HJ중공업 반기보고서 (2025.06)
1. 공시내용 진행 및 변경사항

가. 한국거래소 단일판매,공급계약 해지 공시

신고일자	제 목	신고내용	신고사항의 진행사항

2024.12.16	단일판매,공급계약 체결	화성 동화2지구 지역주택사업 공사 수주	발주처(동화2지구 지역주택조합)가 계약발효 조건을 이행하지 못하여 계약이 해지됨 - 최초 도급계약서 조건에 따라 발주처에 계약 해지 통보한 후 단일판매,공급계약 해지 공시 완료함(2025.04.25)

나. 한국거래소 단일판매,공급계약 체결 공시 진행사항 (단위: 원)

No.	신고일자	계약내역	계약금액총액	판매,공급금액	대금수령금액

당기	누적	당기	누적

1	2018-05-18	1. 계약명: 부산오페라하우스 건립공사2. 계약상대방: 조달청(부산광역시)3. 계약기간: 2018-05-18 ~ 2026-12-314. 주요 계약조건: -	145,811,866,00	14,641,402,428	102,712,293,512	12,144,406,300	114,389,107,180

2	2018-09-10	1. 계약명: 강릉안인화력 1,2호기 발전소 건설공사 석탄취급설비 2. 계약상대방: 삼성물산(주) 3. 계약기간: 2018-09-07 ~ 종료일 미정(현재 공정율 약 99%이며, 협의중) 4. 주요 계약조건: -	275,700,315,000	0	262,322,045,545	0	266,734,814,606

3	2018-09-17	1. 계약명: 강릉안인화력 1,2호기 발전소 건설공사 탈황설비 2. 계약상대방: 삼성물산(주) 3. 계약기간: 2018-09-14 ~ 종료일 미정(현재 공정율 약 99%이며, 협의중) 4. 주요 계약조건: -	108,078,765,410	0	98,253,423,100	0	91,880,566,235

4	2019-03-21	1. 계약명: 수도권광역급행철도A노선 민간투자시설사업 건설공사 2. 계약상대방: 에스지레일주식회사 3. 계약기간: 2019-03-20 ~ 2028-04-30 4. 주요 계약조건: - 계약금,선급금 유무: 무, - 대금지급 조건 등: 공사 진행에 따라 청구 및 지급	218,432,480,000	12,558,000,418	218,143,636,546	12,888,102,531	206,888,788,334

5	2019-05-31	1. 계약명: 평택동부 고속화도로 민간투자사업 공사도급계약 2. 계약상대방: 평택동부도로 주식회사 3. 계약기간: 2019-05-31 ~ 2026-09-09 4. 주요 계약조건: -	89,350,206,000	8,710,663,459	53,095,843,104	10,675,350,000	53,216,266,590

6	2019-12-09	1. 계약명: 고속상륙정(LSF-II) 후속함(5~8호정) 건조 2. 계약상대방: 방위사업청 3. 계약기간: 2019-12-09 ~ 2026-08-30 4. 주요 계약조건: - 계약금,선급금 유무: 유, - 대금지급 조건 등: -	316,000,000,000	8,777,060,581	290,254,181,556	0	265,216,858,000

7	2019-12-27	1. 계약명: 고속국도 제292호선 오송지선 건설공사 2. 계약상대방: 한국도로공사 3. 계약기간: 2019-12-27 ~ 2026-12-31 4. 주요 계약조건 - 계약금,선급금 유무: 유, - 대금지급 조건 등: -	160,512,773,866	13,725,186,752	103,155,155,827	26,720,000,000	121,131,706,772

8	2020-04-01	1. 계약명: 배곧대교 민간투자사업 건설공사 2. 계약상대방: 가칭배곧대교(주) 3. 계약기간: 시작일 미정(실착공일) ~ 종료일 미정(실착공일로부터 48개월) 4. 주요 계약조건: 발주자가 향후「사회기반시설에 대한 민간투자법」에 따른 실시계획 승인을 득하지 못할 경우, 본 계약은 별도의 통지없이 자동해지됨.	60,888,237,300	0	0	0	1,274,811,450

9	2020-10-30	1. 계약명: 서대신4구역 주택재개발 정비사업 2. 계약상대방: 서대신4구역 주택재개발 정비사업조합 3. 계약기간: 2020-10-29 ~ 종료일 미정(실착공일로부터 39개월) 4. 주요 계약조건: - 계약금,선급금 유무: 무, - 대금지급 조건 등: 기성불	175,994,348,055	0	0	0	0

10	2020-12-04	1. 계약명: 인천국제공항 제2여객터미널 확장 골조 및 마감공사(서편) 2. 계약상대방: 인천국제공항공사 3. 계약기간: 2020-12-03 ~ 2025-10-31 4. 주요 계약조건: - 계약금,선급금 유무: 무, - 대금지급 조건 등: -	349,595,956,184	11,232,053,569	316,431,439,207	6,952,745,000	346,145,318,337

11	2020-12-30	1. 계약명: 식만-사상간(대저대교) 도로건설공사 2. 계약상대방: 조달청(부산광역시) 3. 계약기간: 2021-01-11 ~ 2030-04-22 4. 주요 계약조건: - 계약금,선급금 유무: 유, - 대금지급 조건 등: 기성불	57,492,000,000	0	0	2,251,800,000	3,391,800,000

12	2021-02-19	1. 계약명: 고속국도 제50호 영동선 안산-북수원간 확장(개량)공사(제2공구) 2. 계약상대방: 한국도로공사 3. 계약기간: 2021-04-30 ~ 2026-05-03 4. 주요 계약조건: -	155,296,800,000	10,964,375,497	59,448,950,235	26,037,787,000	81,250,989,400

13	2021-05-20	1. 계약명: 신세종복합 발전소 건설공사 2. 계약상대방: 한국남부발전(주) 3. 계약기간: 2021-07-01 ~ 종료일 미정(현재 공정율 약 99%이며, 협의중) 4. 주요 계약조건: - 계약금,선급금 유무: 무, - 대금지급 조건 등: -	164,427,862,371	9,119,513,803	149,479,874,882	5,126,883,214	154,020,597,252

14	2021-07-20	1. 계약명: 대전 도마변동9재정비촉진구역 주택재개발정비사업 2. 계약상대방: 도마변동9재정비촉진구역 주택재개발정비사업조합 3. 계약기간: 2021-07-19 ~ 2027-03-13 4. 주요 계약조건: -	95,386,530,486	16,739,453,627	37,040,310,738	16,755,380,000	33,046,943,080

15	2021-10-29	1. 계약명: 효자·미성·으뜸 가로주택정비사업 2. 계약상대방: 효자·미성·으뜸 가로주택정비사업조합 3. 계약기간: 시작일 미정(실착공일) ~ 종료일 미정(실착공일로부터 28개월) 4. 주요 계약조건: -	52,923,558,000	0	0	0	0

16	2022-03-31	1. 계약명: 장항선 개량 2단계 제2공구 노반시설 기타공사 2. 계약상대방: 국가철도공단 3. 계약기간: 2022-03-31 ~ 2027-11-30 4. 주요 계약조건: - 계약금,선급금 유무: 유, - 대금지급 조건 등: -	102,739,000,000	8,349,490,898	33,727,711,962	17,500,000,000	39,900,000,000

17	2022-06-10	1. 계약명: 대구 산격동 수정아파트 소규모재건축 2. 계약상대방: 수정아파트 소규모재건축정비사업조합 3. 계약기간: 시작일 미정(실착공일) ~ 종료일 미정(실착공일로부터 27개월) 4. 주요 계약조건: -	50,176,919,600	0	0	0	0

18	2022-06-14	1. 계약명: 화성 화산주택 재건축정비사업2. 계약상대방: 화산주택 재건축정비사업조합 3. 계약기간: 시작일 미정(실착공일) ~ 종료일 미정(실착공일로부터 26개월) 4. 주요 계약조건: -	77,979,443,403	0	0	0	0

19	2022-07-28	1. 계약명: 부곡동 812-1번지 일원 소규모재건축정비사업 2. 계약상대방: 부곡동 812-1번지 일원 소규모재건축정비사업조합 3. 계약기간: 시작일 미정(실착공일) ~ 종료일 미정(실착공일로부터 34개월) 4. 주요 계약조건: - 계약금,선급금 유무: 무, - 대금지급 조건 등: -	60,938,558,000	0	0	0	0

20	2022-09-02	1. 계약명: 광주 방림동 금원아파트 소규모재건축정비사업 2. 계약상대방: 방림동 금원아파트 소규모재건축정비사업조합 3. 계약기간: 시작일 미정(실착공일) ~ 종료일 미정(실착공일로부터 26개월) 4. 주요 계약조건: -	43,849,367,000	0	0	0	0

21	2022-09-06	1. 계약명: 춘천~속초 철도건설 제1공구 노반공사 2. 계약상대방: 국가철도공단 3. 계약기간: 2022-09-05 ~ 2028-02-29 4. 주요 계약조건: -	121,888,080,000	5,414,901,177	25,191,694,263	15,170,000,000	35,055,000,000

22	2022-10-21	1. 계약명: 부산 문현동 대성주택 소규모재건축정비사업 공사 2. 계약상대방: 대성주택 소규모재건축정비사업조합 3. 계약기간: 시작일 미정(실착공일) ~ 종료일 미정(실착공일로부터 36개월) 4. 주요 계약조건: -	79,244,725,000	0	0	0	0

23	2022-11-24	1. 계약명: 검독수리-B B-II 1~4번함 건조 2. 계약상대방: 방위사업청 3. 계약기간: 2022-11-24 ~ 2026-11-13 4. 주요 계약조건: -	212,000,000,000	106,831,940,849	116,274,494,588	17,000,000,000	141,895,650,000

24	2022-11-28	1. 계약명: 대형수송함 1번함 성능개량 체계개발 2. 계약상대방: 방위사업청 3. 계약기간: 2022-11-28 ~ 2027-11-30 4. 주요 계약조건: -	180,863,000,000	1,221,916,826	4,995,499,738	21,818,181,818	69,462,831,300

25	2022-12-13	1. 계약명: 원종동 현대목화아파트 가로주택정비사업 공사 2. 계약상대방: 원종동 현대목화아파트 가로주택정비사업조합 3. 계약기간: 시작일 미정(실착공일) ~ 종료일 미정(실착공일로부터 30개월) 4. 주요 계약조건: -	55,408,898,000	0	0	0	0

26	2022-12-22	1. 계약명: 합동해안양륙군수지원(JLOTS)체계 상세설계 및 함건조 2. 계약상대방: 방위사업청 3. 계약기간: 2022-12-22 ~ 2025-10-31 4. 주요 계약조건: -	164,168,400,000	29,717,517,183	150,880,266,809	10,909,090,909	112,771,352,727

27	2022-12-28	1. 계약명: 22년 노후대체 3000톤급 경비함 1척 건조계약 의뢰 2. 계약상대방: 해양경찰청3. 계약기간: 2022-12-28 ~ 2026-01-11 4. 주요 계약조건: -	85,100,000,000	16,640,399,956	73,961,955,936	22,000,000,000	65,745,000,000

28	2022-12-28	1. 계약명: 문현대성 가로주택정비사업 공사 2. 계약상대방: 문현대성 가로주택정비사업조합 3. 계약기간: 시작일 미정(실착공일) ~ 종료일 미정(실착공일로부터 28개월) 4. 주요 계약조건: -	53,004,402,000	0	0	0	0

29	2023-02-02	1. 계약명: 포항 학산1구역 주택재건축정비사업 공사 2. 계약상대방: 학산1구역 주택재건축정비사업조합 3. 계약기간: 시작일 미정(실착공일) ~ 종료일 미정(실착공일로부터 32개월) 4. 주요 계약조건: -	90,025,768,000	0	0	0	0

30	2023-02-06	1. 계약명: 한국에너지공과대학교 캠퍼스 주거·연구·지원시설 토건공사 2. 계약상대방: 조달청(한국에너지공과대학교) 3. 계약기간: 2023-02-27 ~ 2027-12-12 4. 주요 계약조건: -	162,565,387,200	23,967,200,350	78,073,604,980	32,192,100,000	80,291,700,000

31	2023-02-14	1. 계약명: Methanol 이중연료 컨테이너선 2척 수주 2. 계약상대방: HMM3. 계약기간: 2023-02-14 ~ 2025-12-31 4. 주요 계약조건: -	316,743,198,400	138,685,677,023	315,508,147,786	35,368,331,800	298,423,483,520

32	2023-02-15	1. 계약명: 청호동 엘지아파트 소규모재건축정비사업 공사 2. 계약상대방: 청호동 엘지아파트 소규모재건축정비사업조합 3. 계약기간: 시작일 미정(실착공일) ~ 종료일 미정(실착공일로부터 30개월) 4. 주요 계약조건: -	56,228,669,000	0	0	0	0

33	2023-03-08	1. 계약명: 포항 대잠동 행복아파트2단지 소규모재건축사업 공사 2. 계약상대방: 대잠동 행복아파트2단지 소규모재건축사업조합 3. 계약기간: 시작일 미정(실착공일) ~ 종료일 미정(실착공일로부터 32개월) 4. 주요 계약조건: -	66,456,747,837	0	0	0	0

34	2023-04-04	1. 계약명: 부산 연산동 1291번지 일원 가로주택정비사업 공사 2. 계약상대방: 연산동 1291번지 일원 가로주택정비사업조합 3. 계약기간: 시작일 미정(실착공일) ~ 종료일 미정(실착공일로부터 32개월) 4. 주요 계약조건: - 계약금,선급금 유무: 무, - 대금지급 조건 등: -	66,410,241,104	0	0	0	0

35	2023-04-27	1. 계약명: 연산5구역 재개발정비사업 2. 계약상대방: 연산5구역 재개발정비사업 조합 3. 계약기간: 시작일 미정(실착공일) ~ 종료일 미정(실착공일로부터 38개월) 4. 주요 계약조건: -	91,398,329,603	23,718,350,998	58,460,884,765	18,000,000,000	58,959,370,000

36	2023-04-28	1. 계약명: 부천 역곡동 46번지 일원 가로주택정비사업 공사 2. 계약상대방: 역곡동 46번지 일원 가로주택정비사업조합 3. 계약기간: 시작일 미정(실착공일) ~ 종료일 미정(실착공일로부터 30개월) 4. 주요 계약조건: -	60,527,803,000	0	0	0	0

37	2023-06-23	1. 계약명: 강원지역 전기공급시설 전력구공사2. 계약상대방: 한국전력공사 3. 계약기간: 2023-07-13 ~ 2026-08-25 4. 주요 계약조건: -	71,261,960,405	7,392,353,241	15,327,152,292	5,209,687,997	15,675,327,196

38	2023-07-06	1. 계약명: 익산 영등주공1단지 주택재건축정비사업 2. 계약상대방: 영등주공1단지아파트 주택재건축정비사업조합 3. 계약기간: 시작일 미정(실착공일) ~ 종료일 미정(실착공일로부터 32개월) 4. 주요 계약조건: -	155,841,483,608	0	0	0	0

39	2023-08-08	1. 계약명: 500kV 신가평변환소 토건공사 2. 계약상대방: 한국전력공사 3. 계약기간: 2023-08-08 ~ 2026-08-11 4. 주요 계약조건: -	74,711,164,000	13,449,902,818	34,063,906,854	13,929,300,000	33,401,499,999

40	2023-09-18	1. 계약명: 보령신복합 1호기 건설공사 2. 계약상대방: 한국중부발전㈜ 3. 계약기간: 2023-09-18 ~ 2026-12-31 4. 주요 계약조건: - 계약금,선급금 유무: 유, - 대금지급 조건 등: -	211,805,061,520	36,831,084,442	71,342,353,447	57,643,926,043	98,442,992,644

41	2023-10-13	1. 계약명: 대구 아진아파트 가로주택정비사업 공사 2. 계약상대방: 아진아파트 가로주택정비사업조합 3. 계약기간: 시작일 미정(실착공일) ~ 종료일 미정(실착공일로부터 31개월) 4. 주요 계약조건: -	72,270,485,087	0	0	0	0

42	2023-10-20	1. 계약명: 대전광역시 삼성동 가로주택정비사업 공사 2. 계약상대방: 대전광역시 삼성동 가로주택정비사업 조합 3. 계약기간: 시작일 미정(실착공일) ~ 종료일 미정(실착공일로부터 35개월) 4. 주요 계약조건: -	147,636,456,000	0	0	0	0

43	2023-10-27	1. 계약명: 에코델타시티 11BL 민간참여 공공분양주택건립사업 2. 계약상대방: 부산도시공사 3. 계약기간: 2023-10-26 ~ 2028-05-31 4. 주요 계약조건: -	54,706,200,000	0	0	0	0

44	2023-11-03	1. 계약명: 부산 구서4구역 재건축정비사업 공사 2. 계약상대방: 구서4구역 재건축정비사업조합 3. 계약기간: 시작일 미정(실착공일) ~ 종료일 미정(실착공일로부터 34개월) 4. 주요 계약조건: -	96,235,296,509	0	0	0	0

45	2023-12-21	1. 계약명: 인덕원~동탄 복선전철 제8공구 노반신설 기타공사 2. 계약상대방: 국가철도공단 3. 계약기간: 2023-12-22 ~ 2028-11-24 4. 주요 계약조건: -	94,182,335,100	1,629,164,960	9,969,256,986	560,000,000	15,400,000,000

46	2023-12-21	1. 계약명: 검독수리-B Batch-II 후속함(5~8번함) 건조 2. 계약상대방: 방위사업청(대한민국 해군) 3. 계약기간: 2023-12-21 ~ 2027-10-29 4. 주요 계약조건: -	249,286,000,000	510,647,554	1,040,460,927	22,700,000,000	93,788,400,000

47	2024-01-11	1. 계약명: 울산기력 4,5,6호기 해체공사(종합심사낙찰제) 2. 계약상대방: 한국동서발전㈜ 3. 계약기간: 2024-02-15 ~ 2026-05-14 4. 주요 계약조건: -	57,526,761,888	12,669,075,506	25,175,291,654	17,347,682,000	29,127,740,620

48	2024-01-24	1. 계약명: 남양주 양정역세권 도시개발사업 조성공사 2. 계약상대방: 한국토지주택공사 3. 계약기간: 2024-02-05 ~ 2029-05-04 4. 주요 계약조건: -	66,231,410,850	2,712,262,492	4,451,958,313	2,049,564,000	2,057,000,000

49	2024-03-08	1. 계약명: 통일로 우회도로 건설공사 2. 계약상대방: 한국토지주택공사 3. 계약기간: 2024-04-05 ~ 2029-04-04 4. 주요 계약조건: -	66,619,470,189	1,656,901,871	2,786,730,148	560,000,000	560,000,000

50	2024-03-14	1. 계약명: 부산 괴정2구역 가로주택정비사업 공사 2. 계약상대방: 괴정2구역 가로주택정비사업조합 3. 계약기간: 시작일 미정(실착공일) ~ 종료일 미정(실착공일로부터 33개월) 4. 주요 계약조건: -	70,843,585,668	0	0	0	0

51	2024-03-27	1. 계약명: 부천 신한일아파트 가로주택정비사업 신축공사 2. 계약상대방: 신한일아파트 가로주택정비사업조합 3. 계약기간: 시작일 미정(실착공일) ~ 종료일 미정(실착공일로부터 29개월) 4. 주요 계약조건: -	65,438,629,823	0	0	0	0

52	2024-03-28	1. 계약명: 부산 대림비치아파트 소규모재건축정비사업 2. 계약상대방: 대림비치아파트 소규모재건축정비사업조합 3. 계약기간: 시작일 미정(실착공일) ~ 종료일 미정(실착공일로부터 42개월) 4. 주요 계약조건: -	67,378,266,641	0	0	0	0

53	2024-04-11	1. 계약명: 부산 괴정3구역 가로주택정비사업 공사 2. 계약상대방: 괴정3구역 가로주택정비사업조합 3. 계약기간: 시작일 미정(실착공일) ~ 종료일 미정(실착공일로부터 36개월) 4. 주요 계약조건: -	72,319,554,756	0	0	0	0

54	2024-04-11	1. 계약명: 부산진해 경제자유구역 명지지구 2단계 2공구 조성공사 2. 계약상대방: 한국토지주택공사 3. 계약기간: 2024-05-02 ~ 2030-03-01 4. 주요 계약조건: -	86,702,076,236	10,440,139,710	13,199,085,843	17,289,000,000	18,666,450,000

55	2024-04-30	1. 계약명: 신분당선 광교~호매실 복선전철 제1공구 건설공사(T/K) 2. 계약상대방: 국가철도공단 3. 계약기간: 2024-04-30 ~ 2029-03-30 4. 주요 계약조건: -	197,631,315,000	3,926,606,127	6,624,768,231	8,901,000,000	17,034,750,000

56	2024-05-24	1. 계약명: 광명~서울 고속도로 민간투자사업 2. 계약상대방: 서서울고속도로 주식회사 3. 계약기간: 2019-03-27 ~ 2027-12-31 4. 주요 계약조건: BTO 민간투자사업	56,700,160,000	3,798,221,461	20,606,941,566	5,508,264,590	20,587,432,660

57	2024-06-17	1. 계약명: 수도권광역급행철도 B노선(용산~상봉) 제3-2공구 노반신설 기타공사 2. 계약상대방: 국가철도공단 3. 계약기간: 2024-06-17 ~ 2030-01-16 4. 주요 계약조건: -	232,306,148,900	1,738,350,562	3,743,375,641	28,728,000,000	63,728,000,000

58	2024-06-20	1. 계약명: 컨테이너선 2척 수주 2. 계약상대방: 유럽 선주 3. 계약기간: 2024-06-19 ~ 2026-10-31 4. 주요 계약조건: -	292,666,000,000	48,102,587,082	52,777,314,801	62,277,120,000	62,277,120,000

59	2024-06-26	1. 계약명: 부산항 신항 서컨 2-6단계 트랜스퍼크레인 제작설치 2. 계약상대방: 부산항만공사 3. 계약기간: 2024-06-26 ~ 2027-06-26 4. 주요 계약조건: -	187,000,000,000	36,909,064,742	46,777,026,978	62,467,790,000	96,771,290,000

60	2024-07-11	1. 계약명: 대전 대흥4구역 재개발정비사업 2. 계약상대방: 대흥4구역 재개발정비사업조합 3. 계약기간: 2024-07-11 ~ 종료일 미정(실착공일로부터 39개월) 4. 주요 계약조건: -	111,575,706,000	0	0	0	0

61	2024-07-26	1. 계약명: 남양주 금곡2구역 주택재건축정비사업 2. 계약상대방: 금곡2구역 주택재건축정비사업조합 3. 계약기간: 시작일 미정(실착공일) ~ 종료일 미정(실착공일로부터 31개월) 4. 주요 계약조건: -	145,277,875,000	0	0	0	0

62	2024-09-11	1. 계약명: 호평동 남양아파트 LH참여형 가로주택정비사업 공사 2. 계약상대방: 호평동 남양아파트 LH참여형 가로주택정비사업조합 3. 계약기간: 2024-09-11 ~ 종료일 미정(실착공일로부터 35개월) 4. 주요 계약조건: -	90,266,737,304	0	0	0	0

63	2024-09-20	1. 계약명: 컨테이너선 2척 수주2. 계약상대방: 유럽 선주 3. 계약기간: 2024-09-20 ~ 2027-03-31 4. 주요 계약조건: -	282,341,600,000	220,190,468	220,190,468	59,376,960,000	59,376,960,000

64	2024-09-25	1. 계약명: 지방도 302호선 이화-삼계(2)간 도로확포장공사 2. 계약상대방: 경기도 건설본부 3. 계약기간: 2020-08-10 ~ 2025-11-30 4. 주요 계약조건: - 계약금,선급금 유무: 무, - 대금지급 조건 등: -	55,376,026,000	8,967,764,281	36,266,522,905	8,368,000,000	42,984,480,000

65	2024-09-26	1. 계약명: 부산 당리2구역 가로주택정비사업 공사 2. 계약상대방: 당리2구역 가로주택정비사업조합 3. 계약기간: 2024-09-26 ~ 종료일 미정(실착공일로부터 35개월) 4. 주요 계약조건: -	80,274,495,493	0	0	0	0

66	2024-09-30	1. 계약명: 부천대장 A-5BL, 부천대장 A-6BL, 인천검단 AA19BL 통합형 민간참여 공공주택건설사업 2. 계약상대방: 한국토지주택공사 3. 계약기간: 2024-09-30 ~ 2027-12-31 4. 주요 계약조건: -	65,883,000,000	2,505,951,529	2,505,951,529	1,000,822,119	1,000,822,119

67	2024-11-01	1. 계약명: (선박) 24년 3000톤급 경비함 1척 건조계약 2. 계약상대방: 조달청(해양경찰청) 3. 계약기간: 2024-11-01 ~ 2027-12-16 4. 주요 계약조건: -	91,700,000,000	821,424,404	842,135,599	8,027,000,000	9,188,000,000

68	2024-11-13	1. 계약명: 2026 강릉 ITS 세계총회 대회의장 건립공사 2. 계약상대방: 조달청 3. 계약기간: 2024-11-13 ~ 2026-07-06 4. 주요 계약조건: -	64,792,661,010	10,361,778,635	11,575,199,052	10,266,245,745	10,266,245,745

69	2024-11-22	1. 계약명: 컨테이너선 4척 수주 2. 계약상대방: 유럽 선주 3. 계약기간: 2024-11-21 ~ 2027-06-30 4. 주요 계약조건: -	606,737,600,000	14,386,299,603	14,386,299,603	0	0

70	2024-11-25	1. 계약명: 남양주진접2 A-3BL 아파트 건설공사 3공구 2. 계약상대방: 조달청(수요기관: 한국토지주택공사) 3. 계약기간: 2025-03-31 ~ 2027-12-24 4. 주요 계약조건: -	55,006,483,388	158,712,371	158,712,371	0	0

71	2024-11-26	1. 계약명: 고속함(PKX-A) 성능개량 2. 계약상대방: 방위사업청(대한민국 해군) 3. 계약기간: 2024-11-26 ~ 2030-12-31 4. 주요 계약조건: -	124,735,990,000	773,829,227	829,831,507	0	3,645,000,000

72	2024-11-28	1. 계약명: 청주 사모1구역 주택재개발정비사업 공사 2. 계약상대방: 사모1구역 주택재개발정비사업조합 3. 계약기간: 2024-11-28 ~ 종료일 미정(실착공일로부터 42개월) 4. 주요 계약조건: -	179,546,028,811	0	0	0	0

73	2024-12-19	1. 계약명: 필리핀 세부 신항만 건설사업 2. 계약상대방: Department Of Transportation (필리핀 교통부) 3. 계약기간: 2024-12-18 ~ 2027-12-19 4. 주요 계약조건 - 계약금,선급금 유무: 유, - 대금지급 조건 등: 감리단에 기성신청서류 제출 후 56일 이내 지급	282,357,713,736	12,991,457,263	19,332,194,472	7,397,026,311	42,246,097,431

74	2024-12-19	1. 계약명: 엄궁대교 건설공사 2. 계약상대방: 조달청(수요기관: 부산광역시) 3. 계약기간: 2024-12-18 ~ 2029-11-21 4. 주요 계약조건 - 계약금,선급금 유무: 유, - 대금지급 조건 등: 기성불	80,281,625,600	1,834,824,777	1,834,824,777	1,702,237,600	3,811,421,600

75	2024-12-20	1. 계약명: 검독수리 Batch-II 후속함(9~12번함) 2. 계약상대방: 방위사업청(대한민국 해군) 3. 계약기간: 2024-12-19 ~ 2028-10-31 4. 주요 계약조건 - 계약금,선급금 유무: 유, - 대금지급 조건 등: 방위산업에 관한 착수금 및 중도금 지급규칙 및 기성제도 운영지침에 의거 대금 지급	266,330,000,000	283,930,989	284,349,971	30,790,000,000	53,590,000,000

76	2024-12-27	1. 계약명: 남양주왕숙 S-9BL 민간참여 공공주택건설사업 2. 계약상대방: 한국토지주택공사 3. 계약기간: 2024-12-27 ~ 2030-01-31 4. 주요 계약조건 - 계약금,선급금 유무: 무, - 대금지급 조건 등: 기성불	82,037,819,997	0	0	0	0

77	2024-12-30	1. 계약명: 남양주왕숙 S-13BL 민간참여 공공주택건설사업 2. 계약상대방: 한국토지주택공사 3. 계약기간: 2024-12-27 ~ 2029-12-31 4. 주요 계약조건 - 계약금,선급금 유무: 무, - 대금지급 조건 등: 기성불	99,999,000,000	0	0	0	0

78	2024-12-30	1. 계약명: 남양주왕숙 S-3BL 및 의왕초평 A-4BL 통합형 민간참여 공공주택건설사업2. 계약상대방: 한국토지주택공사 3. 계약기간: 2024-12-27 ~ 2029-12-31 4. 주요 계약조건 - 계약금,선급금 유무: 무, - 대금지급 조건 등: 기성불	62,361,000,000	0	0	0	0

79	2025-03-20	1. 계약명: 제주 노형세기1차 소규모재건축정비사업 2. 계약상대방: 노형세기1차 소규모재건축정비사업조합 3. 계약기간: 2023-06-01 ~ 종료일 미정(실착공일로부터 29개월) 4. 주요 계약조건 - 계약금,선급금 유무: 무, - 대금지급 조건 등: 기성불	54,886,023,792	0	0	0	0

80	2025-04-28	1. 계약명: 부산 연산2구역 가로주택정비사업 공사 2. 계약상대방: 연산2구역 가로주택정비사업조합 3. 계약기간: 2025-04-25 ~ 종료일 미정(실착공일로부터 35개월) 4. 주요 계약조건 - 계약금,선급금 유무: 무, - 대금지급 조건 등: 기성불	71,110,219,493	0	0	0	0

※ 향후 추진계획 : 착공 이후 공사 진척에 따라 정상적으로 수금하는 단일판매,공급계약체결 공시 건에 대해서는 지속적인 기성 청구를 통해 수금을 완료할 예정입니다.※ 변동 가능성 : 변경계약을 통해 계약금액이 증액 또는 감액이 발생하는 경우에도 변경된 계약에 따른 기성 청구를 통해 수금을 완료할 예정입니다. 다. 대금 미수령 사유 및 향후 추진 계획 (공시서류작성기준일 현재 누적 대금수령금액이 0인 경우) (단위: 원)

No.	신고일자	계약내역	계약금액총액	대금 미수령 사유	향후 추진계획	변동 가능성

판매,공급 이행	대금수령

1	2020-10-30	1. 계약명: 서대신4구역 주택재개발 정비사업 2. 계약상대방: 서대신4구역 주택재개발 정비사업조합 3. 계약기간: 2020-10-29 ~ 종료일 미정(실착공일로부터 39개월) 4. 주요 계약조건: - 계약금,선급금 유무: 무, - 대금지급 조건 등: 기성불	175,994,348,055	본 사업장은 인허가 절차 진행중에 있으며, 착공 이후 대금수령 예정입니다. - '25.09 착공	착공 도서에 따른 공사진행 예정입니다.	25년 9월 착공이후, 기성률에 따라 대금수령 예정입니다.	- 하기 주석 참조

2	2021-10-29	1. 계약명: 효자·미성·으뜸 가로주택정비사업 2. 계약상대방: 효자·미성·으뜸 가로주택정비사업조합 3. 계약기간: 시작일 미정(실착공일) ~ 종료일 미정(실착공일로부터 28개월) 4. 주요 계약조건: -	52,923,558,000	본 사업장은 인허가 절차 진행중에 있으며, 착공 이후 대금수령 예정입니다. - '26.07 착공	착공 도서에 따른 공사 진행 예정입니다.	26년 7월 착공이후, 기성률에 따라 대금수령 예정입니다.

3	2022-06-10	1. 계약명: 대구 산격동 수정아파트 소규모재건축 2. 계약상대방: 수정아파트 소규모재건축정비사업조합 3. 계약기간: 시작일 미정(실착공일) ~ 종료일 미정(실착공일로부터 27개월) 4. 주요 계약조건: -	50,176,919,600	본 사업장은 인허가 절차 진행중에 있으며, 착공 이후 대금수령 예정입니다. - '26.12 사업시행인가/관리처분인가 - '28.01 착공 및 분양	착공 도서에 따른 공사 진행 예정입니다.	28년 1월 착공이후, 기성률에 따라 대금수령 예정입니다.

4	2022-06-14	1. 계약명: 화성 화산주택 재건축정비사업 2. 계약상대방: 화산주택 재건축정비사업조합 3. 계약기간: 시작일 미정(실착공일) ~ 종료일 미정(실착공일로부터 26개월) 4. 주요 계약조건: -	77,979,443,403	본 사업장은 인허가 절차 진행중에 있으며, 착공 이후 대금수령 예정입니다. - '26.06 관리처분인가 - '27.12 착공 및 분양	착공 도서에 따른 공사 진행 예정입니다.	27년 12월 착공이후, 기성률에 따라 대금수령 예정입니다.

5	2022-07-28	1. 계약명: 부곡동 812-1번지 일원 소규모재건축정비사업 2. 계약상대방: 부곡동 812-1번지 일원 소규모재건축정비사업조합 3. 계약기간: 시작일 미정(실착공일) ~ 종료일 미정(실착공일로부터 34개월) 4. 주요 계약조건: - 계약금,선급금 유무: 무, - 대금지급 조건 등: -	60,938,558,000	본 사업장은 인허가 절차 진행중에 있으며, 착공 이후 대금수령 예정입니다. - '25.08 사업시행인가/관리처분인가 - '26.07 착공	착공 도서에 따른 공사 진행 예정입니다.	26년 6월 착공이후, 기성률에 따라 대금수령 예정입니다.

6	2022-09-02	1. 계약명: 광주 방림동 금원아파트 소규모재건축정비사업 2. 계약상대방: 방림동 금원아파트 소규모재건축정비사업조합 3. 계약기간: 시작일 미정(실착공일) ~ 종료일 미정(실착공일로부터 26개월) 4. 주요 계약조건: -	43,849,367,000	본 사업장은 인허가 절차 진행중에 있으며, 착공 이후 대금수령 예정입니다. - '26.06 사업시행인가/관리처분인가 - '27.10 착공 및 분양	착공 도서에 따른 공사 진행 예정입니다.	27년 10월 착공이후, 기성률에 따라 대금수령 예정입니다.

7	2022-10-21	1. 계약명: 부산 문현동 대성주택 소규모재건축정비사업 공사 2. 계약상대방: 대성주택 소규모재건축정비사업조합 3. 계약기간: 시작일 미정(실착공일) ~ 종료일 미정(실착공일로부터 36개월) 4. 주요 계약조건: -	79,244,725,000	본 사업장은 인허가 절차 진행중에 있으며, 착공 이후 대금수령 예정입니다. - '25.12 사업시행인가/관리처분인가 - '27.04 착공 및 분양	착공 도서에 따른 공사 진행 예정입니다.	27년 4월 착공이후, 기성률에 따라 대금수령 예정입니다.

8	2022-12-13	1. 계약명: 원종동 현대목화아파트 가로주택정비사업 공사 2. 계약상대방: 원종동 현대목화아파트 가로주택정비사업조합 3. 계약기간: 시작일 미정(실착공일) ~ 종료일 미정(실착공일로부터 30개월) 4. 주요 계약조건: -	55,408,898,000	본 사업장은 인허가 절차 진행중에 있으며, 착공 이후 대금수령 예정입니다. - '26.07 착공	착공 도서에 따른 공사 진행 예정입니다.	26년 7월 착공이후, 기성률에 따라 대금수령 예정입니다.

9	2022-12-28	1. 계약명: 문현대성 가로주택정비사업 공사 2. 계약상대방: 문현대성 가로주택정비사업조합 3. 계약기간: 시작일 미정(실착공일) ~ 종료일 미정(실착공일로부터 28개월) 4. 주요 계약조건: -	53,004,402,000	본 사업장은 인허가 절차 진행중에 있으며, 착공 이후 대금수령 예정입니다. - '26.12 사업시행인가/관리처분인가 - '28.01 착공 및 분양	착공 도서에 따른 공사 진행 예정입니다.	28년 1월 착공이후, 기성률에 따라 대금수령 예정입니다.

10	2023-02-02	1. 계약명: 포항 학산1구역 주택재건축정비사업 공사 2. 계약상대방: 학산1구역 주택재건축정비사업조합 3. 계약기간: 시작일 미정(실착공일) ~ 종료일 미정(실착공일로부터 32개월) 4. 주요 계약조건: -	90,025,768,000	본 사업장은 인허가 절차 진행중에 있으며, 착공 이후 대금수령 예정입니다. - '26.07 착공	착공 도서에 따른 공사 진행 예정입니다.	26년 7월 착공이후, 기성률에 따라 대금수령 예정입니다.

11	2023-02-15	1. 계약명: 청호동 엘지아파트 소규모재건축정비사업 공사 2. 계약상대방: 청호동 엘지아파트 소규모재건축정비사업조합 3. 계약기간: 시작일 미정(실착공일) ~ 종료일 미정(실착공일로부터 30개월) 4. 주요 계약조건: -	56,228,669,000	본 사업장은 인허가 절차 진행중에 있으며, 착공 이후 대금수령 예정입니다. - '25.12 사업시행인가/관리처분인가 - '26.12 착공 및 분양	착공 도서에 따른 공사 진행 예정입니다.	26년 12월 착공이후, 기성률에 따라 대금수령 예정입니다.

12	2023-03-08	1. 계약명: 포항 대잠동 행복아파트2단지 소규모재건축사업 공사 2. 계약상대방: 대잠동 행복아파트2단지 소규모재건축사업조합 3. 계약기간: 시작일 미정(실착공일) ~ 종료일 미정(실착공일로부터 32개월) 4. 주요 계약조건: -	66,456,747,837	본 사업장은 인허가 절차 진행중에 있으며, 착공 이후 대금수령 예정입니다. - '26.03 사업시행인가/관리처분인가 - '27.04 착공 및 분양	착공 도서에 따른 공사 진행 예정입니다.	27년 04월 착공이후, 기성률에 따라 대금수령 예정입니다.

13	2023-04-04	1. 계약명: 부산 연산동 1291번지 일원 가로주택정비사업 공사 2. 계약상대방: 연산동 1291번지 일원 가로주택정비사업조합 3. 계약기간: 시작일 미정(실착공일) ~ 종료일 미정(실착공일로부터 32개월) 4. 주요 계약조건: - 계약금,선급금 유무: 무, - 대금지급 조건 등: -	66,410,241,104	본 사업장은 인허가 절차 진행중에 있으며, 착공 이후 대금수령 예정입니다. - '25.09 사업시행인가/관리처분인가 - '26.09 착공 및 분양	착공 도서에 따른 공사 진행 예정입니다.	26년 09월 착공이후, 기성률에 따라 대금수령 예정입니다.

14	2023-04-28	1. 계약명: 부천 역곡동 46번지 일원 가로주택정비사업 공사 2. 계약상대방: 역곡동 46번지 일원 가로주택정비사업조합 3. 계약기간: 시작일 미정(실착공일) ~ 종료일 미정(실착공일로부터 30개월) 4. 주요 계약조건: -	60,527,803,000	본 사업장은 인허가 절차 진행중에 있으며, 착공 이후 대금수령 예정입니다. - '26.09 사업시행인가/관리처분인가 - '27.03 착공 및 분양	착공 도서에 따른 공사 진행 예정입니다.	27년 03월 착공이후, 기성률에 따라 대금수령 예정입니다.

15	2023-07-06	1. 계약명: 익산 영등주공1단지 주택재건축정비사업 2. 계약상대방: 영등주공1단지아파트 주택재건축정비사업조합 3. 계약기간: 시작일 미정(실착공일) ~ 종료일 미정(실착공일로부터 32개월) 4. 주요 계약조건: -	155,841,483,608	본 사업장은 인허가 절차 진행중에 있으며, 착공 이후 대금수령 예정입니다. - '26.10 착공	착공 도서에 따른 공사 진행 예정입니다.	26년 10월 착공이후, 기성률에 따라 대금수령 예정입니다.

16	2023-10-13	1. 계약명: 대구 아진아파트 가로주택정비사업 공사 2. 계약상대방: 아진아파트 가로주택정비사업조합 3. 계약기간: 시작일 미정(실착공일) ~ 종료일 미정(실착공일로부터 31개월) 4. 주요 계약조건: -	72,270,485,087	본 사업장은 인허가 절차 진행중에 있으며, 착공 이후 대금수령 예정입니다. - '26.10 사업시행인가/관리처분인가 - '27.12 착공 및 분양	착공 도서에 따른 공사 진행 예정입니다.	27년 12월 착공이후, 기성률에 따라 대금수령 예정입니다.

17	2023-10-20	1. 계약명: 대전광역시 삼성동 가로주택정비사업 공사 2. 계약상대방: 대전광역시 삼성동 가로주택정비사업 조합 3. 계약기간: 시작일 미정(실착공일) ~ 종료일 미정(실착공일로부터 35개월) 4. 주요 계약조건: -	147,636,456,000	본 사업장은 인허가 절차 진행중에 있으며, 착공 이후 대금수령 예정입니다. - '27.03 사업시행인가/관리처분인가 - '28.07 착공 및 분양	착공 도서에 따른 공사 진행 예정입니다.	28년 07월 착공이후, 기성률에 따라 대금수령 예정입니다.

18	2023-10-27	1. 계약명: 에코델타시티 11BL 민간참여 공공분양주택건립사업 2. 계약상대방: 부산도시공사 3. 계약기간: 2023-10-26 ~ 2028-05-31 4. 주요 계약조건: -	54,706,200,000	'25년 7월 14일 착공하였습니다. 공사 진척에 따라 수금을 완료할 예정입니다.	착공시점이 변경되었습니다. 당초 : '23년 10월 26일, 변경 : '25년 7월 14일	공사 진척에 따라 수금을 완료할 예정입니다.

19	2023-11-03	1. 계약명: 부산 구서4구역 재건축정비사업 공사 2. 계약상대방: 구서4구역 재건축정비사업조합 3. 계약기간: 시작일 미정(실착공일) ~ 종료일 미정(실착공일로부터 34개월) 4. 주요 계약조건: -	96,235,296,509	본 사업장은 인허가 절차 진행중에 있으며, 착공 이후 대금수령 예정입니다. - '26.09 사업시행인가 - '27.09 관리처분인가 - '29.03 착공 및 분양	착공 도서에 따른 공사 진행 예정입니다.	29년 3월 착공이후, 기성률에 따라 대금수령 예정입니다.

20	2024-03-14	1. 계약명: 부산 괴정2구역 가로주택정비사업 공사 2. 계약상대방: 괴정2구역 가로주택정비사업조합 3. 계약기간: 시작일 미정(실착공일) ~ 종료일 미정(실착공일로부터 33개월) 4. 주요 계약조건: -	70,843,585,668	본 사업장은 인허가 절차 진행중에 있으며, 착공 이후 대금수령 예정입니다. - '26.07 사업시행인가/관리처분인가 - '27.11 착공 및 분양	착공 도서에 따른 공사 진행 예정입니다.	27년 11월 착공이후, 기성률에 따라 대금수령 예정입니다.

21	2024-03-27	1. 계약명: 부천 신한일아파트 가로주택정비사업 신축공사 2. 계약상대방: 신한일아파트 가로주택정비사업조합 3. 계약기간: 시작일 미정(실착공일) ~ 종료일 미정(실착공일로부터 29개월) 4. 주요 계약조건: -	65,438,629,823	본 사업장은 인허가 절차 진행중에 있으며, 착공 이후 대금수령 예정입니다. - '26.09 사업시행인가/관리처분인가 - '28.02 착공 및 분양	착공 도서에 따른 공사 진행 예정입니다.	28년 02월 착공이후, 기성률에 따라 대금수령 예정입니다.

22	2024-03-28	1. 계약명: 부산 대림비치아파트 소규모재건축정비사업 2. 계약상대방: 대림비치아파트 소규모재건축정비사업조합 3. 계약기간: 시작일 미정(실착공일) ~ 종료일 미정(실착공일로부터 42개월) 4. 주요 계약조건: -	67,378,266,641	본 사업장은 인허가 절차 진행중에 있으며, 착공 이후 대금수령 예정입니다. - '26.09 사업시행인가/관리처분인가 - '27.11 착공 및 분양	착공 도서에 따른 공사 진행 예정입니다.	27년 11월 착공이후, 기성률에 따라 대금수령 예정입니다.

23	2024-04-11	1. 계약명: 부산 괴정3구역 가로주택정비사업 공사 2. 계약상대방: 괴정3구역 가로주택정비사업조합 3. 계약기간: 시작일 미정(실착공일) ~ 종료일 미정(실착공일로부터 36개월) 4. 주요 계약조건: -	72,319,554,756	본 사업장은 인허가 절차 진행중에 있으며, 착공 이후 대금수령 예정입니다. - '25.05 건축심의 인가 - '26.07 사업시행인가/관리처분인가 - '27.11 착공 및 분양	착공 도서에 따른 공사 진행 예정입니다.	27년 11월 착공이후, 기성률에 따라 대금수령 예정입니다.

24	2024-07-11	1. 계약명: 대전 대흥4구역 재개발정비사업 2. 계약상대방: 대흥4구역 재개발정비사업조합 3. 계약기간: 2024-07-11 ~ 종료일 미정(실착공일로부터 39개월) 4. 주요 계약조건: -	111,575,706,000	본 사업장은 인허가 절차 진행중에 있으며, 착공 이후 대금수령 예정입니다. - '26.10 착공	착공 도서에 따른 공사 진행 예정입니다.	26년 10월 착공이후, 기성률에 따라 대금수령 예정입니다.

25	2024-07-26	1. 계약명: 남양주 금곡2구역 주택재건축정비사업 2. 계약상대방: 금곡2구역 주택재건축정비사업조합 3. 계약기간: 시작일 미정(실착공일) ~ 종료일 미정(실착공일로부터 31개월) 4. 주요 계약조건: -	145,277,875,000	본 사업장은 인허가 절차 진행중에 있으며, 착공 이후 대금수령 예정입니다. - '26.03 철거 - '26.09 착공	착공 도서에 따른 공사 진행 예정입니다.	26년 9월 착공이후, 기성률에 따라 대금수령 예정입니다.

26	2024-09-11	1. 계약명: 호평동 남양아파트 LH참여형 가로주택정비사업 공사 2. 계약상대방: 호평동 남양아파트 LH참여형 가로주택정비사업조합 3. 계약기간: 2024-09-11 ~ 종료일 미정(실착공일로부터 35개월) 4. 주요 계약조건: -	90,266,737,304	본 사업장은 인허가 절차 진행중에 있으며, 착공 이후 대금수령 예정입니다. - '26.12 사업시행인가/관리처분인가 - '28.02 착공 및 분양	착공 도서에 따른 공사 진행 예정입니다.	28년 02월 착공이후, 기성률에 따라 대금수령 예정입니다.

27	2024-09-26	1. 계약명: 부산 당리2구역 가로주택정비사업 공사 2. 계약상대방: 당리2구역 가로주택정비사업조합 3. 계약기간: 2024-09-26 ~ 종료일 미정(실착공일로부터 35개월) 4. 주요 계약조건: -	80,274,495,493	본 사업장은 인허가 절차 진행중에 있으며, 착공 이후 대금수령 예정입니다. - '26.07 사업시행인가/관리처분인가 - '27.11 착공 및 분양	착공 도서에 따른 공사 진행 예정입니다.	27년 11월 착공이후, 기성률에 따라 대금수령 예정입니다.

28	2024-11-22	1. 계약명: 컨테이너선 4척 수주 2. 계약상대방: 유럽 선주 3. 계약기간: 2024-11-21 ~ 2027-06-30 4. 주요 계약조건: -	606,737,600,000	계약서상 상호 합의된 지급일정에 따라 2025년 7월 4일자로 53,089,364,000원(USD 39.794 million)을 정상적으로 수금하였습니다. 향후에는 공사진척 연동 지급일정에 따라 잔여 대금도 순차적으로 수금 완료할 예정입니다.	예정된 착공·탑재·진수 일정에 따라 공정을 정상적으로 수행하여 약정 납기 내 납품을 완료하겠습니다.	선주와 합의된 지급일정에 따라 잔여 대금을 순차적으로 수령 완료할 예정입니다.

29	2024-11-25	1. 계약명: 남양주진접2 A-3BL 아파트 건설공사 3공구 2. 계약상대방: 조달청(수요기관: 한국토지주택공사) 3. 계약기간: 2025-03-31 ~ 2027-12-24 4. 주요 계약조건: -	55,006,483,388	'25년 5월 31일 착공하였습니다. 공사진척에 따라 수금을 완료할 예정입니다.	착공시점이 변경되었습니다. 당초 : '25년 3월 31일, 변경 : '25년 5월 31일	공사 진척에 따라 수금을 완료할 예정입니다.

30	2024-11-28	1. 계약명: 청주 사모1구역 주택재개발정비사업 공사 2. 계약상대방: 사모1구역 주택재개발정비사업조합 3. 계약기간: 2024-11-28 ~ 종료일 미정(실착공일로부터 42개월) 4. 주요 계약조건: -	179,546,028,811	본 사업장은 인허가 절차 진행중에 있으며, 착공 이후 대금수령 예정입니다. - '25.12 착공	착공 도서에 따른 공사 진행 예정입니다.	25년 12월 착공이후, 기성률에 따라 대금수령 예정입니다.

31	2024-12-27	1. 계약명: 남양주왕숙 S-9BL 민간참여 공공주택건설사업 2. 계약상대방: 한국토지주택공사 3. 계약기간: 2024-12-27 ~ 2030-01-31 4. 주요 계약조건 - 계약금,선급금 유무: 무, - 대금지급 조건 등: 기성불	82,037,819,997	'27년 12월 31일 착공 예정입니다. 공사 진척에 따라 수금을 완료할 예정입니다	착공시점이 변경되었습니다. 당초 : '24년 12월 27일, 변경 : '27년 12월 31일	공사 진척에 따라 수금을 완료할 예정입니다.

32	2024-12-30	1. 계약명: 남양주왕숙 S-13BL 민간참여 공공주택건설사업 2. 계약상대방: 한국토지주택공사 3. 계약기간: 2024-12-27 ~ 2029-12-31 4. 주요 계약조건 - 계약금,선급금 유무: 무, - 대금지급 조건 등: 기성불	99,999,000,000	'26년 12월 31일 착공 예정입니다. 공사 진척에 따라 수금을 완료할 예정입니다.	착공시점이 변경되었습니다. 당초 : '24년 12월 27일, 변경 : '26년 12월 31일	공사 진척에 따라 수금을 완료할 예정입니다.

33	2024-12-30	1. 계약명: 남양주왕숙 S-3BL 및 의왕초평 A-4BL 통합형 민간참여 공공주택건설사업2. 계약상대방: 한국토지주택공사 3. 계약기간: 2024-12-27 ~ 2029-12-31 4. 주요 계약조건 - 계약금,선급금 유무: 무, - 대금지급 조건 등: 기성불	62,361,000,000	'27년 12월 31일 착공 예정입니다. 공사 진척에 따라 수금을 완료할 예정입니다.	착공시점이 변경되었습니다. 당초 : '24년 12월 27일, 변경 : '27년 12월 31일	공사 진척에 따라 수금을 완료할 예정입니다.

34	2025-03-20	1. 계약명: 제주 노형세기1차 소규모재건축정비사업 2. 계약상대방: 노형세기1차 소규모재건축정비사업조합 3. 계약기간: 2023-06-01 ~ 종료일 미정(실착공일로부터 29개월) 4. 주요 계약조건 - 계약금,선급금 유무: 무, - 대금지급 조건 등: 기성불	54,886,023,792	본 사업장은 인허가 절차 진행중에 있으며, 착공 이후 대금수령 예정입니다. - '27.03 착공	착공 도서에 따른 공사 진행 예정입니다.	27년 03월 착공이후, 기성률에 따라 대금수령 예정입니다.

35	2025-04-28	1. 계약명: 부산 연산2구역 가로주택정비사업 공사 2. 계약상대방: 연산2구역 가로주택정비사업조합 3. 계약기간: 2025-04-25 ~ 종료일 미정(실착공일로부터 35개월) 4. 주요 계약조건 - 계약금,선급금 유무: 무, - 대금지급 조건 등: 기성불	71,110,219,493	본 사업장은 인허가 절차 진행중에 있으며, 착공 이후 대금수령 예정입니다. - '26.11 사업시행인가/관리처분인가 - '28.01 착공 및 분양	착공 도서에 따른 공사 진행 예정입니다.	28년 1월 착공이후, 기성률에 따라 대금수령 예정입니다.

※ 변동 가능성 : 착공 이전에 변경계약을 통해 계약금액이 증액 또는 감액이 되는 경우에는 변경된 계약에 따른 기성 청구를 통해 수금을 완료할 예정입니다.