딥노이드 사업보고서 (2024.12)
정 정 신 고 (보고)

2025년 8월 14일1. 정정대상 공시서류 : 사업보고서

2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2025년 3월 20일

3. 정정사항

항 목	정정요구ㆍ명령관련 여부	정정사유	정 정 전	정 정 후

XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항1. 공시내용 진행 및 변경사항	나. 단일판매ㆍ공급계약체결의 진행상황 (1) 진행상황	예	미흡사항 추가 기재	주1) 정정 전	주2) 정정 후

주1) 정정 전

나. 단일판매ㆍ공급계약체결의 진행상황 (1) 진행상황

(단위: 원)

신고일자	계약내역	계약금액총액	판매ㆍ공급금액	대금수령금액

당기	누적	당기	누적

2023.10.06	(주)이엔씨테크놀로지프로그램 개발 및 공급 계약(스마트팩토리 인공지능 불량검사 솔루션)	385,000,000	385,000,00	385,000,000	385,000,000	385,000,000

2024.08.16	(주)성무이엔지프로그램 개발 및 공급 계약(대형 중판 라미/디라미분판 비전검사 시스템)	485,000,000	436,500,000	436,500,000	436,500,000	357,300,000

2024.10.11	(주)피엔피프로그램 개발 및 공급 계약(8.6G 신규라인 비전검사 시스템)	814,800,000	189,150,000	189,150,000	189,150,000	189,150,000

2024.11.29	한국공항공사AI 위해물품 판독시스템 확대구축	365,547,600	365,547,600	365,547,600	365,547,600	365,547,600

주1) (주)이엔씨 건은 당기 중 계약이 종료되어 대금 전액 수령하였습니다.주2) (주)성무이엔지 건은 계약금 및 중도금(총 90%)을 수령하였습니다.주3) (주)피엔피 건은 H/W 발주 시점 기준에 따라 세금계산서 발행 및 대금 지급을 하므로 진행률에 따라 일부에 대한 계약금을 수령하였습니다.주4) 한국공항공사 건은 당기 중 납품이 완료되어 대금 전액 수령하였습니다. 주2) 정정 후

나. 단일판매ㆍ공급계약체결의 진행상황 (1) 진행상황

(단위: 원)

신고일자(정정일자)	계약내역	계약금액총액	판매ㆍ공급금액	대금수령금액	향후 추진계획	변동 가능성

당기	누적	당기	누적	판매ㆍ공급이행	대금 수령

2023.10.06(2024.03.28)	(주)이엔씨테크놀로지계약명: 프로그램 개발 및 공급 계약(스마트팩토리 인공지능 불량검사 솔루션)계약기간: 2023-10-05~2024-08-31계약조건: 중도금 90%, 잔금 10%조건부 계약금액: 해당사항 없음	385,000,000	385,000,000	385,000,000	385,000,000	385,000,000	종료	종료	종료

2023.10.17	계약상대방: 공시유보계약명: 프로그램 개발 및 공급 계약(2차전지 VISION SYSTEM)계약기간: 2023-10-17~2025-08-30계약조건: H/W, S/V 부문에 대하여 각각 계약금 30% 중도금 60%, 잔금 10% 지급조건부 계약금액: 해당사항 없음	7,500,000,000	4,410,000,000	4,410,000,000	3,150,000,000	3,150,000,000	H/W 공급 및 S/W 국내 검수 완료.미국 S/V 수행 대기중.	24년 12월 말 기준,계약금액총액 대비 42% 대금 수령 완료.25년 상반기 중 2차/3차 중도금 대금 수령 예정.해외 현지 공장설비 일정에 따라 H/W 잔금 10% 및 프로젝트 진행에 따른 S/V 대금 수령 예정.	원청사 공장 세팅 및 시운전 일정에 변동이 있을 가능성이 있음.일정 변동에 따른 계약종료일 연장이 발생할 시, 최초 공시에 정정 반영할 예정

2024.08.16	(주)성무이엔지계약명: 프로그램 개발 및 공급 계약(대형 중판 라미/디라미분판 비전검사 시스템)계약기간: 2024-08-14~2024-10-31계약조건: 계약금 40%, 중도금 50%, 잔금 10%조건부 계약금액: 해당사항 없음	485,000,000	436,500,000	436,500,000	436,500,000	436,500,000	H/W 및 S/W 공급 완료.추가/수정 요구사항 대응 중.	원청 및 고객사 검수/승인 완료 후 잔금 10% 수령 예정	특이 사항 없음.검수 등의 사유로 양사 합의에 따라 계약기간이 연장될 경우, 정정공시 진행 예정.

2024.10.11(2025.06.30)	(주)피엔피계약명: 프로그램 개발 및 공급 계약(8.6G 신규라인 비전검사 시스템)계약기간: 2024-10-17~2025-09-30계약조건: 계약금 30% 중도금 60%, 잔금 10%조건부 계약금액: 해당사항 없음	814,800,000	189,150,000	189,150,000	189,150,000	189,150,000	H/W 공급 및 설치 완료.
S/W 개발 업무 수행 중	계약 항목의 작업 진행률에 따라 순차적으로 세금계산서 발행 및 대금 수령 예정.	특이 사항 없음.검수 등의 사유로 양사 합의에 따라 계약기간이 연장될 경우, 정정공시 진행 예정.

2024.11.29	한국공항공사계약명: AI 위해물품 판독시스템 확대구축계약기간: 2024-11-28~2024-12-20계약조건: 납품 후 검수 완료 시 대금 전액 지급조건부 계약금액: 해당사항 없음.	365,547,600	365,547,600	365,547,600	365,547,600	365,547,600	종료	종료	종료

주1) (주)이엔씨 건은 당기 중 계약이 종료되어 대금 전액 수령하였습니다. 검수일정 지연에 따라 계약기간 종료일을 2차례 정정하였습니다.주2) 2023.10.17 공시된 계약 의 계약상대방은 상대방의 경영상 비밀보호 요청에 의해 공시유보한 상태입니다.주3) (주)성무이엔지 건은 현재 진행 중인 프로젝트로, 기 수령한 계약금 및 중도금(총 90%) 외의 잔금은 작업 완료 후 관련 절차를 이행한 후 지급받을 예정입니다.주4) (주)피엔피 건은 H/W 발주 시점 기준에 따라 세금계산서 발행 및 대금 지급을 하므로 진행률에 따라 일부에 대한 계약금을 수령하였습니다.주5) 한국공항공사 건은 당기 중 납품이 완료되어 대금 전액 수령하였습니다. (2) 대금 미수령 사유해당 사항 없습니다. (3) 향후 추진계획진행상황은 상기 (1)번 표에 각 계약 건별 향후 추진계획 및 변동 가능성에 대해 기재하였습니다.상기 계약 건 중 머신비전 AI 사업본부의 판매 및 공급 계약은 고객사와 협의된 납품 기한에 맞춰 설비와 프로그램 셋업을 완료하는 방식으로 진행됩니다. 납품이 완료된 후, 고객사의 검수 및 승인이 종료되면 대금을 수령할 수 있습니다. 또한, 양사 협의에 따라 계약 종료일이 변경될 경우, 최초 공시에 대한 기재 정정을 진행할 예정입니다.