DL이앤씨 분기보고서 (2023.09)
4. 매출 및 수주상황

가. 매출 실적(단위 : 백만원, %)

구 분	회사	주요 제품 및 서비스	2023년 3분기	2022년 3분기	2022년	2021년

금액	비율	금액	비율	금액	비율	금액	비율

건설부문	토목사업	국내	DL이앤씨㈜, DL건설㈜	토목공사 건설용역,철구조물 제작/설치용역	857,188	15.0	855,171	16.3	1,204,419	16.0	1,205,693	15.80

해외	DL이앤씨㈜, DL INSAAT GELISTIRME A.S.	110,318	1.9	70,279	1.3	132,766	1.8	298,640	3.90

소계	967,506	16.9	925,450	17.6	1,337,185	17.8	1,504,333	19.70

주택사업	국내	DL이앤씨㈜, DL건설㈜, 오산랜드마크프로젝트㈜, ㈜인천도화1임대주택위탁관리부동산투자회사	주택공사 건설용역,부동산 관련 서비스	3,793,027	66.5	3,697,603	70.4	5,252,245	69.8	5,077,348	66.40

소계	3,793,027	66.5	3,697,603	70.4	5,252,245	69.8	5,077,348	66.40

플랜트사업	국내	DL이앤씨㈜	플랜트공사 건설용역 등	234,795	4.1	139,726	2.7	203,957	2.7	596,447	7.80

해외	DL이앤씨㈜, DL Saudi Arabia Co.,Ltd., 달림(남경)건설관리 유한공사, PT. DLENC UTAMA CONSTRUCTION, Daelim RUS LLC., DL USA, Inc.CARBONCO PTE. LTD., DL Engineering Construction Malaysia Sdn. Bhd,DLE FZCO	707,242	12.4	486,063	9.2	721,779	9.6	461,782	6.0

소계	942,037	16.5	625,789	11.9	925,736	12.3	1,058,229	13.80

계	5,702,570	99.9	5,248,842	99.9	7,515,166	99.9	7,639,910	99.90

공통(미배분)	부동산 임대업 등	5,202	0.1	4,454	0.1	5,043	0.1	5,798	0.1

단순합계	5,707,772	100.0	5,253,296	100.0	7,520,209	100.0	7,645,708	100.0

연결조정	(49,703)	(0.9)	(12,727)	(0.2)	(23,385)	(0.3)	(14,057)	(0.2)

연결합계	5,658,069	99.1	5,240,569	99.8	7,496,824	99.7	7,631,651	99.8

나. 수주 및 판매 전략 등1) 지배회사● DL이앤씨㈜

1. 판매(영업) 조직

구 분	조직명

플랜트사업본부	플랜트영업입찰팀

토목사업본부	토목국내인프라개발팀, 토목국내사업팀, 토목사업개발팀, 토목스마트엔지니어링팀, 토목해외사업1/2팀, 토목해외수력팀

주택사업본부	사업기획팀, 자산운용팀, 도시개발팀, 디벨로퍼1/2/3/4팀, 도시정비1/2팀

*판매(영업)조직은 보고서 제출일 현재 기준으로 작성되었습니다.

2. 수주 전략 (1) 관급 공사

- 턴키 공사 : 가격평가비중 확대에 따른 최적설계관리 강화 - 일반 관도급 : 수익성이 양호한 프로젝트에 집중

(2) 민간 공사

- 수익성/분양성 위주의 사업 수행 (도급 사업, 재개발/재건축 사업) - 신규사업 발굴 및 미래시장 선점

(3) 해외 도급공사

- 수행경험이 있는 공종과 국가에 영업력 집중 - 수익성이 있는 프로젝트 선별 수주 - 해외공사 집행 역량 강화 - Risk Management 강화

3. 판매 전략(분양 및 임대전략) 및 판매 조건

- 철저한 시장조사를 통한 사업지별/규모별 마케팅 전략 수립

- 사전품질관리 및 기동 A/S팀 운영

- 'e편한세상', 'ACRO' 아파트 브랜드 마케팅 강화

2) 연결대상 종속기업● DL건설㈜1. 수주판매조직

구 분	조 직 명

토목사업본부	토목사업팀, 수주영업팀, 인프라개발팀

주택건축사업본부	민간개발사업팀, 공공개발사업팀, 도시정비사업 1팀, 도시정비사업 2팀, 주택사업팀, 마케팅팀, 디벨로퍼팀

2. 수주전략(1) 관급공사 - 정부 정책 변화에 따른 사업참여 기회 모색 (종합심사낙찰제) - 설계 역량 강화를 통한 T/K, 기술제안 사업 참여(2) 민간공사 - 비주택부문 실적확보 주력 - 신규 발주처 발굴을 통한 사업참여 확대 - 수익성 및 정부의 정책을 고려한 선별적인 시장 진입

3. 판매 전략(분양 및 임대전략) 및 판매 조건

당사는 철저한 마케팅 분석을 통해 분양성이 입증되고 실수요가 뒷받침되는 사업지 중심으로 신규분양 전략을 수립하여 시행하고 있으며, 기 분양된 사업지별로 차별화된 마케팅을 실시하고 있습니다. 또한 품질경쟁력 및 브랜드 가치 제고에 역점을 두어 신규고객 창출과 충성도 높은 고객 확보를 도모하고 있습니다.

매 출 구 분	판 매 조 건

1. 공사수입	- 공사도급계약서 및 공사기성고에 의한 판매

2. 분양수입(주택/부동산)	- 아파트 : 공개청약에 의한 판매와 공사기성고에 따른 중도금 수납에 의한 판매- 부동산 : 상가 등 기타 부동산은 공개입찰/수의계약에 의한 판매

다. 수주 상황1) 지배회사● DL이앤씨㈜2023년 9월말 현재 수주잔고 총액은 약 22조 4,616억이며, 수주잔고 4천억원 이상인계약의 상세내용은 아래와 같습니다.

(단위 : 백만원)

구분	발주처	공사명	계약일	준공예정일	기본도급액	완성공사액	계약잔액	비 고

국내	성남도시개발공사	백현마이스	2023-09-27	2031-06-30	2,388,000	-	2,388,000	-

부산 촉진3구역 재개발 정비사업조합	촉진3구역 재개발 정비사업	2023-01-18	2030-06-30	1,607,328	-	1,607,328	-

에쓰-오일(S-OIL)(주)	S-OIL SHAHEEN TC2C 현장	2023-03-08	2026-06-30	1,412,591	75,263	1,337,328	-

상대원2구역 주택재개발정비사업조합	e편한세상 상대원 현장	2021-10-28	2028-08-10	984,885	-	984,885	-

서초신동아아파트 주택재건축사업조합	아크로클라우드파크	2023-07-17	2028-03-10	523,817	-	523,817

도화1구역 주택재개발정비사업조합	e편한세상 도화2차 현장	2021-12-30	2028-09-30	417,720	-	417,720

해외	China National Chemical Engineering No.7 Construction Co. Ltd	러시아 Baltic PE/LAO 사업팀	2021-12-29	2026-05-31	1,265,172	263,948	1,001,224	-

합 계	-	-	8,599,513	339,211	8,260,302	-

※ 전체 수주잔고 상세내용은 상세표에 기재하였습니다.

※상세 현황은 '상세표-4. 수주상황(상세)' 참조

2) 연결대상 주요 종속기업● DL Saudi Arabia Co.,Ltd.

(기준일 : 2023년 09월 30일) (단위 : 백만원)

구 분	발 주 처	공 사 명	계 약 일	준공예정일	기본도급액	완성공사액	계약잔액	비고

해외	Saudi Arabian Mining Company	사우디 DSA Maaden Ammonia III 현장	2018-10-22	2024-04-30	568,463	555,083	13,380	-

● DL INSAAT GELISTIRME A.S.

(기준일 : 2023년 09월 30일) (단위 : 백만원)

구 분	발 주 처	공 사 명	계 약 일	준공예정일	기본도급액	완성공사액	계약잔액	비고

해외	CANAKKALE HIGHWAY AND BRIDGE CONSTRUCTION INVESTMENT AND OPERATION	튀르키예 DIG Canakkale교량 현장	2018-03-16	2023-12-31	837,490	814,692	22,798	-

● DL건설㈜2023년 9월말 현재 수주잔고 총액은 약 6조 4,681억이며, 수주잔고 2천억원 이상인 계약의 상세내용은 아래와 같습니다.

(단위 : 백만원)

구분	발주처	공사명	계약일	준공예정일	기본도급액	완성공사액	계약잔액	비 고

국내	전도관구역주택재개발정비사업조합	전도관구역주택재개발정비사업	2020-06-25	2026-10-31	264,295	-	264,295	-

금송구역주택재개발정비사업조합	금송구역주택재개발정비사업	2020-09-25	2027-07-30	503,140	-	503,140	-

합 계	-	-	767,435	-	767,435	-

※ 전체 수주잔고 상세내용은 상세표에 기재하였습니다.