디와이피엔에프 사업보고서 (2024.12)
1. 공시내용 진행 및 변경사항

가. 정정공시 내용 진행 및 변경사항

신고일자	제 목	신고내용	신고사항의 진행사항

2024.12.30	단일판매ㆍ공급계약해지	- 2020.07.28ENTER Engineering Pte.Ltd과 PCS 설비 공급 계약 최초 공시- 2022.03.10계약종료일 정정 공시(2022-03-10 → 2022-04-30)- 2022.04.29계약종료일 정정 공시(2022-04-30 → 2023-07-31)- 2023.07.31계약종료일 정정 공시(2023-07-31→ 2024-12-31)- 2024.12.30 단일판매ㆍ공급계약해지 공시	- 본 계약건은 계약체결 후 선급금 10% 지급이후 글로벌 경기악화 및 발주처의 자금난의 이유로 프로젝트 진행을 보류하고 있었습니다. 당사는 지속적으로 자금이슈의 해결과 진행과정에서 변경된 디자인, 추가물량에 대해 협의를 요구하였으나 이루어지지 않았습니다.
- 당사는 여러차례 정정공시를 진행하며 발주처의 계약진행을 기다렸지만 최종적으로 계약이행에 대한 의지조차 없는 것으로 판단하여 단일판매 공급계약 해지를 진행 하였습니다.

2024.12.20	단일판매ㆍ공급계약체결	-2022.01.21 HT Technologies와 BALTIC GAS CHENICAL COMPKEX PROJECT의 PCS설비 공급계약 최초 공시-2023.01.09계약금액 및 계약 종료일 정정공시(188,162,369,515원 → 209,188,201,322원)(2023-12-19 → 2025-02-28)-2023.04.11계약금액 정정 공시(209,188,201,322원 → 198,438,175,452원)-2023.12.19계약금액 정정 공시(198,438,175,452원 → 195,194,287,452원)-2024.12.20계약금액 정정 공시(195,194,287,452원 → 192,914,822,223원)	-계약에 따라 사업 진행 중

2024.12.17	단일판매ㆍ공급계약체결	-2023.08.31한국서부발전(주)와 태안5,6호기 환경설비 개선공사 계약 최초공시-2024.10.07계약금액 및 계약 종료일 정정공시 (90,510,000,000원 → 91,454,280,000원)(2025-08-31 → 2025-09-30)-2024.12.17계약금액 정정 공시(91,454,280,000원 → 96,802,260,000원)	-계약에 따라 사업 진행 중

2024.12.16	단일판매ㆍ공급계약체결	-2023.07.24한국남동발전(주)와 영흥 석탄회 저장 및 이송설비 제작구매 계약최초공시-2024.05.16계약금액 정정 공시(22,100,000,000원 → 22,025,366,600원)-2024.12.16계약금액 정정 공시(22,025,366,600원 → 22,257,643,600원)	-계약에 따라 사업 진행 중

2024.10.31	단일판매ㆍ공급계약체결	- 2023.08.29(주)한화와 EVERGREEN PROJECT의 PCS 및 SILIO설비 공급 계약 최초 공시- 2024.02.19계약금액 정정 공시(24,500,000,000원 → 27,200,000,000원)- 2024.02.28계약금액 및 계약 종료일 정정공시27,200,000,000원 → 28,160,000,000원 / 2025-08-31→ 2025-12-30- 2024.05.08계약상대방 정정 공시((주)한화 → 한화오션(주))- 2024.10.23계약금액 정정 공시(28,160,000,000원 → 28,349,860,000원)- 2024.10.31계약금액 정정 공시(28,349,860,000원 → 28,389,860,000원)	-계약에 따라 사업 진행 중

2024.10.23	단일판매ㆍ공급계약해지	- 2019.11.29MISR PHOSPHATE COMPANY와 MCS 설비 공급 계약 최초 공시- 2022.09.27계약종료일 정정 공시(2022-09-28 → 2023-03-31)- 2023.03.31계약종료일 정정 공시(2023-03-31 → 2023-04-05)- 2023.07.31계약종료일 정정 공시(2023-07-31→ 2024-12-31)- 2024.10.23 단일판매ㆍ공급계약해지 공시 진행	- 이집트 MISR Phosephate 社와의 MCS(Mechnical Conveying System)설비공급 계약건 입니다.- 계약 체결후 코로나 사태,글로벌 경제위기 등 발주처측 사정으로 프로젝트 진행이 지연되었고, 발주처의 자금난 및 공장건설의 장기화로 상기 계약의 진행이 불가하여 양사 합의하에 계약을 해지하였습니다.

2024.04.01	단일판매ㆍ공급계약체결	-2023.12.13삼박엘에프티(주)와 PCS(Pneumatic Conveying System) 설비납품 및 Compounding공장 EPC계약 최초 공시-2024.04.01계약금액 정정 공시(156,000,000,000원 → 189,490,000,000원)	-계약에 따라 사업 진행 중

2024.02.20	단일판매ㆍ공급계약체결	-2023.06.30현대엔지니어링과 S-OIL SHAHEEN PROJECT의 PCS(Pneumatic Conveying System) 설비 납품 계약 최초공시-2024.02.20계약금액 정정 공시(36,288,000,000원 → 37,075,300,000원)	-계약에 따라 사업 진행 중

2023.07.19	단일판매ㆍ공급계약체결	-2023.07.19현대엔지니어링과 S-OIL SHAHEEN PROJECT의SILO 설비 납품 계약 최초공시	-계약에 따라 사업 진행 중

나. 단일판매ㆍ공급계약체결 공시 관련 진행상황(1) 진행상황

(기준일 : 2024년 12월 31일) (단위 : 백만원

신고일자	계약내역	계약금액총액	판매ㆍ공급금액	대금수령금액

당기	누적	당기	누적

2024.12.30	계약명: Expansion of shurtan gas chemical complex production capacity project계약상대: ENTER Engineering Pte.Ltd계약기간: 계약해지	9,019	-	1,214	-	1,002

2024.12.20	계약명 : PCS(Pneumatic Conveying System) for PE/LAO GasChemical Complexwithin Ethane-containing Gas Processing Complex of Baltic Chemical Complex계약상대 : HT Technologies계약기간 :2022-01-20 ~ 2025-06-15	170,742	56,974	68,714	34,958	73,091

2024.12.17	계약명:태안5,6호기 환경설비 개선 공사계약상대: 한국서부발전(주)계약기간: 2023-08-31 ~ 2025-09-30	96,802	42,750	44,674	38,620	38,620

2024.12.16	계약명: 영흥 석탄회 저장 및 이송설비계약상대: 한국남동발전(주)계약기간: 2023-07-24 ~ 2025-03-21	22,258	13,445	14,687	9,284	14,268

2024.10.31	계약명: EVERGREEN PROJECT(PCS) 계약상대: 한화오션(주) 계약기간: 2023-08-29 ~ 2025-12-30	28,389	20,666	22,940	4,210	11,560

2024.10.23	계약명: The Phosphate Rock Belt Conveying System 계약상대: MISR PHOSPHATE COMPANY 계약기간: 계약해지	26,446	-	-	-	-

2024.04.01	계약명: STEP-1 PROJECT 계약상대: 삼박엘에프티 주식회사 계약기간: 2023-12-13 ~ 2026-06-04	189,490	81,886	82,295	78,672	94,272

2024.02.20	계약명: S-OIL SHAHEEN PROJECT(PCS) 계약상대: 현대엔지니어링계약기간: 2023-06-30 ~ 2025-01-31	37,075	11,520	18,179	7,494	11,123

2023.07.19	계약명: S-OIL SHAHEEN PROJECT(SILO) 계약상대: 현대엔지니어링계약기간: 2023-07-18 ~ 2025-01-31	19,739	6,812	8,275	1,974	3,948

주1) 위 금액은 부가가치세 미포함 금액임.주2) 상기 '계약금액총액'은 단일판매ㆍ공급계약체결 공시 기준입니다.

주3) 위 판매ㆍ공급금액과 대금수령금액은 동일한 환율을 적용하여 산정하였습니다.주4) 계약금액은 적용 환율 및 원재료 가격 변동 등에 따라 변동될 수 있습니다.

주5) 계약금액, 공급물량, 계약기간 등의 조건은 계약상대방과의 협의에 따라 변동될 수 있습니다.

(2) 대금 미수령 사유당사는 계약조건에 따라 공사 대금을 청구 및 수령할 예정입니다.(3) 향후 추진 계획당사는 계약 상대방과 협의하여 계약 이행을 진행하고 있으며, 향후 변동 사항 발생 시 단일판매공급계약(기재정정) 공시를 통해 관련 내용을 신속히 정정할 예정입니다.