하나기술 사업보고서 (2024.12)
1. 공시내용 진행 및 변경사항

[단일판매 공급계약 진행상황]

(1) 진행상황 및 대금 미수령 사유

(기준일 : 2024년 12월 31일 ) (단위 : USD, EUR))

구분	신고일자	계약내역	계약금액총액(*)	판매ㆍ공급금액	대금수령금액	대금 미수령 사유

당기	누적	당기	누적

1	2023.09.18	1. 계약명 : 2차전지 조립라인 장비 턴키2. 계약상대 : 영업비밀 보호로 미공개3. 계약금액 : - 원4. 계약기간 : 2023.09.15 ~ 2025.05.01	주1)	80%(계약금액 유보로 인해 진행사항률로 표시함)	80%(계약금액 유보로 인해 진행사항률로 표시함)	50%(계약금액 유보로 인해 진행사항률로 표시함)	50%(계약금액 유보로 인해 진행사항률로 표시함)	계약진행중

2	2023.12.19	1. 계약명 : 2차전지 고속 스태킹 양산라인 장비2. 계약상대 : 영업비밀 보호로 미공개3. 계약금액 : 22,735,525,450원(EUR 16,115,000.00)4. 계약기간 : 2023.12.18 ~ 2025.05.015. 비고 : 계약일 (2023.12.18) 최초 고시 매매기준 환율 (1,410.83/EUR)을 적용	EUR 16,115,000(22,735 백만원)	EUR 13,375,450	EUR 13,375,450	EUR 1,611,500	EUR 1,611,500	주3),계약진행중

3	2024.06.03	1. 계약명 : 2차전지 각형 조립라인 장비 턴키2. 계약상대 : 영업비밀 보호로 미공개3. 계약금액 : 40,331,450,000원(USD 29,300,000.00)4. 계약기간 : 2024.05.31 ~ 2026.03.165. 비고 : 계약일 (2024.05.31) 최초 고시 매매기준 환율 (1,376.50/USD)을 적용	USD 29,300,000(40,331백만원)	주1)	주1)	주1)	주1)	계약진행중

4	2024.06.05	1. 계약명 : 2차전지 고속 스태킹 설비2. 계약상대 : 영업비밀 보호로 미공개3. 계약금액 : 23,138,623,800원(EUR 15,487,700.00)4. 계약기간 : 2024.06.05 ~ 2026.01.195. 비고 : 계약일 (2024.06.05) 최초 고시 매매기준 환율 (1,494.00/EUR)을 적용	EUR 15,487,700(23,138 백만원)	주2)	주2)	EUR 774,385	EUR 774,385	계약진행중

5	2024.07.29	1. 계약명 : 2차전지 조립라인 장비 턴키2. 계약상대 : 영업비밀 보호로 미공개3. 계약금액 : 13,001,070,586원(EUR 8,650,368.00)4. 계약기간 : 2024.07.26 ~ 2025.11.145. 비고 : 계약일 (2024.07.26) 최초 고시 매매기준 환율 (1,502.95/EUR)을 적용	EUR 8,650,368(13,001 백만원)	주2)	주2)	-	-	계약진행중(고객사 대금 스케쥴에 맞춰 지급될 예정)

6	2024.07.30	1. 계약명 : 2차전지 화성공정 공정설비2. 계약상대 : 영업비밀 보호로 미공개3. 계약금액 : 26,238,013,018원(USD 18,938,944.00)4. 계약기간 : 2024.07.29 ~ 2026.05.195. 비고 : 계약일 (2024.07.29) 최초 고시 매매기준 환율 (1,385.40/USD)을 적용	USD 18,938,944(26,238 백만원)	주1)	주1)	주1)	주1)	계약진행중

주1) 본 계약의 계약금 및 진행사항 등 주요 조건은 상대방의 영업비밀 보호 요청으로 인해 상세하게 기재하기 어렵습니다. 당사는 계약 상대방과 협의하여 계약 이행을 진행하고 있으며, 향후 변동 사항 발생 시 단일판매공급계약(기재정정) 공시를 통해 관련 내용을 신속히 정정할 예정입니다.주2) 당사는 고객과의 거래에서 ① 제품의 인도 ② 인도한 제품에 대한 설치용역등으로 나누어 매출로 인식하고 있습니다. 현재 진행중인 계약에서 제품의 인도가 이루어 지기 전에는 별도의 매출로 인식하고 있지 않습니다. 해당 제품은 인도 즉시 매출로 인식하여 기재할 예정입니다.주3) 고객사의 공장 건설 일정 지연 등의 사유로 당사의 장비 납기 일정이 지연되었습니다. 이에 따라 향후 일정에 대한 재논의가 진행 중이며, 확정되는 대로 정정 공시를 진행할 예정입니다. (*) 이종통화 계약의 경우 계약금액 총액, 판매ㆍ공급금액 및 대금수령금액은 공시된 기준의 환율을 일괄 적용한 금액입니다.

(2) 향후 추진계획

(기준일 : 2024년 12월 31일 ) (단위 : USD, EUR))

구분	신고일자	계약내역	향후 추진 계획(① 향후 판매 공급 이행, 대금수령 관련 예정사항 및 추진계획)	향후 추진 계획(② 향후 변동 가능성이 있는 사항에대해 해당 사실 및 사유)

1	2023.09.18	1. 계약명 : 2차전지 조립라인 장비 턴키2. 계약상대 : 영업비밀 보호로 미공개3. 계약금액 : - 원4. 계약기간 : 2023.09.15 ~ 2025.05.01	당사는 계약조건에 따라 장비를 공급하고, 이에 대한 대금을 청구 및 수령할 예정입니다.	고객사 장비 사양 변경 등에 따라 계약금액 및 계약기간 등이 변경 되었습니다. 정정 보고일(2025.08.14) 기준 해당 계약 내역 변경사항은 아래와 같습니다. 3. 계약금액 : 12,437,467,413원(EUR 8,815,647.00)4. 계약기간 : 2023.09.15~2026.05.15 5. 비고 : 계약일 (2023.09.15) 최초 고시 매매기준 환율 (1,410.84/EUR)을 적용

2	2023.12.19	1. 계약명 : 2차전지 고속 스태킹 양산라인 장비2. 계약상대 : 영업비밀 보호로 미공개3. 계약금액 : 22,735,525,450원(EUR 16,115,000.00)4. 계약기간 : 2023.12.18 ~ 2025.05.015. 비고 : 계약일 (2023.12.18) 최초 고시 매매기준 환율 (1,410.83/EUR)을 적용	당사는 계약조건에 따라 장비를 공급하고, 이에 대한 대금을 청구 및 수령할 예정입니다.	당사의 장비는 고객사에 납품을 완료하였으나, 고객사 공장 건설 지연 등으로 인해 현재 장비 설치를 위해 대기중에 있어 계약기간이 지연되었습니다. 정정 보고일(2025.08.14) 기준 해당 계약 내역 변경사항은 아래와 같습니다. 4. 계약기간 : 2023.12.18~2026.06.01

3	2024.06.03	1. 계약명 : 2차전지 각형 조립라인 장비 턴키2. 계약상대 : 영업비밀 보호로 미공개3. 계약금액 : 40,331,450,000원(USD 29,300,000.00)4. 계약기간 : 2024.05.31 ~ 2026.03.165. 비고 : 계약일 (2024.05.31) 최초 고시 매매기준 환율 (1,376.50/USD)을 적용	당사는 계약조건에 따라 장비를 공급하고, 이에 대한 대금을 청구 및 수령할 예정입니다.	본 계약의 계약내용(계약금액 및 계약기간 등)은 고객사와의 일정 조율 및 장비 사양 변경 등에 따라 변동될 수 있으며, 변동시 관련 정정 공시를 진행할 예정입니다.

4	2024.06.05	1. 계약명 : 2차전지 고속 스태킹 설비2. 계약상대 : 영업비밀 보호로 미공개3. 계약금액 : 23,138,623,800원(EUR 15,487,700.00)4. 계약기간 : 2024.06.05 ~ 2026.01.195. 비고 : 계약일 (2024.06.05) 최초 고시 매매기준 환율 (1,494.00/EUR)을 적용	당사는 계약조건에 따라 장비를 공급하고, 이에 대한 대금을 청구 및 수령할 예정입니다.	본 계약의 계약내용(계약금액 및 계약기간 등)은 고객사와의 일정 조율 및 장비 사양 변경 등에 따라 변동될 수 있으며, 변동시 관련 정정 공시를 진행할 예정입니다.

5	2024.07.29	1. 계약명 : 2차전지 조립라인 장비 턴키2. 계약상대 : 영업비밀 보호로 미공개3. 계약금액 : 13,001,070,586원(EUR 8,650,368.00)4. 계약기간 : 2024.07.26 ~ 2025.11.145. 비고 : 계약일 (2024.07.26) 최초 고시 매매기준 환율 (1,502.95/EUR)을 적용	당사는 계약조건에 따라 장비를 공급하고, 이에 대한 대금을 청구 및 수령할 예정입니다.	본 계약의 계약내용(계약금액 및 계약기간 등)은 고객사와의 일정 조율 및 장비 사양 변경 등에 따라 변동될 수 있으며, 변동시 관련 정정 공시를 진행할 예정입니다.

6	2024.07.30	1. 계약명 : 2차전지 화성공정 공정설비2. 계약상대 : 영업비밀 보호로 미공개3. 계약금액 : 26,238,013,018원(USD 18,938,944.00)4. 계약기간 : 2024.07.29 ~ 2026.05.195. 비고 : 계약일 (2024.07.29) 최초 고시 매매기준 환율 (1,385.40/USD)을 적용	당사는 계약조건에 따라 장비를 공급하고, 이에 대한 대금을 청구 및 수령할 예정입니다.	본 계약의 계약내용(계약금액 및 계약기간 등)은 고객사와의 일정 조율 및 장비 사양 변경 등에 따라 변동될 수 있으며, 변동시 관련 정정 공시를 진행할 예정입니다.