선익시스템 분기보고서 (2025.09)
1. 공시내용 진행 및 변경사항

가. 공시사항의 진행ㆍ변경상황

신고일자	제 목	신 고 내 용	신고사항의 진행상황

2024.02.28	단일판매공급계약체결	1. 내용 : Micro OLED 디스플레이 양산용 증착장비 2. 계약금액: 33,285,000,000원 3. 상대처: Jiangsu Ximeida Technology Trading Co.,LTD 4. 계약기간: 24.02.27~ -(계약기간 변경)	- 2025.01.24 계약기간 변경 공시- 2025.02.19 계약기간 변경 공시- 2025.05.21 계약기간 변경 공시- 2025.07.11 계약기간 변경 공시
- 2025.09.23 계약기간 변경 공시- 보고서 제출일 현재 제작이 완료되어 납품 대기 중

2024.04.16	단일판매공급계약체결	1. 내용 : OLED 디스플레이 연구용 증착장비 2. 계약금액: 6,531,064,000원(유보 해제) 3. 상대처: 삼성 SDI 상해판매법인 4. 계약기간: 24.04.16~25.05.28	- 2024.12.04 계약상대방 변경 공시- 2024.12.11 납품완료- 2025.05.28 유보 해제 공시- 계약 이행 완료

2024.06.24	단일판매공급계약체결	1. 내용 : OLED 디스플레이 양산용 증착장비 2. 계약금액: -(유보공시) 3. 상대처: Chengdu BOE Display Technology Co.,Ltd. 4. 계약기간: 24.06.21~26.01.31	- 보고서 제출일 현재 제작중이며 순차적으로 납품 진행 중

2024.09.11	단일판매공급계약체결	1. 내용 : OLED 디스플레이 연구용 증착장비 2. 계약금액: 5,550,000,000원 3. 상대처: DuPont Specialty Solutions Korea Ltd. 4. 계약기간: 24.09.10~25.06.30	- 2025.05.14 납품완료

2024.10.28	단일판매공급계약체결	1. 내용 : Micro OLED 디스플레이 양산용 증착장비 2. 계약금액: 15,228,400,000원(유보 해제) 3. 상대처: Jiangsu Hantang International Trade Group Corp., Ltd 4. 계약기간: 24.10.28~25.06.20(계약기간 변경)	- 2025.04.21 계약기간 변경/계약금 미수령 사항 공시- 2025.04.23 계약금 수령후 미수령 사항 삭제- 2025.05.20 계약기간 변경/유보 해제 공시- 2025.06.01 납품완료

2024.10.30	단일판매공급계약체결	1. 내용 : OLED 디스플레이 연구용 증착장비 2. 계약금액: 12,823,000,000원 3. 상대처: 삼성디스플레이 주식회사 4. 계약기간: 24.10.30~25.09.30(계약기간 변경)	- 2025.05.13 계약기간 변경 정정 공시- 2025.07.30 납품완료

2024.12.24	단일판매공급계약체결	1. 내용 : OLED 디스플레이 연구용 증착장비 2. 계약금액: 9,750,000,000원 3. 상대처: Merck Performance Materials Ltd. 4. 계약기간: 24.12.24~26.05.15	- 보고서 제출일 현재 제작중

2025.01.20	단일판매공급계약체결	1. 내용 : OLED 디스플레이 연구용 증착장비 2. 계약금액: 8,000,850,000원 3. 상대처: Shaanxi Lighte Optoelectronics Material Co.,Ltd 4. 계약기간: 25.01.17~25.08.31	- 2025.09.07 납품완료

2025.03.19	단일판매공급계약체결	1. 내용 : OLED 디스플레이 연구용 증착장비 2. 계약금액: 7,964,000,000원 3. 상대처: Shaanxi Lighte Optoelectronics Material Co.,Ltd 4. 계약기간: 25.03.18~25.10.31	- 2025.11.08 납품완료

2025.04.03	단일판매공급계약체결	1. 내용 : OLED 디스플레이 연구용 증착장비 2. 계약금액: 7,180,000,000원 3. 상대처: 에스에프씨 주식회사 4. 계약기간: 25.04.03~25.11.27	- 보고서 제출일 현재 제작중

2025.04.14	단일판매공급계약체결	1. 내용 : OLED 디스플레이 연구용 증착장비 2. 계약금액: 5,962,000,000원 3. 상대처: 듀폰스페셜티머터리얼스코리아 유한회사 4. 계약기간: 25.04.11~26.01.30	- 보고서 제출일 현재 제작중

2025.05.26	단일판매공급계약체결	1. 내용 : Micro OLED 디스플레이 양산용 증착장비 2. 계약금액: 34,422,500,000원 3. 상대처: Beijing BOE CHUANGYUAN Technology Co., Ltd 4. 계약기간: 25.05.26~26.01.25	- 2025.08.26 계약 일부 이행에 따른 문구 정정 공시- 2025. 10. 18 납품완료

나. 단일판매ㆍ공급계약체결 공시 관련 진행상황

(기준일 : 2025년 09월 30일 ) (단위 : 천원)

신고일자	계약내역	계약금액총액	판매ㆍ공급금액	대금수령금액

당기	누적	당기	누적

2024.02.28	1. 계약명 : Micro OLED 디스플레이 양산용 증착장비2. 계약상대방: Jiangsu Ximeida Technology Trading Co.,LTD3. 계약기간: 24.02.27 ~ -(계약기간 변경)4. 주요 계약 조건 : -	33,285,000	-	-	-	10,012,500

2024.04.16	1. 계약명 : OLED 디스플레이 연구용 증착장비2. 계약상대방: 삼성 SDI 상해판매법인 3. 계약기간: 24.04.16~25.05.284. 주요 계약 조건 : -	6,531,064	450,996	6,831,718	6,888,840	6,888,840

2024.06.24	1. 계약명 : OLED 디스플레이 양산용 증착장비2. 계약상대방: Chengdu BOE Display Technology Co.,Ltd.3. 계약기간: 24.06.21~26.01.314. 주요 계약 조건 : -	계약금액 공시 유보	-(주1)	-(주1)	-(주1)	-(주1)

2024.09.11	1. 계약명 : OLED 디스플레이 연구용 증착장비2. 계약상대방: DuPont Specialty Solutions Korea Ltd.3. 계약기간: 24.09.10~25.06.304. 주요 계약 조건 : -	5,550,000	5,182,985	5,182,985	3,885,000	4,995,000

2024.10.28	1. 계약명 : Micro OLED 디스플레이 양산용 증착장비2. 계약상대방: Jiangsu Hantang International Trade Group Corp., Ltd3. 계약기간: 24.10.28~25.06.20(계약기간 변경)4. 주요 계약 조건 : -	15,228,400	14,554,818	14,554,818	13,968,240	13,968,240

2024.10.30	1. 계약명 : OLED 디스플레이 연구용 증착장비2. 계약상대방: 삼성디스플레이 주식회사3. 계약기간: 24.10.30~25.09.30(계약기간 변경)4. 주요 계약 조건 : -	12,823,000	11,571,256	11,725,069	7,693,800	11,540,700

2024.12.24	1. 계약명 : OLED 디스플레이 연구용 증착장비2. 계약상대방: Merck Performance Materials Ltd.3. 계약기간: 24.12.24~26.05.154. 주요 계약 조건 : -	9,750,000	-	-	2,437,500	2,437,500

2025.01.20	1. 계약명 : OLED 디스플레이 연구용 증착장비2. 계약상대방: Shaanxi Lighte Optoelectronics Material Co.,Ltd3. 계약기간: 25.01.17~25.08.314. 주요 계약 조건 : -	8,000,850	7,156,529	7,156,529	7,071,460	7,071,460

2025.03.19	1. 계약명 : OLED 디스플레이 연구용 증착장비2. 계약상대방: Shaanxi Lighte Optoelectronics Material Co.,Ltd3. 계약기간: 25.03.18~25.10.314. 주요 계약 조건 : -	7,964,000	-	-	4,395,325	4,395,325

2025.04.03	1. 계약명 : OLED 디스플레이 연구용 증착장비2. 계약상대방: 에스에프씨 주식회사3. 계약기간: 25.04.03~25.11.274. 주요 계약 조건 : -	7,180,000	-	-	2,872,000	2,872,000

2025.04.14	1. 계약명 : OLED 디스플레이 연구용 증착장비2. 계약상대방: 듀폰스페셜티머터리얼스코리아 유한회사3. 계약기간: 25.04.11~26.01.304. 주요 계약 조건 : -	5,962,000	-	-	596,200	596,200

2025.05.26	1. 계약명 : Micro OLED 디스플레이 양산용 증착장비2. 계약상대방: Beijing BOE CHUANGYUAN Technology Co., Ltd3. 계약기간: 25.05.26~26.01.254. 주요 계약 조건 : -	34,422,500	-	-	10,467,000	10,467,000

다. 대금미수령사유 및 향후 추진계획 (주1) 해당 계약건은 계약상대방의 영업비밀 보호요청에 따라 계약금총액이 생략되었습으며 계약서상 일정에 따라 매출 인식 및 대금 수령 진행중입니다. 유보 기간 종료 이후 공개할 예정입니다.

라. 향후 추진계획(단위 : 천원)

신고일자	계약내역	계약금액총액	향후 추진 계획	변동 가능성

판매ㆍ공급 이행	대금수령

2024.02.28	1. 계약명 : Micro OLED 디스플레이 양산용 증착장비2. 계약상대방: Jiangsu Ximeida Technology Trading Co.,LTD3. 계약기간: 24.02.27 ~ -(계약기간 변경)4. 주요 계약 조건 : -	33,285,000	수정 공급 계약 기준 납품 예정	2024.03.08 계약금(30%) 수령납품 1개월 전 중도금(65%) 수령 예정최종 검수 후 잔금(5%) 수령 예정	계약 상대방의 공장 설립 일정에 따라납품 일정 변경 가능

2024.04.16	1. 계약명 : OLED 디스플레이 연구용 증착장비2. 계약상대방: 삼성 SDI 상해판매법인(계약상대방 변경)3. 계약기간: 24.04.16~25.05.284. 주요 계약 조건 : -	6,531,064	2024.12.26 납품 완료2025.06.25 설치/검수 완료	2025.03.28 중도금 수령(90%)2025.08.05 잔금 수령(10%)	계약 이행 완료

2024.06.24	1. 계약명 : OLED 디스플레이 양산용 증착장비2. 계약상대방: Chengdu BOE Display Technology Co.,Ltd.3. 계약기간: 24.06.21~26.01.314. 주요 계약 조건 : -	계약금액 공시 유보	공급 계약 기준 납품 진행 중	공급 계약 기준 대금 수령 진행 중	계약 상대방의 가동 목표 일정 변경에따라 납품 일정 변경 가능

2024.09.11	1. 계약명 : OLED 디스플레이 연구용 증착장비2. 계약상대방: DuPont Specialty Solutions Korea Ltd.3. 계약기간: 24.09.10~25.06.304. 주요 계약 조건 : -	5,550,000	2025.05.14 납품 완료장비 설치 중	2024.11.13 계약금(20%) 수령2025.01.08 1차 중도금(20%) 수령2025.07.09 2차 중도금(50%) 수령 최종 검수 후 잔금(10%) 수령 예정	납품완료 변동 가능성 無

2024.10.28	1. 계약명 : Micro OLED 디스플레이 양산용 증착장비2. 계약상대방: Jiangsu Hantang International Trade Group Corp., Ltd3. 계약기간: 24.10.28~25.06.20(계약기간 변경)4. 주요 계약 조건 : -	15,228,400	2025.06.01 납품 완료장비 설치 중	2024.04.22 계약금(30%) 수령2025.06.19 중도금(60%) 수령최종 검수 후 잔금(10%) 수령 예정	납품완료 변동 가능성 無

2024.10.30	1. 계약명 : OLED 디스플레이 연구용 증착장비2. 계약상대방: 삼성디스플레이 주식회사3. 계약기간: 24.10.30~25.09.30(계약기간 변경)4. 주요 계약 조건 : -	12,823,000	2025.07.30 납품 완료장비 설치 중	2024.11.29 계약금(30%) 수령2025.08.12 중도금(60%) 수령2025.10.22 잔금(10%) 수령	계약 이행 완료

2024.12.24	1. 계약명 : OLED 디스플레이 연구용 증착장비2. 계약상대방: Merck Performance Materials Ltd.3. 계약기간: 24.12.24~26.05.154. 주요 계약 조건 : -	9,750,000	공급 계약 기준 납품 예정	2025.02.25 계약금(25%) 수령납품후 중도금(65%) 수령 예정최종 검수 후 잔금(10%) 수령 예정	계약 상대방의 가동 목표 일정 변경에따라 납품 일정 변경 가능

2025.01.20	1. 계약명 : OLED 디스플레이 연구용 증착장비2. 계약상대방: Shaanxi Lighte Optoelectronics Material Co.,Ltd3. 계약기간: 25.01.17~25.08.314. 주요 계약 조건 : -	8,000,850	2025.09.07 납품 완료장비 설치 중	2025.01.31 계약금(55%) 수령2025.08.29 중도금(35%) 수령최종 검수 후 잔금(10%) 수령 예정	납품완료 변동 가능성 無

2025.03.19	1. 계약명 : OLED 디스플레이 연구용 증착장비2. 계약상대방: Shaanxi Lighte Optoelectronics Material Co.,Ltd3. 계약기간: 25.03.18~25.10.314. 주요 계약 조건 : -	7,964,000	2025.11.08 납품 완료장비 설치 중	2025.01.31 계약금(55%) 수령2025.10.30 중도금(35%) 수령최종 검수 후 잔금(10%) 수령 예정	납품완료 변동 가능성 無

2025.04.03	1. 계약명 : OLED 디스플레이 연구용 증착장비2. 계약상대방: 에스에프씨 주식회사3. 계약기간: 25.04.03~25.11.274. 주요 계약 조건 : -	7,180,000	공급 계약 기준 납품 예정	2025.04.02 계약금(10%) 수령2025.05.14 1차 중도금(30%) 수령납품 후 2차 중도금(50%) 수령 예정최종 검수 후 잔금(10%) 수령 예정	계약 상대방의 가동 목표 일정 변경에따라 납품 일정 변경 가능

2025.04.14	1. 계약명 : OLED 디스플레이 연구용 증착장비2. 계약상대방: 듀폰스페셜티머터리얼스코리아 유한회사3. 계약기간: 25.04.11~26.01.304. 주요 계약 조건 : -	5,962,000	공급 계약 기준 납품 예정	2025.06.10 계약금(10%) 수령납품 후 중도금(50%) 수령 예정설치완료 후(30%) 수령 예정최종 검수 후 잔금(10%) 수령 예정	계약 상대방의 가동 목표 일정 변경에따라 납품 일정 변경 가능

2025.05.26	1. 계약명 : Micro OLED 디스플레이 양산용 증착장비2. 계약상대방: Beijing BOE CHUANGYUAN Technology Co., Ltd3. 계약기간: 25.05.26~26.01.254. 주요 계약 조건 : -	34,422,500	2025.10.18 납품 완료장비 설치 중	2025.08.25 계약금(30%) 수령납품 후 중도금(60%) 수령 예정최종 검수 후 잔금(10%) 수령 예정	납품완료 변동 가능성 無