하나기술 분기보고서 (2025.09)
1. 공시내용 진행 및 변경사항

[단일판매 공급계약 진행상황] (1) 진행상황

(기준일 : 2025년 09월 30일 ) (단위 : USD, EUR)

구분	신고일자	계약내역	계약금액총액(*)	판매ㆍ공급금액	대금수령금액

당기	누적	당기	누적

1	2023.09.18(정정)2025.04.30	1. 계약명 : 2차전지 조립라인 장비 턴키2. 계약상대 : 영업비밀 보호로 미공개3. 계약금액 : 12,437,467,413원(EUR 8,815,647.00)4. 계약기간 : 2023.09.15 ~ 2026.05.155. 비고 : 계약일 (2023.09.15) 최초 고시 매매기준 환율 (1,410.84/EUR)을 적용	EUR 8,815,647(12,437 백만원)	-	EUR 8,640,928.55	EUR 3,998,692.00	EUR 4,998,365.10

2	2023.12.19(정정)2025.04.28	1. 계약명 : 2차전지 고속 스태킹 양산라인 장비2. 계약상대 : 영업비밀 보호로 미공개3. 계약금액 : 22,735,525,450원(EUR 16,115,000.00)4. 계약기간 : 2023.12.18 ~ 2026.06.015. 비고 : 계약일 (2023.12.18) 최초 고시 매매기준 환율 (1,410.83/EUR)을 적용	EUR 16,115,000(22,735 백만원)	EUR 7,396,240.02	EUR 15,907,890.02	EUR 4,688,000.00	EUR 6,299,500.00

3	2024.06.03	1. 계약명 : 2차전지 각형 조립라인 장비 턴키2. 계약상대 : 영업비밀 보호로 미공개3. 계약금액 : 40,331,450,000원(USD 29,300,000.00)4. 계약기간 : 2024.05.31 ~ 2026.03.165. 비고 : 계약일 (2024.05.31) 최초 고시 매매기준 환율 (1,376.50/USD)을 적용	USD 29,300,000(40,331백만원)	주1)	주1)	USD 586,000.00, 주2)	USD 586,000.00, 주2)

4	2024.06.05	1. 계약명 : 2차전지 고속 스태킹 설비2. 계약상대 : 영업비밀 보호로 미공개3. 계약금액 : 23,138,623,800원(EUR 15,487,700.00)4. 계약기간 : 2024.06.05 ~ 2026.01.195. 비고 : 계약일 (2024.06.05) 최초 고시 매매기준 환율 (1,494.00/EUR)을 적용	EUR 15,487,700(23,138 백만원)	EUR 13,241,565.33	EUR 13,241,565.33	EUR 1,548,770.00	EUR 1,548,770.00

5	2024.07.29	1. 계약명 : 2차전지 조립라인 장비 턴키2. 계약상대 : 영업비밀 보호로 미공개3. 계약금액 : 13,001,070,586원(EUR 8,650,368.00)4. 계약기간 : 2024.07.26 ~ 2025.11.145. 비고 : 계약일 (2024.07.26) 최초 고시 매매기준 환율 (1,502.95/EUR)을 적용	EUR 8,650,368(13,001 백만원)	EUR 7,686,561.30	EUR 7,686,561.30	EUR 4,325,183.80	EUR 4,325,183.80

6	2024.07.30	1. 계약명 : 2차전지 화성공정 공정설비2. 계약상대 : 영업비밀 보호로 미공개3. 계약금액 : 26,238,013,018원(USD 18,938,944.00)4. 계약기간 : 2024.07.29 ~ 2026.05.195. 비고 : 계약일 (2024.07.29) 최초 고시 매매기준 환율 (1,385.40/USD)을 적용	USD 18,938,944(26,238 백만원)	주1)	주1)	USD 378,789.00, 주2)	USD 378,789.00, 주2)

7	2025.03.27(정정)2025.06.09	1. 계약명 :2차전지 고속 스태킹 양산라인 장비2. 계약상대 : 영업비밀 보호로 미공개3. 계약금액 : 28,404,428,800원(USD 19,328,000.00)4. 계약기간 : 2025.03.26 ~ 2028.04.015. 비고 : 계약일 (2025.03.26) 최초 고시 매매기준 환율 (1,469.60/USD)을 적용	USD 19,328,000(28,404 백만원)	주1)	주1)	USD 5,318,630.40	USD 5,318,630.40

주1) 본 계약의 계약금 및 진행사항 등 주요 조건은 상대방의 영업비밀 보호 요청으로 인해 상세하게 기재하기 어렵습니다. 당사는 계약 상대방과 협의하여 계약 이행을 진행하고 있으며, 향후 변동 사항 발생 시 단일판매공급계약(기재정정) 공시를 통해 관련 내용을 신속히 정정할 예정입니다.주2) 진행사항 3번 및 6번의 공시 건은 현재 고객사 사정으로 인해 일정이 다소 지연 되고 있습니다. 향후 고객사와의 협의를 통해 일정 또는 계약 조건 등에 변동사항이 발생할 경우,관련 내용을 신속하게 공시를 통해 정정할 예정입니다. (*) 이종통화 계약의 경우 계약금액 총액, 판매ㆍ공급금액 및 대금수령금액은 공시된 기준의 환율을 일괄 적용한 금액입니다.

(2) 대금 미수령 사유

(기준일 : 2025년 09월 30일 ) (단위 : USD, EUR)

구분	신고일자	계약내역	계약금액총액(*)	대금 미수령사유

1	2023.09.18(정정)2025.04.30	1. 계약명 : 2차전지 조립라인 장비 턴키2. 계약상대 : 영업비밀 보호로 미공개3. 계약금액 : 12,437,467,413원(EUR 8,815,647.00)4. 계약기간 : 2023.09.15 ~ 2026.05.155. 비고 : 계약일 (2023.09.15) 최초 고시 매매기준 환율 (1,410.84/EUR)을 적용	EUR 8,815,647(12,437 백만원)	계약진행중

2	2023.12.19(정정)2025.04.28	1. 계약명 : 2차전지 고속 스태킹 양산라인 장비2. 계약상대 : 영업비밀 보호로 미공개3. 계약금액 : 22,735,525,450원(EUR 16,115,000.00)4. 계약기간 : 2023.12.18 ~ 2026.06.015. 비고 : 계약일 (2023.12.18) 최초 고시 매매기준 환율 (1,410.83/EUR)을 적용	EUR 16,115,000(22,735 백만원)	계약진행중

3	2024.06.03	1. 계약명 : 2차전지 각형 조립라인 장비 턴키2. 계약상대 : 영업비밀 보호로 미공개3. 계약금액 : 40,331,450,000원(USD 29,300,000.00)4. 계약기간 : 2024.05.31 ~ 2026.03.165. 비고 : 계약일 (2024.05.31) 최초 고시 매매기준 환율 (1,376.50/USD)을 적용	USD 29,300,000(40,331백만원)	계약진행중

4	2024.06.05	1. 계약명 : 2차전지 고속 스태킹 설비2. 계약상대 : 영업비밀 보호로 미공개3. 계약금액 : 23,138,623,800원(EUR 15,487,700.00)4. 계약기간 : 2024.06.05 ~ 2026.01.195. 비고 : 계약일 (2024.06.05) 최초 고시 매매기준 환율 (1,494.00/EUR)을 적용	EUR 15,487,700(23,138 백만원)	계약진행중

5	2024.07.29	1. 계약명 : 2차전지 조립라인 장비 턴키2. 계약상대 : 영업비밀 보호로 미공개3. 계약금액 : 13,001,070,586원(EUR 8,650,368.00)4. 계약기간 : 2024.07.26 ~ 2025.11.145. 비고 : 계약일 (2024.07.26) 최초 고시 매매기준 환율 (1,502.95/EUR)을 적용	EUR 8,650,368(13,001 백만원)	계약진행중

6	2024.07.30	1. 계약명 : 2차전지 화성공정 공정설비2. 계약상대 : 영업비밀 보호로 미공개3. 계약금액 : 26,238,013,018원(USD 18,938,944.00)4. 계약기간 : 2024.07.29 ~ 2026.05.195. 비고 : 계약일 (2024.07.29) 최초 고시 매매기준 환율 (1,385.40/USD)을 적용	USD 18,938,944(26,238 백만원)	계약진행중

7	2025.03.27(정정)2025.06.09	1. 계약명 :2차전지 고속 스태킹 양산라인 장비2. 계약상대 : 영업비밀 보호로 미공개3. 계약금액 : 28,404,428,800원(USD 19,328,000.00)4. 계약기간 : 2025.03.26 ~ 2028.04.015. 비고 : 계약일 (2025.03.26) 최초 고시 매매기준 환율 (1,469.60/USD)을 적용	USD 19,328,000(28,404 백만원)	계약진행중

(*) 이종통화 계약의 경우 계약금액 총액, 판매ㆍ공급금액 및 대금수령금액은 공시된 기준의 환율을 일괄 적용한 금액입니다.

(3) 향후 추진계획

(기준일 : 2025년 09월 30일 ) (단위 : USD, EUR))

구분	신고일자	계약내역	향후 추진 계획	변동가능성

판매ㆍ공급이행	대금수령

1	2023.09.18(정정)2025.04.30	1. 계약명 : 2차전지 조립라인 장비 턴키2. 계약상대 : 영업비밀 보호로 미공개3. 계약금액 : 12,437,467,413원(EUR 8,815,647.00)4. 계약기간 : 2023.09.15 ~ 2026.05.155. 비고 : 계약일 (2023.09.15) 최초 고시 매매기준 환율 (1,410.84/EUR)을 적용	당사의 장비는 고객사에 납품된 상태이며, 계약 조건에 따라 향후 설치 및 공급이 이행될 예정입니다.	계약 진행 일정에 따라 대금을 청구 및 수령할 예정입니다.	고객사의 장비 사양 변경 등으로 인해 계약 금액 및 계약 기간이 변경되어, 2025년 4월 30일자로 정정 공시를 진행하였습니다. 향후 추가적인 변동 사항이 발생할 경우에도 정정 공시를 진행할 예정입니다.

2	2023.12.19(정정)2025.04.28	1. 계약명 : 2차전지 고속 스태킹 양산라인 장비2. 계약상대 : 영업비밀 보호로 미공개3. 계약금액 : 22,735,525,450원(EUR 16,115,000.00)4. 계약기간 : 2023.12.18 ~ 2026.06.015. 비고 : 계약일 (2023.12.18) 최초 고시 매매기준 환율 (1,410.83/EUR)을 적용	당사의 장비는 고객사에 납품된 상태이며, 계약 조건에 따라 향후 설치 및 공급이 이행될 예정입니다.	계약 진행 일정에 따라 대금을 청구 및 수령할 예정입니다.	고객사 공장 건설 지연 등으로 현재 장비 설치가 대기 중에 있으며, 이에 따라 계약 기간이 변경되어 2025년 4월 28일자로 정정 공시를 진행하였습니다. 향후 추가 변동 사항이 발생할 경우에도 정정 공시를 진행할 예정입니다.

3	2024.06.03	1. 계약명 : 2차전지 각형 조립라인 장비 턴키2. 계약상대 : 영업비밀 보호로 미공개3. 계약금액 : 40,331,450,000원(USD 29,300,000.00)4. 계약기간 : 2024.05.31 ~ 2026.03.165. 비고 : 계약일 (2024.05.31) 최초 고시 매매기준 환율 (1,376.50/USD)을 적용	당사는 계약조건에 따라 장비를 공급할 예정입니다.	계약 진행 일정에 따라 대금을 청구 및 수령할 예정입니다.	현재 고객사 사정으로 인해 일정이 지연되고 있습니다. 향후 고객사와의 협의를 통해 변동된 사항이 발생할 경우, 관련 내용을 신속히 공시하여 정정할 예정입니다

4	2024.06.05	1. 계약명 : 2차전지 고속 스태킹 설비2. 계약상대 : 영업비밀 보호로 미공개3. 계약금액 : 23,138,623,800원(EUR 15,487,700.00)4. 계약기간 : 2024.06.05 ~ 2026.01.195. 비고 : 계약일 (2024.06.05) 최초 고시 매매기준 환율 (1,494.00/EUR)을 적용	당사의 장비는 고객사에 납품된 상태이며, 계약 조건에 따라 향후 설치 및 공급이 이행될 예정입니다.	계약 진행 일정에 따라 대금을 청구 및 수령할 예정입니다.	분기보고서 작성 기준일(2025.09.30)에는 해당 계약의 변동 사항이 없었습니다.다만, 분기보고서 제출 기준일 현재 고객사의 공장 건설 지연에 따라 계약 종료일이 변경되어, 2025년 11월 11일에 정정공시를 진행하였습니다.변경 내용은 아래와 같습니다.
(기존) 계약기간 : 2024.06.05 ~ 2026.01.19
(변경) 계약기간 : 2024.06.05 ~ 2026.10.04

5	2024.07.29	1. 계약명 : 2차전지 조립라인 장비 턴키2. 계약상대 : 영업비밀 보호로 미공개3. 계약금액 : 13,001,070,586원(EUR 8,650,368.00)4. 계약기간 : 2024.07.26 ~ 2025.11.145. 비고 : 계약일 (2024.07.26) 최초 고시 매매기준 환율 (1,502.95/EUR)을 적용	당사의 장비는 고객사에 납품된 상태이며, 계약 조건에 따라 향후 설치 및 공급이 이행될 예정입니다.	계약 진행 일정에 따라 대금을 청구 및 수령할 예정입니다.	분기보고서 작성 기준일(2025.09.30)에는 해당 계약의 변동 사항이 없었습니다.다만, 분기보고서 제출 기준일 현재 고객사의 공장 건설 지연에 따라 계약 종료일이 변경되어, 2025년 11월 11일에 정정공시를 진행하였습니다.변경 내용은 아래와 같습니다.
(기존) 계약기간 : 2024.07.26 ~ 2025.11.14
(변경) 계약기간 : 2024.07.26 ~ 2026.09.30

6	2024.07.30	1. 계약명 : 2차전지 화성공정 공정설비2. 계약상대 : 영업비밀 보호로 미공개3. 계약금액 : 26,238,013,018원(USD 18,938,944.00)4. 계약기간 : 2024.07.29 ~ 2026.05.195. 비고 : 계약일 (2024.07.29) 최초 고시 매매기준 환율 (1,385.40/USD)을 적용	당사는 계약조건에 따라 장비를 공급할 예정입니다.	계약 진행 일정에 따라 대금을 청구 및 수령할 예정입니다.	현재 고객사 사정으로 인해 일정이 지연되고 있습니다. 향후 고객사와의 협의를 통해 변동된 사항이 발생할 경우, 관련 내용을 신속히 공시하여 정정할 예정입니다

7	2025.03.27(정정)2025.06.09	1. 계약명 :2차전지 고속 스태킹 양산라인 장비2. 계약상대 : 영업비밀 보호로 미공개3. 계약금액 : 28,404,428,800원(USD 19,328,000.00)4. 계약기간 : 2025.03.26 ~ 2028.04.015. 비고 : 계약일 (2025.03.26) 최초 고시 매매기준 환율 (1,469.60/USD)을 적용	당사는 계약조건에 따라 장비를 공급할 예정입니다.	계약 진행 일정에 따라 대금을 청구 및 수령할 예정입니다.	고객사의 장비 사양 변경 요청에 따라 계약 금액이 변경되어 2025년 6월 9일자로 정정 공시를 진행하였습니다. 향후 추가 변동 사항이 발생할 경우에도 정정 공시를 진행할 예정입니다.