세원이앤씨 사업보고서 (2025.12)
1. 공시내용 진행 및 변경사항

신고일자	제목	신고내용	신고사항의 진행사항

2025.01.15	단일판매·공급계약 체결	ㆍ계약내용 : 플랜트기기ㆍ계약상대방 : CTEPㆍ계약기간 : 2022년02월24일~2025년04월30일	납품완료에 따른 정정2025.01.15

2025.02.03	단일판매·공급계약 체결	ㆍ계약내용 : 플랜트기기ㆍ계약상대방 :Worleyㆍ계약기간 : 2023년11월13일~2025년05월05일	납기일정 변경에 따른 정정2025.09.12

2025.03.07	단일판매·공급계약 체결	ㆍ계약내용 : 플랜트기기ㆍ계약상대방 :Petrofac HQC IJV LLCㆍ계약기간 : 2023년11월15일~2025년03월08일	PROJECT 잠정중단에 따른 계약 종료일 정정

2025.03.20	단일판매·공급계약 체결	ㆍ계약내용 : 플랜트기기ㆍ계약상대방 : 동해공업(주)ㆍ계약기간 : 2022년01월12일~2025년02월28일	계약 상대방과의 협의에 의한 계약기간 종료일 변경 정정2025.04.30

2025.04.18	단일판매·공급계약 체결	ㆍ계약내용 : 플랜트기기ㆍ계약상대방 : Saipem Clough Joint Ventureㆍ계약기간 : 2023년08월31일~2025년01월15일	계약 상대방과의 협의에 의한 계약기간 종료일 변경 정정2025.05.18

2025.04.24	단일판매·공급계약 체결	ㆍ계약내용 : 플랜트기기ㆍ계약상대방 :REPCOㆍ계약기간 : 2023년12월15일~2025년01월15일	계약 상대방과의 협의에 의한 계약기간 종료일 변경 정정2025.05.10

2025.04.24	단일판매·공급계약 체결	ㆍ계약내용 : 플랜트기기ㆍ계약상대방 : 디엘이앤씨ㆍ계약기간 : 2023년09월25일~2025년04월27일	계약 상대방과의 협의에 의한 계약기간 종료일 변경 정정2025.05.27

2025.07.23	단일판매·공급계약 체결	ㆍ계약내용 : 플랜트기기ㆍ계약상대방 : Dow Chemical Canada ULCㆍ계약기간 : 2024년03월26일~2025년07월30일	계약 상대방과의 협의에 의한 계약기간 종료일 변경 정정2025.10.30

2025.07.23	단일판매·공급계약 체결	ㆍ계약내용 : 플랜트기기ㆍ계약상대방 : Dow Chemical Canada ULCㆍ계약기간 : 2024년03월21일~2025년07월31일	계약 상대방과의 협의에 의한 계약기간 종료일 변경 정정2025.10.30

2025.09.05	단일판매·공급계약 체결	ㆍ계약내용 : 플랜트기기ㆍ계약상대방 : Worleyㆍ계약기간 : 2023년11월13일~2025년09월12일	계약 상대방과의 협의에 의한 계약기간 종료일 변경 정정2026.06.30

2025.09.05	단일판매·공급계약 체결	ㆍ계약내용 : 플랜트기기ㆍ계약상대방 : Arvos GmbHㆍ계약기간 : 2024년01월31일~2025년09월15일	계약 상대방과의 협의에 의한 계약기간 종료일 변경 정정2025.12.30

주) 주요사항보고서는 공시서류 제출일(2026년 03월 23일) 현재까지 이행이 완료되지 않았거나 주요내용이 변경된 사항은 없습니다.

2. 단일판매 ㆍ공급계약 공시사항의 진행상황 (단위 : 백만원)

구분	계약내역	계약금총액	계약현황	판매 공급금액	대금수령금액

당기	누적	당기	누적

1	ㆍ계약내용 : 플랜트기기ㆍ계약상대방 : 동해공업(주)ㆍ계약기간 : 2022년01월12일~2025년04월30일	14,910	납품완료	874	14,910	1,087	14,910

2	ㆍ계약내용 : 플랜트기기ㆍ계약상대방 : CTEPㆍ계약기간 : 2022년02월24일~2025년01월15일	73,902	납품완료	1,609	73,902	3,923	73,877

3	ㆍ계약내용 : 플랜트기기ㆍ계약상대방 : 롯데GS화학ㆍ계약기간 : 2022년07월13일~2024년02월25일	13,270	납품완료	3	12,872	-	12,607

4	ㆍ계약내용 : 플랜트기기ㆍ계약상대방 : LG화학ㆍ계약기간 : 2022년10월24일~2024년02월23일	16,900	납품완료	492	16,900	-	13,520

5	ㆍ계약내용 : 플랜트기기ㆍ계약상대방 : Saipem Clough Joint Ventureㆍ계약기간 : 2023년08월31일~2025년05월18일	8,733	납품완료	8,733	8,733	2,527	5,812

6	ㆍ계약내용 : 플랜트기기ㆍ계약상대방 : 디엘이앤씨ㆍ계약기간 : 2023년09월25일~2025년05월27일	7,780	납품완료	1,462	7,313	3,064	6,802

7	ㆍ계약내용 : 플랜트기기ㆍ계약상대방 :Worleyㆍ계약기간 : 2023년11월13일~2026년06월30일	7,551	진행중	3,644	6,603	1,554	4,361

8	ㆍ계약내용 : 플랜트기기ㆍ계약상대방 :Petrofac HQC IJV LLCㆍ계약기간 : 2023년11월15일~잠정중단	12,203	잠정중단	-	-	-	-

9	ㆍ계약내용 : 플랜트기기ㆍ계약상대방 :REPCOㆍ계약기간 : 2023년12월15일~2025년05월10일	4,994	납품완료	4,994	4,994	4,994	4,994

10	ㆍ계약내용 : 플랜트기기ㆍ계약상대방 :Arvos Gmbhㆍ계약기간 : 2024년01월31일~2025년12월30일	8,677	납품완료	8,677	8,677	3,595	7,046

11	ㆍ계약내용 : 플랜트기기ㆍ계약상대방 : Dow Chemical Canada ULCㆍ계약기간 : 2024년03월21일~2025년10월30일	6,282	진행중	2,079	5,984	2,231	5,789

12	ㆍ계약내용 : 플랜트기기ㆍ계약상대방 : Dow Chemical Canada ULCㆍ계약기간 : 2024년03월26일~2025년10월30일	7,901	진행중	4,660	7,680	3,837	7,225

13	ㆍ계약내용 : 플랜트기기ㆍ계약상대방 : Dow Chemical Canada ULCㆍ계약기간 : 2024년08월02일~2026년11월21일	8,049	진행중	5,999	6,258	1,791	3,979

주1) 상기 계약은 납품일정에 따라 공급 및 대금수령을 진행하고 있습니다.

3. 대금 미수령 사유 및 향후 계획

구분	계약내역	대금 미수령 사유 및 향후 계획

1	ㆍ계약내용 : 플랜트기기ㆍ계약상대방 : CTEPㆍ계약기간 : 2022년02월24일~2025년04월30일	보증서 발급 후 수금 계획

2	ㆍ계약내용 : 플랜트기기ㆍ계약상대방 : 롯데GS화학ㆍ계약기간 : 2022년07월13일~2024년02월25일	보증서 발급 후 수금 계획

3	ㆍ계약내용 : 플랜트기기ㆍ계약상대방 : LG화학ㆍ계약기간 : 2022년10월24일~2024년02월23일	보증서 발급 후 수금 계획

4	ㆍ계약내용 : 플랜트기기ㆍ계약상대방 : Saipem Clough Joint Ventureㆍ계약기간 : 2023년08월31일~2025년05월18일	보증서 발급 후 수금 계획

5	ㆍ계약내용 : 플랜트기기ㆍ계약상대방 : 디엘이앤씨ㆍ계약기간 : 2023년09월25일~2025년05월27일	보증서 발급 후 수금 계획

6	ㆍ계약내용 : 플랜트기기ㆍ계약상대방 : Worleyㆍ계약기간 : 2023년11월13일~2026년06월30일	보증서 발급 후 수금 계획

7	ㆍ계약내용 : 플랜트기기ㆍ계약상대방 : Petrofac HQC IJV LLCㆍ계약기간 : 2023년11월15일~잠정중단	공사 잠정 중단

8	ㆍ계약내용 : 플랜트기기ㆍ계약상대방 :Arvos Gmbhㆍ계약기간 : 2024년01월31일~ 2025년12월30일	보증서 발급 후 수금 계획

9	ㆍ계약내용 : 플랜트기기ㆍ계약상대방 : Dow Chemical Canada ULCㆍ계약기간 : 2024년03월21일~2025년10월30일	보증서 발급 후 수금 계획

10	ㆍ계약내용 : 플랜트기기ㆍ계약상대방 : Dow Chemical Canada ULCㆍ계약기간 : 2024년03월21일~2025년10월30일	보증서 발급 후 수금 계획

11	ㆍ계약내용 : 플랜트기기ㆍ계약상대방 : Dow Chemical Canada ULCㆍ계약기간 : 2024년03월21일~2025년10월30일	보증서 발급 후 수금 계획