티에스아이 사업보고서 (2025.12)
1. 공시내용 진행 및 변경사항

가. 단일판매ㆍ공급계약체결 해지공시

신고일자	제목	신고내용	신고사항의 진행상황

2025-05-08	단일판매ㆍ공급계약해지	2차전지 믹싱시스템	- 2024년 12월 11일 단일판매 공급계약 체결공시에 대한 해지 공시입니다. - 계약 상대방의 투자순연에 의한 발주중단 요청 및 계약해지입니다.- 해당 계약은 작업을 시작하지 않았으므로 당사의 공사손실에 미치는 영향은 없습니다. - 해지금액(원)은 최초 확정 계약 금액 USD 85,467,480.00 에서 이행금액 USD 882,735.77을 차감한 잔존금액은 USD 84,584,744.23 입니다. - 계약상대방은 LG Energy Solution Arizona ESS, Inc 입니다.

나. 단일판매ㆍ공급계약체결 공시한 계약 진행상황 공시 서류작성일 현재 단일판매ㆍ공급계약체결 공시한 진행중인 계약은 다음과 같습니다.

(기준일 : 2025년 12월 31일 ) (단위 : 환종별 원/ USD,EUR,KRW))

신고	계약내역	환종	계약금액 총액	판매공급금액	대금수령금액

일자	계약상대방	계약기간(시작)	계약기간(종료)	주요계약조건	당기	누적	당기	누적

2025-12-24	유보사항(미국)	2023-03-03	2026-06-30	1. 계약시 (30%) 2. 중도금 (50%)3. 중도금 (10%) 4. 잔금 (10%)	KRW	15,655,620,000	340,397,923	15,655,620,000	-	12,285,600,000

2025-12-15	알제이씨홀딩스	2022-06-20	2026-06-30	1. 계약금 20% 2. 중도금 30% 3. 중도금 30% 4. 잔금 20%	EUR	6,870,000	66,787	6,620,080	-	5,496,000

2025-08-12	유보사항	2023-09-13	2026-12-30	1. 계약금 30% 2. 중도금 40% 3. 중도금 20% 4. 잔금 10%	USD	24,232,000	△45,656	22,628,227	1,255,014	16,962,400

2025-11-25	유보사항	2023-07-11	2026-01-31	1. 계약금 30% 2. 중도금 40% 3. 중도금 20% 4. 잔금 10%	USD	23,975,000	194,198	23,569,823	4,795,000	21,577,500

2025-03-31	유보사항	2022-12-19	2026-03-05	1. 계약금 10% 2. 중도금 10% 3. 중도금 20% 4. 중도금 55% 5. 잔금 5%	USD	19,000,000	13,477,854	13,477,854	9,927,500	17,527,500

2025-02-10	유보사항	2025-02-07	2026-03-01	1. 계약금 30% 2. 중도금 40% 3. 중도금 20% 4. 잔금 10%	USD	22,682,452	19,944,680	19,944,680	17,757,561	17,757,561

2024-05-29	유보사항	2024-05-29	2026-06-30	내용없음	USD	25,231,090	646,820	24,792,973	8,694,505	17,611,763

2024-02-05	유보사항	2024-02-03	2026-12-30	내용없음	USD	73,157,400	39,442,612	39,442,612	8,184,516	31,260,138

2023-12-19	ACC	2023-12-11	2026-02-24	내용없음	EUR	39,343,940	32,065,311	32,065,311	14,970,379	28,740,758

2025-12-31	유보사항	2023-11-16	2026-12-31	1. 계약금: 30% 2. 중도금: 30% 3. 중도금: 30% 4. 잔금: 10%	USD	20,738,000	16,343,823	16,343,823	6,866,795	13,155,000

2025-12-24	유보사항	2023-09-26	2026-09-30	1. 계약금: 30% 2. 중도금: 40% 3. 중도금: 20% 4. 잔금: 10%	USD	24,524,400	196,195	24,060,889	3,708,306	16,866,550

2025-10-29	유보사항	2023-09-19	2026-02-28	1. 계약금 30% 2. 중도금 40% 3.중도금 20% 4. 잔금 10%	USD	24,524,400	421,820	24,185,963	-	17,167,080

2025-08-12	유보사항	2023-09-13	2026-08-19	1. 계약금 30% 2. 중도금 40% 3. 중도금 20% 4. 잔금 10%	USD	24,232,000	-	-	9,692,800	16,962,400

2025-09-15	유보사항	2025-09-12	2026-04-30	1. 계약금 30% 2. 중도금 60% 3.잔금 10%	USD	19,800,000	-	2,037,297	6,260,760	6,260,760

2025-11-25	유보사항	2022-12-07	2026-01-31	1. 계약금 30% 2. 중도금 40% 3.중도금 20% 4. 잔금 10%	USD	16,613,355	1,154,628	16,613,355	-	11,629,349

2025-11-25	유보사항	2022-10-31	2026-01-31	1. 계약금 30% 2. 중도금 40% 3.중도금 20% 4. 잔금 10%	USD	23,324,813	576,123	23,324,813	5,990,725	22,318,094

2025-12-11	유보사항	2023-10-27	2026-06-30	1. 계약금 10% 2. 중도금 80% 3. 잔금 10%	KRW	18,021,000,000	2,717,961,130	17,888,038,930	-	16,733,615,000

2025-12-10	유보사항	2025-12-09	2027-12-30	1. 계약금:30% 2. 중도금:40% 3. 중도금:20% 4. 잔금:10%	USD	18,151,400	-	-	-	-

2025-12-09	유보사항	2025-12-08	2027-10-30	1. 계약금:30% 2. 중도금:40% 3. 중도금:20% 4. 잔금:10%	USD	18,877,500	-	-	-	-

2025-10-29	유보사항	2025-10-28	2026-09-15	1. 계약금 30% 2. 중도금 60% 3. 잔금 10%	USD	19,800,000	-	-	5,940,000	5,940,000

※ 2025년 1월 1일~2025년 12월 31일, 누적: 최초계약일~2025년 12월 31일※ 상기 계약금액총액은 계약일 최초고시환율을 적용하여 계산한 금액입니다.※ 상기 판매ㆍ공급금액은 월말환율을 적용하여 계산한 금액입니다.※ 대금수령 금액은 입금 당일 환율을 적용한 금액입니다. 나. 대금 미 수령사유 미수령 금액은 없으며, 계약약상대방과 협의 및 업무일정에 맞춰 진행하고 있습니다.

다. 향후 추진계획

신고	계약내역	향후추진계획	변동가능성

일자	판매 ·공급이행	대금수령

2025-12-24	2차전지 믹싱시스템	시운전 완료 및 공급이행 완료(공급이행완료)	잔금은 고객사의 최종승인(SAT: Site Acceptance Test) 완료 후 보고서 작성일 기준 잔금을 6월경 회수예정	-

2025-12-15	2차전지 믹싱시스템	구체적인 시운전 일정은 미정이나 2026 하반기內 예정	잔금은 고객사의 최종승인(SAT: Site Acceptance Test) 완료 후 예정	*주1),*주2)

2025-08-12	2차전지 믹싱시스템	구체적인 시운전 일정은 미정이나 2027 상반기 內 예정	잔금은 고객사의 최종승인(SAT: Site Acceptance Test) 완료 후 예정	*주1),*주2)

2025-11-25	2차전지 믹싱시스템	구체적인 시운전 일정은 미정이나 2026 상반기 內 예정	잔금은 고객사의 최종승인(SAT: Site Acceptance Test) 완료 후 예정	*주1),*주2)

2025-03-31	2차전지 믹싱시스템	구체적인 시운전 일정은 미정이나 2026 상반기 內 예정	잔금은 고객사의 최종승인(SAT: Site Acceptance Test) 완료 후 예정	*주1),*주2)

2025-02-10	2차전지 믹싱시스템	구체적인 시운전 일정은 미정이나 2026 상반기 內 예정	잔금은 고객사의 최종승인(SAT: Site Acceptance Test) 완료 후 예정	*주1),*주2)

2024-05-29	2차전지 믹싱시스템	구체적인 시운전 일정은 미정이나 2026 하반기 內 예정	잔금은 고객사의 최종승인(SAT: Site Acceptance Test) 완료 후 예정	*주1),*주2)

2024-02-05	2차전지 믹싱시스템	구체적인 시운전 일정은 미정이나 2027 상반기 內 예정	잔금은 고객사의 최종승인(SAT: Site Acceptance Test) 완료 후 예정	*주1),*주2)

2023-12-19	2차전지 믹싱시스템	구체적인 시운전 일정은 미정이나 2026 상반기 內 예정	잔금은 고객사의 최종승인(SAT: Site Acceptance Test) 완료 후 예정	*주1),*주2)

2025-12-31	2차전지 믹싱시스템	구체적인 시운전 일정은 미정이나 2027 상반기 內 예정	잔금은 고객사의 최종승인(SAT: Site Acceptance Test) 완료 후 예정	*주1),*주2)

2025-12-24	2차전지 믹싱시스템	구체적인 시운전 일정은 미정이나 2026 하반기 內 예정	잔금은 고객사의 최종승인(SAT: Site Acceptance Test) 완료 후 예정	*주1),*주2)

2025-10-29	2차전지 믹싱시스템	구체적인 시운전 일정은 미정이나 2026 상반기 內 예정	잔금은 고객사의 최종승인(SAT: Site Acceptance Test) 완료 후 예정	*주1),*주2)

2025-08-12	2차전지 믹싱시스템	구체적인 시운전 일정은 미정이나 2026 하반기 內 예정	잔금은 고객사의 최종승인(SAT: Site Acceptance Test) 완료 후 예정	*주1),*주2)

2025-09-15	2차전지 믹싱시스템	구체적인 시운전 일정은 미정이나 2026 상반기 內 예정	잔금은 고객사의 최종승인(SAT: Site Acceptance Test) 완료 후 예정	*주1),*주2)

2025-11-25	2차전지 믹싱시스템	구체적인 시운전 일정은 미정이나 2026 상반기 內 예정	잔금은 고객사의 최종승인(SAT: Site Acceptance Test) 완료 후 예정	*주1),*주2)

2025-11-25	2차전지 믹싱시스템	구체적인 시운전 일정은 미정이나 2026 內 예정	잔금은 고객사의 최종승인(SAT: Site Acceptance Test) 완료 후 예정	*주1),*주2)

2025-12-11	2차전지 믹싱시스템	구체적인 시운전 일정은 미정이나 2026 상반기 內 예정	잔금은 고객사의 최종승인(SAT: Site Acceptance Test) 완료 후 예정	*주1),*주2)

2025-12-10	2차전지 믹싱시스템	2025 신규계약으로, 구체적인 시운전 일정은 미정이나 2027 하반기 內 예정	잔금은 고객사의 최종승인(SAT: Site Acceptance Test) 완료 후 예정	*주1),*주2)

2025-12-09	2차전지 믹싱시스템	2025 신규계약으로, 구체적인 시운전 일정은 미정이나 2027 하반기 內 예정	잔금은 고객사의 최종승인(SAT: Site Acceptance Test) 완료 후 예정	*주1),*주2)

2025-10-29	2차전지 믹싱시스템	2025 신규계약으로, 구체적인 시운전 일정은 미정이나 2026 內 예정	계약금 30% 수령하였고, 잔금은 고객사의 최종승인(SAT: Site Acceptance Test) 완료 후 예정	*주1),*주2)

*당사는 향후 판매·공급이행, 대금수령등 관련하여 계약상대방과 협의 및 업무일정에 맞춰 진행할 예정입니다. 다만 고객사 공사 현장일정 등 향후 변동 가능성 있는 사유는 다음과 같습니다.*주1) 향후 변동 가능성

- 고객사의 자재 수급 등 공사 일정 변경 가능성

- 고객사의 건축 및 공장인허가 사유로 인한 일정 변경 가능성

- 당사 공급 물품에 대한 계약 상대방(고객사)의 최종 승인(SAT: Site Acceptance Test) 과정에서의 일정 변경 가능성

- 고객사 요청에 의한(계약의 변동 ·해지)가능성- 기타 당사에게 귀책사유가 없는 경우로, 천재지변, 경제사정의 급격한 변동 그 밖에 준하는 사태가 발생한 경우*주2) 향후 수행의무 이행에 따라 판매 ·공급이행과 금액을 인식하고 이행 및 진척에 따라 대금수령에 노력을 기울일 것이며, 변동시 『단일판매ㆍ공급계약체결』 변경공시를 통해 관련내용을 반영할 예정입니다.