선익시스템 사업보고서 (2025.12)
1. 공시내용 진행 및 변경사항

가. 공시사항의 진행ㆍ변경상황

최초신고일자	제 목	신 고 내 용	신고사항의 진행상황

2023.06.19	단일판매공급계약체결	1. 내용 : Micro OLED 디스플레이 양산용 증착장비2. 계약금액: 28,399,018,500원(금액 정정, 주1)3. 상대방: SeeYA Display Co.,Ltd.4. 계약기간: 23.06.16~24.06.16	- 2024.06.09 납품완료
- 2025.12.30 계약금액 변경 공시

2023.10.30	단일판매공급계약체결	1. 내용 : 디스플레이용 연구장비2. 계약금액: 5,744,604,300원(금액 정정, 주1)3. 상대방: CHINA STAR OPTOELECTRONICS TECHNOLOGY CO., LTD 4. 계약기간: 23.10.27~24.05.26	- 2024.05.26 납품완료
- 2025.12.30 계약금액 변경 공시

2024.02.28	단일판매공급계약체결	1. 내용 : Micro OLED 디스플레이 양산용 증착장비2. 계약금액: 33,285,000,000원3. 상대방: Jiangsu Ximeida Technology Trading Co.,LTD4. 계약기간: 24.02.27~ -(계약기간 변경)	- 2025.01.24 계약기간 변경 공시- 2025.02.19 계약기간 변경 공시- 2025.05.21 계약기간 변경 공시- 2025.07.11 계약기간 변경 공시
- 2025.09.23 계약기간 변경 공시- 보고서 제출일 현재 제작이 완료되어 납품 대기 중

2024.04.16	단일판매공급계약체결	1. 내용 : OLED 디스플레이 연구용 증착장비2. 계약금액: 6,531,064,000원(유보 해제)3. 상대방: 삼성 SDI 상해판매법인4. 계약기간: 24.04.16~25.05.28	- 2024.12.04 계약상대방 변경 공시- 2024.12.26 납품완료- 2025.05.28 유보 해제 공시- 계약 이행 완료

2024.06.24	단일판매공급계약체결	1. 내용 : OLED 디스플레이 양산용 증착장비2. 계약금액: 379,778,374,800원(유보 해제, 주1)3. 상대방: Chengdu BOE Display Technology Co.,Ltd.4. 계약기간: 24.06.21~26.01.31	- 2025.12.24 납품완료- 2026.01.30 유보 해제 공시

2024.09.11	단일판매공급계약체결	1. 내용 : OLED 디스플레이 연구용 증착장비2. 계약금액: 5,550,000,000원3. 상대방: DuPont Specialty Solutions Korea Ltd.4. 계약기간: 24.09.10~25.06.30	- 2025.05.14 납품완료

2024.10.28	단일판매공급계약체결	1. 내용 : Micro OLED 디스플레이 양산용 증착장비2. 계약금액: 13,705,560,000원(금액 정정, 주1)3. 상대방: Jiangsu Hantang International Trade Group Corp., Ltd4. 계약기간: 24.10.28~25.06.20(계약기간 변경)	- 2025.04.21 계약기간 변경/계약금 미수령 사항 공시- 2025.04.23 계약금 수령후 미수령 사항 삭제- 2025.05.20 계약기간 변경/유보 해제 공시- 2025.06.01 납품완료- 2025.12.30 계약금액 변경 공시

2024.10.30	단일판매공급계약체결	1. 내용 : OLED 디스플레이 연구용 증착장비2. 계약금액: 12,823,000,000원3. 상대방: 삼성디스플레이 주식회사4. 계약기간: 24.10.30~25.09.30(계약기간 변경)	- 2025.05.13 계약기간 변경 정정 공시- 2025.07.30 납품완료- 계약 이행 완료

2024.12.24	단일판매공급계약체결	1. 내용 : OLED 디스플레이 연구용 증착장비2. 계약금액: 9,750,000,000원3. 상대방: Merck Performance Materials Ltd.4. 계약기간: 24.12.24~26.10.15(계약기간 변경)	- 보고서 제출일 현재 제작중- 2026.02.02 계약기간 변경

2025.01.20	단일판매공급계약체결	1. 내용 : OLED 디스플레이 연구용 증착장비2. 계약금액: 7,200,765,000원(금액 정정, 주1)3. 상대방: Shaanxi Lighte Optoelectronics Material Co.,Ltd4. 계약기간: 25.01.17~25.08.31	- 2025.09.07 납품완료- 2025.12.30 계약금액 변경 공시

2025.03.19	단일판매공급계약체결	1. 내용 : OLED 디스플레이 연구용 증착장비2. 계약금액: 7,167,600,000원(금액 정정, 주1)3. 상대방: Shaanxi Lighte Optoelectronics Material Co.,Ltd4. 계약기간: 25.03.18~25.10.31	- 2025.11.08 납품완료- 2025.12.30 계약금액 변경 공시

2025.04.03	단일판매공급계약체결	1. 내용 : OLED 디스플레이 연구용 증착장비2. 계약금액: 6,462,000,000원(금액 정정, 주1)3. 상대방: 에스에프씨 주식회사4. 계약기간: 25.04.03~25.12.09(계약기간 변경)	- 2025.11.27 계약기간 변경 정정 공시
- 2025.12.09 납품완료- 2025.12.30 계약금액 변경 공시

2025.04.14	단일판매공급계약체결	1. 내용 : OLED 디스플레이 연구용 증착장비2. 계약금액: 4,769,600,000원(금액 정정, 주1)3. 상대방: 듀폰스페셜티머터리얼스코리아 유한회사4. 계약기간: 25.04.11~26.01.30	- 2025.11.20 납품- 2026.01.30 계약금액 변경 공시

2025.05.26	단일판매공급계약체결	1. 내용 : Micro OLED 디스플레이 양산용 증착장비2. 계약금액: 30,980,250,000원(금액 정정, 주1)3. 상대방: Beijing BOE CHUANGYUAN Technology Co., Ltd4. 계약기간: 25.05.26~26.01.25	- 2025.08.26 계약 일부 이행에 따른 문구 정정 공시- 2025.10.18 납품완료- 2026.01.23 계약금액 변경 공시

2025.09.24	신규 시설투자 등	1. 내용 : 공장신설2. 투자금액: 19,000,000,000원3. 투자목적: 생산 Capacity 증설을 위한 공장 신설4. 투자기간: 25.10.25~26.06.24	- 보고서 제출일 현재 건축 진행중

2025.10.01.	단일판매공급계약체결	1. 내용 : 에너지산업용 증착장비2. 계약금액: 11,638,260,000원3. 상대방: -(유보공시)4. 계약기간: 25.09.30~27.07.31	- 2025.12.08 계약 일부 이행에 따른 문구 정정 공시- 보고서 제출일 현재 제작중

2026.01.08	단일판매공급계약체결	1. 내용 : Micro OLED 디스플레이 양산용 증착장비2. 계약금액: 41,044,822,000원3. 상대방: Jinan Goerpixel Technology Co., Ltd4. 계약기간: 26.01.08~26.09.30	- 보고서 제출일 현재 제작중

2026.02.05	단일판매공급계약체결	1. 내용 : Micro OLED 디스플레이 양산용 증착장비2. 계약금액: 20,575,800,000원3. 상대방: Anhui Hongxi Weixian Technology Co., LTD.4. 계약기간: 26.01.08~26.09.15	- 보고서 제출일 현재 제작중

2026.02.25	단일판매공급계약체결	1. 내용 : OLED 디스플레이 양산용 증착장비2. 계약금액: -(유보공시)3. 상대방: Chengdu BOE Display Technology Co.,Ltd.4. 계약기간: 26.02.24~27.12.21	- 보고서 제출일 현재 제작중

(주1) 각 계약별로 공시 기준 강화에 따라 최초 계약금액 에서 공시일 현재 미수령 잔금을 제외하여 산정한 금액이며, 각 계약일자별 서울외국환거래소 매매기준율을 적용하였습니다. 계약서상 총 계약금액 및 공급 범위(검수 후 수령 예정 잔금 포함)에 변경은 없습니다. 당사는 잔여 절차를 진행 중이며, 잔금 수령이 완료되는 시점에 관련 사항을 재공시하겠습니다.

나. 단일판매ㆍ공급계약체결 공시 관련 진행상황

(기준일 : 2025년 12월 31일 ) (단위 : 천원)

최초신고일자	계약내역	계약금액총액	판매ㆍ공급금액	대금수령금액

당기	누적	당기	누적

2023.06.19	1. 계약명 : Micro OLED 디스플레이 양산용 증착장비2. 계약상대방: SeeYA Display Co.,Ltd.3. 계약기간: 23.06.16~24.06.16
4. 주요 계약 조건 : -	28,399,019(주1)	841,007	33,577,162	-	29,934,960

2023.10.30	1. 내용 : 디스플레이용 연구장비2. 계약상대방: CHINA STAR OPTOELECTRONICS TECHNOLOGY CO., LTD 3. 계약기간: 23.10.27~24.05.26 4. 주요 계약 조건 : -	5,744,604(주1)	-	7,004,757	-	5,778,892

2024.02.28	1. 계약명 : Micro OLED 디스플레이 양산용 증착장비2. 계약상대방: Jiangsu Ximeida Technology Trading Co.,LTD3. 계약기간: 24.02.27 ~ -(계약기간 변경)4. 주요 계약 조건 : -	33,285,000	-	-	-	10,012,500

2024.04.16	1. 계약명 : OLED 디스플레이 연구용 증착장비2. 계약상대방: 삼성 SDI 상해판매법인 3. 계약기간: 24.04.16~25.05.284. 주요 계약 조건 : -	6,531,064	450,996	6,831,718	6,888,840	6,888,840

2024.06.24	1. 계약명 : OLED 디스플레이 양산용 증착장비2. 계약상대방: Chengdu BOE Display Technology Co.,Ltd.3. 계약기간: 24.06.21~26.01.314. 주요 계약 조건 : -	379,778,375(주1)	386,763,630	410,893,471	250,829,020	342,490,623

2024.09.11	1. 계약명 : OLED 디스플레이 연구용 증착장비2. 계약상대방: DuPont Specialty Solutions Korea Ltd.3. 계약기간: 24.09.10~25.06.304. 주요 계약 조건 : -	5,550,000	5,550,000	5,550,000	4,440,000	5,550,000

2024.10.28	1. 계약명 : Micro OLED 디스플레이 양산용 증착장비2. 계약상대방: Jiangsu Hantang International Trade Group Corp., Ltd3. 계약기간: 24.10.28~25.06.20(계약기간 변경)4. 주요 계약 조건 : -	13,705,560	14,884,268	14,884,268	13,968,240	13,968,240

2024.10.30	1. 계약명 : OLED 디스플레이 연구용 증착장비2. 계약상대방: 삼성디스플레이 주식회사3. 계약기간: 24.10.30~25.09.30(계약기간 변경)4. 주요 계약 조건 : -	12,823,000(주1)	12,028,489	12,182,302	8,976,100	12,823,000

2024.12.24	1. 계약명 : OLED 디스플레이 연구용 증착장비2. 계약상대방: Merck Performance Materials Ltd.3. 계약기간: 24.12.24~26.10.15(계약기간 변경)4. 주요 계약 조건 : -	9,750,000	-	-	2,437,500	2,437,500

2025.01.20	1. 계약명 : OLED 디스플레이 연구용 증착장비2. 계약상대방: Shaanxi Lighte Optoelectronics Material Co.,Ltd3. 계약기간: 25.01.17~25.08.314. 주요 계약 조건 : -	7,200,765(주1)	7,521,179	7,521,179	7,071,460	7,071,460

2025.03.19	1. 계약명 : OLED 디스플레이 연구용 증착장비2. 계약상대방: Shaanxi Lighte Optoelectronics Material Co.,Ltd3. 계약기간: 25.03.18~25.10.314. 주요 계약 조건 : -	7,167,600(주1)	7,276,534	7,276,534	7,153,850	7,153,850

2025.04.03	1. 계약명 : OLED 디스플레이 연구용 증착장비2. 계약상대방: 에스에프씨 주식회사3. 계약기간: 25.04.03~25.12.09(계약기간 변경)4. 주요 계약 조건 : -	6,462,000(주1)	6,677,400	6,677,400	6,462,000	6,462,000

2025.04.14	1. 계약명 : OLED 디스플레이 연구용 증착장비2. 계약상대방: 듀폰스페셜티머터리얼스코리아 유한회사3. 계약기간: 25.04.11~26.01.304. 주요 계약 조건 : -	4,769,600(주1)	5,542,915	5,542,915	596,200	596,200

2025.05.26	1. 계약명 : Micro OLED 디스플레이 양산용 증착장비2. 계약상대방: Beijing BOE CHUANGYUAN Technology Co., Ltd3. 계약기간: 25.05.26~26.01.254. 주요 계약 조건 : -	30,980,250 (주1)	32,584,972	32,584,972	32,341,500	32,341,500

2025.10.01	1. 내용 : 에너지산업용 증착장비2. 계약상대방: -(유보공시)3. 계약기간: 25.09.30~27.07.314. 주요 계약 조건 : -	11,638,260	-	-	3,631,167	3,631,167

(주1) 각 계약별로 공시 기준 강화에 따라 최초 계약금액 에서 공시일 현재 미수령 잔금을 제외하여 산정한 금액이며, 각 계약일자별 서울외국환거래소 매매기준율을 적용하였습니다. 계약서상 총 계약금액 및 공급 범위(검수 후 수령 예정 잔금 포함)에 변경은 없습니다. 당사는 잔여 절차를 진행 중이며, 잔금 수령이 완료되는 시점에 관련 사항을 재공시하겠습니다. 다. 대금미수령사유 - 해당 사항 없음

라. 향후 추진계획(단위 : 천원)

신고일자	계약내역	계약금액총액	향후 추진 계획	변동 가능성

판매ㆍ공급 이행	대금수령

2023.06.19	1. 계약명 : Micro OLED 디스플레이 양산용 증착장비2. 계약상대방: SeeYA Display Co.,Ltd.3. 계약기간: 23.06.16~24.06.16
4. 주요 계약 조건 : -	28,399,019(주1)	2024.06.09 납품완료
최종 검수 진행 중	2023.09.21 계약금(29.4%) 수령2024.07.08 중도금(58.8%) 수령최종 검수 후 잔금(11.8%) 수령 예정	납품완료 변동 가능성 無

2023.10.30	1. 내용 : 디스플레이용 연구장비2. 계약상대방: CHINA STAR OPTOELECTRONICS TECHNOLOGY CO., LTD 3. 계약기간: 23.10.27~24.05.26 4. 주요 계약 조건 : -	5,744,604(주1)	2024.05.26 납품완료
최종 검수 진행 중	2024.05.29 중도금(81.4%) 수령최종 검수 후 잔금(18.6%) 수령 예정	납품완료 변동 가능성 無

2024.02.28	1. 계약명 : Micro OLED 디스플레이 양산용 증착장비2. 계약상대방: Jiangsu Ximeida Technology Trading Co.,LTD3. 계약기간: 24.02.27 ~ -(계약기간 변경)4. 주요 계약 조건 : -	33,285,000	수정 공급 계약 기준 납품 예정	2024.03.08 계약금(30%) 수령납품 1개월 전 중도금(65%) 수령 예정최종 검수 후 잔금(5%) 수령 예정	계약 상대방의 공장 설립 일정에 따라납품 일정 변경 가능

2024.04.16	1. 계약명 : OLED 디스플레이 연구용 증착장비2. 계약상대방: 삼성 SDI 상해판매법인(계약상대방 변경)3. 계약기간: 24.04.16~25.05.284. 주요 계약 조건 : -	6,531,064	2024.12.26 납품 완료2025.06.25 설치/검수 완료	2025.03.28 중도금 수령(90%)2025.08.05 잔금 수령(10%)	계약 이행 완료

2024.06.24	1. 계약명 : OLED 디스플레이 양산용 증착장비2. 계약상대방: Chengdu BOE Display Technology Co.,Ltd.3. 계약기간: 24.06.21~26.01.314. 주요 계약 조건 : -	379,778,375(주1)	2025.12.24 납품 완료
장비 설치 중	2024~2025년 계약금(30%),중도금(50%) 수령2026년 1월 중 중도금(10%) 수령최종 검수 후 잔금(10%) 수령 예정	납품완료 변동 가능성 無

2024.09.11	1. 계약명 : OLED 디스플레이 연구용 증착장비2. 계약상대방: DuPont Specialty Solutions Korea Ltd.3. 계약기간: 24.09.10~25.06.304. 주요 계약 조건 : -	5,550,000	2025.05.14 납품 완료장비 설치 중	2024.11.13 계약금(20%) 수령2025.01.08 1차 중도금(20%) 수령2025.07.09 2차 중도금(50%) 수령 2025.12.26 잔금(10%) 수령	계약 이행 완료

2024.10.28	1. 계약명 : Micro OLED 디스플레이 양산용 증착장비2. 계약상대방: Jiangsu Hantang International Trade Group Corp., Ltd3. 계약기간: 24.10.28~25.06.20(계약기간 변경)4. 주요 계약 조건 : -	13,705,560	2025.06.01 납품 완료장비 설치 중	2024.04.22 계약금(30%) 수령2025.06.19 중도금(60%) 수령최종 검수 후 잔금(10%) 수령 예정	납품완료 변동 가능성 無

2024.10.30	1. 계약명 : OLED 디스플레이 연구용 증착장비2. 계약상대방: 삼성디스플레이 주식회사3. 계약기간: 24.10.30~25.09.30(계약기간 변경)4. 주요 계약 조건 : -	12,823,000(주1)	2025.07.30 납품 완료장비 설치 중	2024.11.29 계약금(30%) 수령2025.08.12 중도금(60%) 수령2025.10.22 잔금(10%) 수령	계약 이행 완료

2024.12.24	1. 계약명 : OLED 디스플레이 연구용 증착장비2. 계약상대방: Merck Performance Materials Ltd.3. 계약기간: 24.12.24~26.10.15(계약기간 변경)4. 주요 계약 조건 : -	9,750,000	공급 계약 기준 납품 예정	2025.02.25 계약금(25%) 수령
장비조립 후 중도금(40%) 수령 예정납품후 중도금(25%) 수령 예정최종 검수 후 잔금(10%) 수령 예정	계약 상대방의 가동 목표 일정 변경에따라 납품 일정 변경 가능

2025.01.20	1. 계약명 : OLED 디스플레이 연구용 증착장비2. 계약상대방: Shaanxi Lighte Optoelectronics Material Co.,Ltd3. 계약기간: 25.01.17~25.08.314. 주요 계약 조건 : -	7,200,765(주1)	2025.09.07 납품 완료장비 설치 중	2025.01.31 계약금(55%) 수령2025.08.29 중도금(35%) 수령최종 검수 후 잔금(10%) 수령 예정	납품완료 변동 가능성 無

2025.03.19	1. 계약명 : OLED 디스플레이 연구용 증착장비2. 계약상대방: Shaanxi Lighte Optoelectronics Material Co.,Ltd3. 계약기간: 25.03.18~25.10.314. 주요 계약 조건 : -	7,167,600(주1)	2025.11.08 납품 완료장비 설치 중	2025.01.31 계약금(55%) 수령2025.10.30 중도금(35%) 수령최종 검수 후 잔금(10%) 수령 예정	납품완료 변동 가능성 無

2025.04.03	1. 계약명 : OLED 디스플레이 연구용 증착장비2. 계약상대방: 에스에프씨 주식회사3. 계약기간: 25.04.03~25.12.09(계약기간 변경)4. 주요 계약 조건 : -	6,462,000(주1)	2025.12.09 납품 완료장비 설치 중	2025.04.02 계약금(10%) 수령2025.05.14 1차 중도금(30%) 수령2025.12.24 2차 중도금(50%) 수령 최종 검수 후 잔금(10%) 수령 예정	납품완료 변동 가능성 無

2025.04.14	1. 계약명 : OLED 디스플레이 연구용 증착장비2. 계약상대방: 듀폰스페셜티머터리얼스코리아 유한회사3. 계약기간: 25.04.11~26.01.304. 주요 계약 조건 : -	4,796,600(주1)	2025.11.20 납품 완료장비 설치 중	2025.06.10 계약금(10%) 수령2026.01.19 중도금(70%) 수령최종 검수 후 잔금(20%) 수령 예정	납품완료 변동 가능성 無

2025.05.26	1. 계약명 : Micro OLED 디스플레이 양산용 증착장비2. 계약상대방: Beijing BOE CHUANGYUAN Technology Co., Ltd3. 계약기간: 25.05.26~26.01.254. 주요 계약 조건 : -	30,980,250 (주1)	2025.10.18 납품 완료장비 설치 중	2025.08.25 계약금(30%) 수령2025.11.18 중도금(60%) 수령최종 검수 후 잔금(10%) 수령 예정	납품완료 변동 가능성 無

2025.10.01	1. 내용 : 에너지산업용 증착장비2. 계약상대방: -(유보공시)3. 계약기간: 25.09.30~27.07.314.주요 계약 조건 : -	11,638,260	공급 계약 기준 납품 예정	2025.12.05 계약금(30%) 수령조립완료 후 20% 수령 예정납품 후 30% 수령 예정설치/검수완료 후 10% 수령 예정검수완료 후 10% 수령 예정	계약 상대방의 가동 목표 일정 변경에따라 납품 일정 변경 가능

2026.01.08	1. 내용 : Micro OLED 디스플레이 양산용 증착장비2. 계약상대방: Jinan Goerpixel Technology Co., Ltd3. 계약기간: 26.01.08~26.09.304.주요 계약 조건 : -	41,044,822	공급 계약 기준 납품 예정	2026.02.13 계약금(30%)수령납품 전 1개월이내 60% 수령 예정설치/검수 완료 후 10% 수령 예정	계약 상대방의 가동 목표 일정 변경에따라 납품 일정 변경 가능

2026.02.05	1. 내용 : Micro OLED 디스플레이 양산용 증착장비2. 계약상대방: Anhui Hongxi Weixian Technology Co., LTD.3. 계약기간: 26.01.08~26.09.154.주요 계약 조건 : -	20,575,800	공급 계약 기준 납품 예정	2026.01.27 계약금(50%) 수령납품 전 15일 이내 40% 수령 예정설치/검수완료 후 10% 수령 예정	계약 상대방의 가동 목표 일정 변경에따라 납품 일정 변경 가능

2026.02.25	1. 내용 : OLED 디스플레이 양산용 증착장비2. 계약상대방: Chengdu BOE Display Technology Co.,Ltd.3. 계약기간: 26.02.24~27.12.214.주요 계약 조건 : -	-(유보공시)	- 보고서 제출일 현재 제작중	계약후 40% 수령 예정납품 후 50% 수령 예정설치/검수 완료 후 10% 수령 예정	계약 상대방의 가동 목표 일정 변경에따라 납품 일정 변경 가능

(주1) 각 계약별로 공시 기준 강화에 따라 최초 계약금액 에서 공시일 현재 미수령 잔금을 제외하여 산정한 금액이며, 각 계약일자별 서울외국환거래소 매매기준율을 적용하였습니다. 계약서상 총 계약금액 및 공급 범위(검수 후 수령 예정 잔금 포함)에 변경은 없습니다. 당사는 잔여 절차를 진행 중이며, 잔금 수령이 완료되는 시점에 관련 사항을 재공시하겠습니다.