수산인더스트리 사업보고서 (2024.12)
1. 공시내용 진행 및 변경사항

가. 공시사항의 진행ㆍ변경상황

일자	제 목	신고내용	신고사항의 진행사항

2025.03.04	회사합병결정(종속회사의 주요경영사항)	1.합병방법 : (주)수산이앤에스가 (주)수산티엠이를 흡수합병- 존속회사: (주)수산이앤에스(비상장법인) - 소멸회사: (주)수산티엠이(비상장법인)2.합병비율 : (주)수산이앤에스 : (주)수산티엠이 = 1 : 0 3.합병목적 : 사업내재화를 통한 기업가치 증대4.합병일정 : -계약일 : 2025.03.04-채권자이의 제출기간 : 2025.03.01~2025.03.31-합병기일 : 2025.04.01-합병등기예정일자 : 2025.04.14	-진행중

나. 단일판매ㆍ공급계약체결 공시 진행상황

(1) 진행상황

(기준일 : 2024년 12월 31일) (단위 : 백만원)

신고일자	계약내역	계약금액	판매ㆍ공급금액	대금수령금액

당기	누적	당기	누적

2023.06.09	1.계약명 : BNPP 1,2,3,4호기 터빈 및 터빈밸브, 발전기 계획예방정비공사2.계약상대방 : NAWAH ENERGY COMPANY PJSC3.계약기간 : 2023.06.08 ~ 2028.06.084.주요 계약조건-계약금ㆍ선급금 유무 : 무-대금지급 조건 등 : 기성 청구 조건	54,490	7,720	13,056	7,670	12,684

2024.02.29	1.계약명 : 신한울3,4호기 기자재 품질검사용역2.계약상대방 : 한국수력원자력(주) 3.계약기간 : 2024.03.01 ~ 2031.04.304.주요 계약조건-계약금ㆍ선급금 유무 : 무-대금지급 조건 등 : 기성 청구 조건	26,692	1,434	1,434	1,018	1,018

2024.04.15(최초)2023.06.21	1.계약명 : 신월성원자력 1,2호기 기전설비 정비공사2.계약상대방 : 한국수력원자력(주)3.계약기간 : 2023.07.01 ~ 2024.06.304.주요 계약조건-계약금ㆍ선급금 유무 : 무-대금지급 조건 등 : 기성 청구 조건5.기타 : 공동수급(수급비율 45%)	30,595	21,409	27,813	16,946	21,450

2024.04.29	1.계약명 : 2024년 한울5,6호기 2차측 기전설비 정비공사2.계약상대방 : 한국수력원자력(주)3.계약기간 : 2024.05.01 ~ 2026.04.304.주요 계약조건-계약금ㆍ선급금 유무 : 무-대금지급 조건 등 : 기성 청구 조건	38,905	11,953	11,953	9,446	9,446

2024.06.05(최초)2023.10.17(정정)2023.12.28	1.계약명 : 2022년 2호기 보일러,탈황설비 계획예방정비공사2.계약상대방 : 한국남동발전(주)3.계약기간 : 2022.01.31 ~ 2025.06.304.주요 계약조건-계약금ㆍ선급금 유무 : 무-대금지급 조건 등 : 기성 청구 조건5.기타 : 공동수급(수급비율 98%)	19,062	1,610	17,461	1,669	16,728

2024.06.25(최초)2024.06.25	1.계약명 : 대구그린파워 경상정비공사2.계약상대방 : 대구그린파워(주)3.계약기간 : 2019.02.01 ~ 2025.06.304.주요 계약조건-계약금ㆍ선급금 유무 : 무-대금지급 조건 등 : 기성 청구 조건	17,784	2,553	15,101	2,376	13,524

2024.07.29	1.계약명 : 신고리1,2호기 2차측 기전설비 정비공사2.계약상대방 : 한국수력원자력(주)3.계약기간 : 2021.03.01 ~ 2024.07.314.주요 계약조건-계약금ㆍ선급금 유무 : 무-대금지급 조건 등 : 기성 청구 조건	82,834	22,219	75,307	27,662	69,691

2024.07.31(최초)2023.08.28(정정)2024.02.27(정정)2024.03.05	1.계약명 : 신고리1,2호기 2차측 기전설비 정비공사2.계약상대방 : 한국수력원자력(주)3.계약기간 : 2024.08.01 ~ 2026.07.314.주요 계약조건-계약금ㆍ선급금 유무 : 무-대금지급 조건 등 : 기성 청구 조건	35,533	4,150	4,150	3,708	3,708

2024.08.20(최초)2023.10.06(정정)2024.03.26(정정)2024.06.04	1.계약명 : 영흥본부 1,2호기 보일러설비 경상정비공사2.계약상대방 : 한국남동발전(주)3.계약기간 : 2016.10.01 ~ 2025.03.314.주요 계약조건-계약금ㆍ선급금 유무 : 무-대금지급 조건 등 : 기성 청구 조건5.기타 : 공동수급(계약금액에서 안전관리비 제외 후 수급비율 39%)	42,667	3,178	37,420	2,866	36,805

2024.09.25(최초)2023.09.18(정정)2024.03.19	1.계약명 : 평택기력 탈황운전 및 보일러설비 경상정비공사2.계약상대방 : 한국서부발전(주)3.계약기간 : 2016.07.01 ~ 2025.02.284.주요 계약조건-계약금ㆍ선급금 유무 : 무-대금지급 조건 등 : 기성 청구 조건5.기타 : 공동수급(수급비율 정비분야 80%, 운전분야 100%)	32,016	2,375	28,334	2,060	28,830

2024.12.03(최초)2023.09.12(정정)2023.12.28(정정)2024.01.29(정정)2024.04.08(정정)2024.06.26(정정)2024.09.25(정정)2024.11.05	1. 계약명 : 보령화력 1~8호기 석탄취급설비 경상정비공사2.계약상대방 : 한국중부발전(주)3.계약기간 : 2015.06.01 ~ 2025.06.304.주요 계약조건-계약금ㆍ선급금 유무 : 무-대금지급 조건 등 : 기성 청구 조건5.기타 : 공동수급(수급비율 80%)	80,585	9,327	73,259	9,650	72,244

2024.12.12(최초)2023.06.21	1.계약명 : 새울원자력 1,2호기 기전설비 정비공사2.계약상대방 : 한국수력원자력(주)3.계약기간 : 2023.07.01 ~ 2024.06.304.주요 계약조건-계약금ㆍ선급금 유무 : 무-대금지급 조건 등 : 기성 청구 조건5.기타 : 공동수급(수급비율 20%)	13,690	9,053	12,597	10,674	10,674

2024.12.12(최초)2023.07.13(정정)2023.11.27(정정)2024.01.18(정정)2024.07.26(정정)2024.07.31	1.계약명 : 동해 바이오매스 전소설비 경상정비공사 및 운전용역2.계약상대방 : 한국동서발전(주)3.계약기간 : 2016.11.01 ~ 2025.01.314.주요 계약조건-계약금ㆍ선급금 유무 : 무-대금지급 조건 등 : 기성 청구 조건	26,388	3,458	23,266	3,565	23,281

2024.12.26(최초)2023.06.26(정정)2023.11.02(정정)2024.02.27(정정)2024.03.05(정정)2024.11.20	1.계약명 : 한울원자력 제5,6기 2차측 기전설비 정비공사2.계약상대방 : 한국수력원자력(주)3.계약기간 : 2021.03.01 ~ 2024.04.304.주요 계약조건-계약금ㆍ선급금 유무 : 무-대금지급 조건 등 : 기성 청구 조건5.준공완료(최종정산 완료)	59,021	5,207	54,252	18,978	53,685

2024.12.31(최초)2023.11.16(정정)2023.12.28(정정)2024.04.08(정정)2024.06.27(정정)2024.07.16(정정)2024.11.25	1.계약명 : 영흥1~4호기 석탄취급설비 운전 및 경상정비공사2.계약상대방 : 한국남동발전(주)3.계약기간 : 2016.02.01 ~ 2025.06.304.주요 계약조건-계약금ㆍ선급금 유무 : 무-대금지급 조건 등 : 기성 청구 조건	129,538	14,535	117,911	15,187	117,515

주1) 계약금액은 부가세 포함 금액이며, 판매ㆍ공급금액 및 대금수령금액은 부가세 제외 금액입니다. (2) 향후 추진계획작성기준일 현재 진행중인 판매ㆍ공급 이행과 관련하여 당사와 발주처간 계약 진행상 특이사항은 없으며, 당초 계약에 따라 정비공사가 진행 중에 있습니다. 또한 발전설비의 종류 및 정비공사의 형태에 따라 대금 청구 시점이 다르며, 계약기간 내 공사 진행에 따라 기성을 청구하여 대금을 수령하고 있습니다. 정비공사관련 예정사항 및 추진계획, 변동 가능성있는 사항은 아래와 같습니다.

(기준일 : 2024년 12월 31일)

신고일자	계약내역	예정사항(계약기간 종료일)	추진 계획

변경전	변경후	변동사유

2024.04.15	신월성원자력 1,2호기 기전설비 정비공사	2024.06.30	2024.06.30	공사종료 및 정산진행	정비공사 완료에 따른 최종 정산 진행 중으로 발주처인 한국수력원자력(주)의 최종 정산에 관한 내부 의사결정 완료 시 당사에 정산내역을 통보할 예정으로 최종 정산 완료 시 즉시 정정공시할 예정

2024.07.29	신고리1,2호기 2차측 기전설비 정비공사	2024.07.31	2024.07.31	공사종료 및 정산진행

2024.12.12	새울원자력 1,2호기 기전설비 정비공사	2024.06.30	2024.06.30	공사종료 및 정산진행

2024.12.03	보령화력 1~8호기 석탄취급설비 경상정비공사	2024.12.31	미확정	연장계약 예정	변경계약 체결 전 공문을 통한 종료일자 연장알림으로 변경계약 체결 시 즉시 정정공시 예정

2024.12.26	한울원자력 제5,6기 2차측 기전설비 정비공사	2024.04.30	2024.04.30	공사종료 및 정산진행	'24.12.26 최종 정산 완료에 따른 정정공시 완료

2024.12.31	영흥1,4호기 석탄취급설비 운전 및 경상정비공사	2024.12.31	미확정	연장계약 예정	변경계약 체결 전 공문을 통한 종료일자 연장알림으로 변경계약 체결 시 즉시 정정공시 예정