에코프로 분기보고서 (2026.03)
1. 공시내용 진행 및 변경사항

[지주회사]1) 기타 주요사항

신고일자	공시제목	신고내용	신고사항의 진행사항

2025-09-24	타법인 주식 및출자증권 취득결정	타법인 주식 및 출자증권 취득결정1. 발행회사 : PT BNSI2. 취득금액 : 163,938,680,400원3. 취득예정일 : ~ `26-06-304. 취득목적 : 사업 다각화 및 밸류체인 확장	2026년 06월 30일 까지순차적으로 출자 진행 예정입니다.

[주요 종속회사]1) 단일판매ㆍ공급계약체결 공시 진행상황- 진행상황 및 대금미수령 사유

(단위: 백만원)

구분	신고일자	계약내용	계약총액	판매ㆍ공급금액	대금수령금액	대금 미수령 사유

당기	누적	당기	누적

에코프로에이치엔	2023-05-09	- 온실가스 저감 설비(RCS) 공급 계약- 계약상대방: Samsung Engineering America Construction LLC - 계약기간: '23.05.04 ~ - 주요계약조건 1) 계약금ㆍ선급금 유무: 무 2) 대금지급 조건 등 - 초도 지불금 20% : VP 승인 후 지급 - 중납 지불금 70% : 납품 완료 후 지급 - 잔금 지불 10% : 준공 후 지급	23,045	186	23,044	-	19,903	사업주의 준공 일정 지연으로 잔금 수령 지연

2025-09-22(최초공시 :2024-01-26	- 온실가스 저감 설비(RCS) 공급 계약- 계약상대방: 삼성엔지니어링- 계약기간: '24.01.26 ~ '26.10.31.- 주요계약조건 1) 계약금ㆍ선급금 유무: 무 2) 대금지급 조건 등 - 중도 지불금 20% : VP 승인 후 지급 - 분납 지불금 70% : 납품 Progress에 따라 지급 - 시운전 지불금 10% : 시운전 완료 후 지급	24,565	424	22,578	-	4,913	계약 체결 이후 사업주 및 발주처의 해당 사이트에 대한 공사 순서가 변경됨에 따른 설비 및 기자재 공급 지연

2026-01-16(최초공시 :2024-04-01)	- 폐수처리장 납품 및 설치공사- 계약상대방: 주식회사 에코프로머티리얼즈- 계약기간: '24.03.29 ~ '26.01.31.- 주요계약조건 1) 계약금ㆍ선급금 유무: 유 2) 대금지급 조건 등 - 선급금 : 계약금의 10% - 중도 지불금 80% : 납품 Progress에 따라 지급 - 시운전 지불금 10% : 시운전 완료 후 지급	108,100	3,580	108,080	1,045	94,050	납기일 및 계약금액 변경- 납기일 : `26년 1월 → `26년 4월- 계약금액 : 1,045억 → 1,081억

2026-03-30	- De-NOx 시스템(SCR) 공급 계약- 계약상대방: 비에이치아이 주식회사- 계약기간: '26.03.30 ~ '30.04.30.- 주요계약조건 1) 계약금ㆍ선급금 유무: 유 2) 대금지급 조건 등 - 선급금 10% : 계약 이행/선수금보증서 수령 후 - 설계 완료 10% : 지정설계 도서 등 제출 후 - 현장 납품 75% : 선적 서류 및 인수 최종 확인 후 - 최종 인수 5% : 시운전 완료 후	24,013	176	176	-	-	-

※ 상기 누적금액은 최초계약일부터 공시서류제출 기준일까지의 금액입니다.※ 공시 제출시 적용된 환율과 매출 적용 환율차이로 계약금액총액과 판매·공급금액이 일부 차이가 발생합니다. - 향후 추진 계획 및 변동 가능성

(단위: 백만원)

구분	신고일자	계약내용	계약총액	향후 추진계획	변동가능성

에코프로에이치엔	2023-05-09	- 온실가스 저감 설비(RCS) 공급 계약- 계약상대방: Samsung Engineering America Construction LLC - 계약기간: '23.05.04 ~ - 주요계약조건 1) 계약금ㆍ선급금 유무: 무 2) 대금지급 조건 등 - 초도 지불금 20% : VP 승인 후 지급 - 중납 지불금 70% : 납품 완료 후 지급 - 잔금 지불 10% : 준공 후 지급	23,045	- 판매/공급 이행 : 이행 완료- 대금수령 : 전체 공정율 기준 90% 대금 청구 완료, 현장 준공 완료 시점에 잔금 10% 청구 예정	- 전체 공정율 기준 90% 대금 청구 완료, 현장 준공 완료 시점에 잔금 10% 청구 예정

2024-12-27(최초공시 :2024-01-26	- 온실가스 저감 설비(RCS) 공급 계약- 계약상대방: 삼성엔지니어링- 계약기간: '24.01.26 ~ '25.12.31.- 주요계약조건 1) 계약금ㆍ선급금 유무: 무 2) 대금지급 조건 등 - 중도 지불금 20% : VP 승인 후 지급 - 분납 지불금 70% : 납품 Progress에 따라 지급 - 시운전 지불금 10% : 시운전 완료 후 지급	24,565	- 판매/공급 이행 : 2026년 하반기 내 주요 설비 및 판넬/버너 납품 예정- 대금수령 : 2026년 상반기 중 중도금 70% 청구 예정	- 2026년 내 대금 청구 예정

2026-01-16(최초공시 :2024-04-01)	- 폐수처리장 납품 및 설치공사- 계약상대방: 주식회사 에코프로머티리얼즈- 계약기간: '24.03.29 ~ '26.01.31.- 주요계약조건 1) 계약금ㆍ선급금 유무: 유 2) 대금지급 조건 등 - 선급금 : 계약금의 10% - 중도 지불금 80% : 납품 Progress에 따라 지급 - 시운전 지불금 10% : 시운전 완료 후 지급	108,100	- 판매/공급 이행 : 주요 현장 공사(보온공사 제외) 완료 및 Punch 공사 수행 중으로 발주처 공장 가동 지연에 따른 현장 시운전 하반기 예상 (25년 6월→26년 1월) 납기 변경- 대금수령 : 중도금 4% 신청 완료 (누적 89%), 시운전 기간 보온공사 완료 및 중도금 연내 신청 예정 26년 1월 시운전 완료 및 잔금 10% 청구 예정	- 중도금 4% 신청 완료 (누적 89%)- 시운전 기간 보온공사 완료 및 중도금 연내 신청 예정- '26년 1월 시운전 완료 및 잔금 10% 청구 예정

2026-03-30	- De-NOx 시스템(SCR) 공급 계약- 계약상대방: 비에이치아이 주식회사- 계약기간: '26.03.30 ~ '30.04.30.- 주요계약조건 1) 계약금ㆍ선급금 유무: 유 2) 대금지급 조건 등 - 선급금 10% : 계약 이행/선수금보증서 수령 후 - 설계 완료 10% : 지정설계 도서 등 제출 후 - 현장 납품 75% : 선적 서류 및 인수 최종 확인 후 - 최종 인수 5% : 시운전 완료 후	24,013

2) 기타 주요사항

구분	신고일자	공시제목	신고내용	신고사항의 진행사항

에코프로비엠	2021-09-09	수시공시의무관련사항(공정공시)	EV용 하이니켈 양극재(NCM) 판매 계약 체결- 확정 계약금액 : 10,110,232,000,000원- 계약기간 : '24-01-01 ~ '26-12-31	명시된 계약기간과 같이 3년 동안의 장기 공급계약으로서,고객사와 협의된 내용에 따라 계약 이행중인 사항입니다.

2024-10-22(최초공시 : 2023-05-23)	신규시설투자등	국내 CAM9 양극활물질 생산공장 신증설 투자- 투자금액: 4,732억원- CAPA: 54,000톤/년- 목적: 1) 하이니켈 NCM 생산능력 확대 2) 신규제품 NCMX 생산시설 구축 3) 단결정 양극활물질 양산라인 확대- 투자기간: ~`26-12-31	전방시장 수요 변동성 확대로 투자 기간을 순연하였으며,'26년 12월 31일까지 증설 예정입니다.

2023-12-01	투자판단관련주요경영사항	하이니켈계 NCA 양극소재 중장기 공급계약1. 계약내용 - 계약일 : `23-12-01 - 공급제품 : 하이니켈계 NCA 양극소재 - 계약금액 총액(원) : 43,867,615,524,480 - 상기 계약금액은 계약기간 (`24-01-01 ~ `28-12-31) 내 총 계약물량을 계약 상대방과의 최근 판매단가 (환율 1USD = 1,306.32원) 기준으로 산정하였습니다.2. 계약상대방 : 삼성SDI - 최근 매출액(원) : 20,124,069,515,854 - 주요사업 : 에너지솔루션, 전자재료 사업 - 회사와의 관계 : 없음3. 판매ㆍ공급지역 : 삼성SDI 국내 및 해외공장 4. 계약기간 : `24-01-01 ~ `28-12-31	명시된 계약기간과 같이 4년 동안의 장기 공급계약으로서,고객사와 협의된 내용에 따라 계약 이행중인 사항입니다.

2024-03-26(최초공시 :2023-12-26)	타법인 주식 및출자증권 취득결정	타법인 주식 및 출자증권 취득결정1. 발행회사 : EcoCAM Canada Inc.2. 취득금액 : 117,746,400,0003. 취득예정일 : ~ `24-12-314. 취득목적 : 북미 내 양극활물질 공장 신설을 위한 자금출자	당기 중 출자 완료하였습니다.

2024-02-27	상장폐지 승인을 위한의안상정 결정	상장폐지 승인을 위한 의안상정 결정- 상장폐지 목적 : 유가증권시장상장- 주주총회 일시 : `24-03-26- 이사회 결의일 : `24-02-27- 향후일정 : 상기 정기주주총회 부의 안건으로 상정 후 가결시 유가증권시장본부의 상장승인을 조건부로 코스닥시장 상장폐지 및 유가증권시장 상장 진행 예정	'24년 3월 26일 제 8기 정기주주총회를 통해본 안건을 승인 완료하였습니다.

2025-02-28	기타 주요경영사항	유가증권시장 이전상장을 위한 예비심사 신청 철회- 상장예비심사 청구일자: `24-11-27- 상장예비심사 철회일자: `25-02-28	경영실적 개선 확인 후 유가증권시장 이전상장예비심사를 재신청 할 예정입니다.

에코프로머티리얼즈	2025-06-25(최초공시 :2024-02-28)	신규시설투자등	- 투자대상 : 전구체 제조설비 및 황산메탈 제련설비 - 투자금액: 7,553억원 - 투자기간: `24-02-28 ~ `26-09-30	경북 포항시 영일만 산업단지에 부지를 조성하고시설투자를 진행 중

※ 타인에대한채무보증결정 등 일상적인 사항인 경우 기재를 생략하였습니다.