 관고동 주택재개발	2022-03-24	2029-05-31	47,063	-	47,063	-

성암아파트 주택재건축정비사업조합	성암아파트 주택재건축정비사업	2022-11-21	2031-08-20	106,180	-	106,180	-

능곡5구역 주택재개발정비사업조합	e편한세상 능곡	2022-12-05	2031-12-20	58,652	-	58,652	-

십정5구역 주택재개발정비조합	십정5구역 주택재개발정비사업	2022-05-31	2030-10-10	181,107	-	181,107	-

부산 촉진3구역 재개발 정비사업조합	촉진3구역 재개발 정비사업	2023-01-18	2032-02-30	1,795,299	-	1,795,299	-

성남도시개발공사	백현마이스	2023-09-27	2031-06-30	2,388,000	-	2,388,000	-

대전 삼성4구역 재개발정비사업조합	대전 삼성4구역 재개발정비사업	2024-02-29	2031-02-28	403,780	-	403,780	-

한국토지주택공사	남양주왕숙A16BL	2024-03-31	2031-10-31	100,266	-	100,266	-

부산도시공사	부산에코델타12BL 공동주택	2024-05-14	2028-06-30	214,968	-	214,968	-

잠실우성4차 주택재건축정비사업 조합	잠실우성4차 주택재건축정비사업	2025-02-28	2031-12-10	381,687	-	381,687	-

도곡개포한신 주택재건축정비사업조합	도곡개포한신 주택재건축정비사업	2025-04-30	2031-07-31	429,218	-	429,218	-

인천부평 신촌구역 재개발정비사업조합	부평e-편한세상	2025-08-07	2030-11-29	287,043	-	287,043	-

한국토지주택공사	행정중심복합도시 52M2BL 민간참여 공공주택건설사업	2025-08-29	2028-08-31	45,453	-	45,453	-

한국토지주택공사	행정중심복합도시 52L2BL 민간참여 공공주택건설사업	2025-08-29	2028-04-28	27,129	-	27,129	-

한국토지주택공사	석문구가산단 B-6BL 민간참여 공공주택건설사업	2025-08-29	2028-10-31	78,084	-	78,084	-

국가철도공단	수서-광주복선전철2공구	2024-02-06	2030-12-21	217,216	-	217,216	-

인천도시공사	제물포역 도심 공공주택 복합사업 개발리츠	2025-07-11	2031-07-31	585,367	-	585,367	-

원당2구역 주택재개발정비사업 조합	e편한세상 원당2차	2025-11-11	2030-12-31	367,234	-	367,234	-

한국토지주택공사	광명시흥 S1-10BL 민간참여 공공주택건설사업	2025-07-23	2034-12-20	201,575	-	201,575	-

한국토지주택공사	광명시흥 B1-3BL 민간참여 공공주택건설사업	2025-07-23	2034-12-20	245,025	-	245,025	-

한국토지주택공사	대전소제 민간참여 주거환경개선사업	2025-11-21	2034-09-30	327,539	-	327,539	-

경기주택도시공사	하남교산S1 민간참여 공공주택건설사업	2025-12-17	2030-11-30	125,851	-	125,851	-

삼척시	삼척시 하수관로정비 임대형 민간투자사업(BTL)	2025-12-04	2030-09-30	108,800	-	108,800	-

-	GTX-A6공구 외 32개	-	-	4,149,706	4,025,558	124,148	-

해외	Department of Transportation	MCRP	2020-10-08	2030-06-30	583,635	221,809	361,826	-

LAND TRANSPORT AUTHORITY	JurongLineJ110	2020-02-13	2029-06-19	187,988	115,748	72,240	-

Zachry Daelim Joint Venture	GTPP	2022-04-04	2026-05-14	124,826	86,430	38,396	-

Sonelgaz	Kais CCPP	2014-02-19	2026-07-19	345,462	311,371	34,091	-

PT. Siborpa Eco Power	Siborpa HEPP CM	2025-03-05	2030-08-04	21,970	3,070	18,900	-

Genesis Fertilizers	Genesis Fertilizers FEED	2025-03-07	2026-12-31	48,987	30,926	18,061	-

China National Chemical Engineering No.7 Construction Co. Ltd	Baltic PE/LAO	2021-12-29	2027-02-28	351,658	334,570	17,088	-

PVC(Petro Vietnam Construction Joint Stock Corporation)	Thai Binh2 PP	2012-05-22	2026-12-31	785,923	769,383	16,540	-

X Energy, LLC	Xe-100 CI	2025-10-16	2027-06-30	13,623	733	12,890	-

-	하노이경전철3호선 외 9개	-	-	2,120,678	1,936,573	184,105	-

합 계	35,333,273	12,896,291	22,436,982	-

나. 연결대상 주요 종속기업● DL USA Inc.

(기준일 : 2025년 12월 31일) (단위 : 백만원)

구 분	발 주 처	공 사 명	계 약 일	준공예정일	기본도급액	완성공사액	계약잔액	비고

해외	Golden Triangle Polymers Company LLC	DUS GTPP	2022-04-05	2026-05-14	728,218	687,947	40,271	-

● Daelim RUS LLC

(기준일 : 2025년 12월 31일) (단위 : 백만원)

구 분	발 주 처	공 사 명	계 약 일	준공예정일	기본도급액	완성공사액	계약잔액	비고

해외	China National Chemical Engineering No.7 Construction Co. Ltd.	DRL Baltic PE/LAO	2021-12-29	2027-02-28	698,060	243,669	454,391	-

● DLE FZCO

(기준일 : 2025년 12월 31일) (단위 : 백만원)

구 분	발 주 처	공 사 명	계 약 일	준공예정일	기본도급액	완성공사액	계약잔액	비고

해외	China National Chemical Engineering No.7 Construction Co. Ltd.	DUF Baltic PE/LAO	2021-12-29	2027-02-28	1,513,306	995,758	517,548	-

● DL건설㈜

(기준일 : 2025년 12월 31일) (단위 : 백만원)

구분	발 주 처	공 사 명	계 약 일	완 공예 정 일	기 본도 급 액	완 성공 사 액	계 약잔 액	비고

관급	한국토지주택공사대전충남지역본부	충남도청(내포) 신도시 RH-12BL 아파트 건설공사 5공구	2024-11-13	2028-04-26	327,976	49,759	278,217	-

한국토지주택공사경남지역본부	양산사송 A-7BL 아파트 건설공사 7공구	2024-11-27	2028-12-31	301,361	17,193	284,168	-

한국토지주택공사 충북지역본부	청주지북 B-1BL 아파트 건설공사	2024-11-13	2027-12-31	201,796	38,701	163,095	-

한국도로공사 계양강화건설사업단	안성구리도로12공구	2017-04-25	2026-01-31	176,458	174,883	1,575	-

경기도청북부청사	옥정-포천 광역철도 2공구 건설공사	2023-10-12	2031-01-13	169,401	11,835	157,566	-

한국수력원자력㈜	홍천양수발전소 1,2호기 토건공사	2025-08-29	2032-12-31	167,866	-	167,866	-

국가철도공단	인덕원~동탄 복선전철 제10공구 노반신설 기타공사	2023-12-21	2028-11-24	160,727	13,497	147,230	-

부산광역시건설본부	엄궁대교	2024-12-18	2029-11-21	148,021	9,998	138,023	-

한국도로공사 새만금전주건설사	새만금전주5공구	2018-09-28	2026-04-24	135,559	130,643	4,916	-

한국수자원공사	송산그린시티 남측지구 조성공사(3공구)	2019-01-28	2027-06-14	133,391	89,035	44,356	-

한국토지주택공사	의정부법조타운 S3BL 아파트 건설공사 2공구	2025-12-09	2029-06-12	116,591	21	116,570	-

한국도로공사 새만금전주건설사	새만금전주6공구	2018-12-28	2026-04-30	107,465	106,469	996	-

한국토지주택공사세종특별본부	행정중심복합도시 5-1생활권 조성공사	2020-06-10	2026-10-09	103,100	68,756	34,344	-

한국토지주택공사	지방도358호선(김포~관산간도로,파주구간)건설공사	2022-08-04	2026-08-24	91,624	33,515	58,109	-

한국토지주택공사	부산진해경제자유구역 명지지구 2단계 1공구 조성공사	2021-09-28	2026-10-17	91,453	59,789	31,664	-

기 타	-	-	1,203,675	744,729	458,946	-

소 계	-	-	3,636,464	1,548,823	2,087,641	-

민간	금송구역주택재개발정비사업조합	금송구역주택재개발정비사업	2020-09-25	2029-10-31	503,140	-	503,140	-

전도관구역주택재개발정비사업조합	e편한세상 도원역 퍼스트하임	2020-06-25	2027-03-31	357,748	154,967	202,781	-

범일3구역 재개발정비사업조합	e편한세상 범일 국제금융시티	2020-11-13	2027-12-30	235,748	61,561	174,187	-

퍼시픽피치피에프브이 주식회사	부천 피치피에프브이 데이터센터 신축공사	2023-04-21	2026-07-02	211,076	147,027	64,049	-

장암생활권3구역 주택재개발조	e편한세상 신곡 시그니처뷰	2021-07-12	2026-09-16	181,498	125,051	56,447	-

숭의3주택 재개발정비사업조합	e편한세상 제물포역 파크메종	2021-07-26	2026-06-29	172,413	126,669	45,744	-

인천여상주변재개발정비사업조합	e편한세상 동인천 베이프런트	2021-06-30	2028-02-08	167,055	37,127	129,928	-

주식회사 케이티앤지	디지털 엠파이어 평촌 비즈밸리	2023-05-10	2027-03-04	166,478	94,259	72,219	-

주식회사 케이티앤지	e편한세상 대전역 센텀비스타	2022-07-11	2026-05-10	171,808	151,004	20,804	-

제이비우리캐피탈㈜외	JB금융그룹 신사옥 신축공사	2023-12-28	2027-05-28	149,700	23,462	126,238	-

평택화양지구 도시개발사업조합	평택 화양지구 도시개발사업	2020-12-29	2026-09-30	148,866	112,078	36,788	-

주식회사 케이티앤지	e편한세상 평촌 어반밸리	2023-05-10	2026-10-01	148,594	102,559	46,035	-

주식회사홍익이노빌드	e편한세상 시티 천안아산역	2022-06-27	2026-02-17	148,367	135,694	12,673	-

문화2구역주택재개발정비사업조합	e편한세상 서대전역 센트로	2021-12-27	2026-09-29	128,358	77,622	50,736	-

태평아파트주택재건축정비사업조합	대구 태평아파트 주택재건축정비사업조합	2021-12-15	2029-06-30	128,005	-	128,005	-

에스지레일 주식회사	수도권광역급행철도 A노선 민간투자사업	2019-03-20	2028-04-30	122,868	121,826	1,042	-

에스지레일 주식회사	GTX-A	2019-07-01	2028-04-30	122,868	121,803	1,065	-

목동 657-1번지 일원 가로주택정비사업조합	목동 657-1번지 일원 가로주택정비사업	2021-07-12	2029-02-28	112,181	-	112,181	-

이천관고동주택재개발정비사업	이천관고동	2022-03-24	2029-05-31	108,580	-	108,580	-

주식회사 가산아이윌	가산아이윌 데이터센터 신축공사	2022-06-10	2028-05-31	97,210	96,548	662	-

기 타	-	-	526,950	389,325	137,625	-

소 계	-	-	4,109,511	2,078,582	2,030,929	-

분양공사(*1)	-	-	699,862	143,673	556,189	-

합 계	-	-	8,445,837	3,771,078	4,674,759	-

※ (*1) 해당 사업은 분양 실적에 따라 총사업비의 변동 가능성이 있습니다.※ 상기 표 내 기본 도급액은 2018년도 변경된 IFRS 15상 고객에게 지급한 대가로 인해 매출차감분을 반영한 금액으로 기 공시한 계약금액과 차이가 있을 수 있습니다.※ 미착공현장의 경우 향후 일정에 따라 준공일이 변동될 수 있습니다.※ 미착공현장 포함한 전체 계약현황 (매출액 5%미만 현장은 기타로 분류)을 포함하였습니다.※ 단수차이 조정으로 인해 합계액이 주석과 약간의 차이가 있을 수 있습니다.