비에이치아이 분기보고서 (2026.03)
1. 공시내용 진행 및 변경사항

가. 공시사항의 진행 및 변경상황 1) 단일판매 공급계약 진행현황

기준일 : 2026.03.31 단위 : 백만원

No.	신고일자	계약내역	판매/공급금액	대금수령금액	대금 미수령사유	향후 추진계획

계약명	계약상대방	계약종료일	주요 계약조건	확정계약금액	조건부 계약금액	계약금액총액	당기	누적	당기	누적

1	16-06-08	발전설비 공급계약 체결	Petrovietnam Long Phu 1 Power Plant Project Management Board	-	-	9,063	0	9,063	21	8,858	0	4,504	변경계약 진행중에 있습니다.	26년내 계약 변경하여 납품 및 대금 수령 예정이나 공사 진행과정에서 변동될 수 있습니다.

2	20-07-23	LNG 복합화력 발전설비 공급계약	현대건설	2026-07-30	-	51,031	0	51,031	68	50,804	0	49,098	26년중 납품대금 수령예정 및 제작 진행중에 있습니다.	계약종료일까지 납품 및 대금 수령 예정이나 공사 진행과정에서 변동될 수 있습니다.

3	21-10-28	발전설비 공급계약 체결	현대건설	2026-07-31	-	47,681	0	47,681	0	47,616	1,152	40,667	-	계약종료일까지 납품 및 대금 수령 예정이나 공사 진행과정에서 변동될 수 있습니다.

4	22-01-11	발전설비 공급계약 체결	현대제철	2027-04-15	-	22,930	0	22,930	610	21,821	761	15,250	-	계약종료일까지 납품 및 대금 수령 예정이나 공사 진행과정에서 변동될 수 있습니다.

5	22-10-31	LNG 복합화력 발전설비 공급계약	대우건설	2028-01-25	-	90,192	0	90,192	2,626	52,754	2,465	55,354	-	계약종료일까지 납품 및 대금 수령 예정이나 공사 진행과정에서 변동될 수 있습니다.

6	23-10-04	LNG 복합화력 발전설비 공급계약	두산에너빌리티㈜	2026-06-30	-	44,850	0	44,850	415	43,304	1,780	44,699	-	계약종료일까지 납품 및 대금 수령 예정이나 공사 진행과정에서 변동될 수 있습니다.

7	23-11-15	LNG 복합화력 발전설비 공급계약	Toshiba Plant Systems and Services Corporation	2026-12-31	-	16,372	0	16,372	1,133	13,839	0	15,554	27년중 유보금 수령예정입니다.	계약종료일까지 납품 및 대금 수령 예정이나 공사 진행과정에서 변동될 수 있습니다.

8	24-03-05	LNG 복합화력 발전설비 공급계약	대우건설	2026-10-01	-	47,500	0	47,500	667	45,788	4,399	41,169	-	계약종료일까지 납품 및 대금 수령 예정이나 공사 진행과정에서 변동될 수 있습니다.

9	24-03-05	LNG 복합화력 발전설비 공급계약	SEPCOIII	2026-06-30	-	104,060	0	104,060	367	102,544	3,424	83,248	-	계약종료일까지 납품 및 대금 수령 예정이나 공사 진행과정에서 변동될 수 있습니다.

10	24-03-05	LNG 복합화력 발전설비 공급계약	SEPCOIII	2026-06-30	-	97,056	0	97,056	217	89,290	5,796	75,366	-	계약종료일까지 납품 및 대금 수령 예정이나 공사 진행과정에서 변동될 수 있습니다.

11	24-04-03	LNG 복합화력 발전설비 공급계약	두산에너빌리티	2026-12-30	-	41,200	0	41,200	368	37,173	6,380	37,701	-	계약종료일까지 납품 및 대금 수령 예정이나 공사 진행과정에서 변동될 수 있습니다.

12	24-05-31	LNG 복합화력 발전설비 공급계약	Toshiba Plant Systems and Services Corporation	2030-02-01	-	119,440	0	119,440	7,943	12,185	0	23,888	26년 4월 중도금 수령 완료하였습니다.	계약종료일까지 납품 및 대금 수령 예정이나 공사 진행과정에서 변동될 수 있습니다.

13	24-07-31	LNG 복합화력 발전설비 공급계약	Toshiba Plant Systems and Services Corporation	2030-11-25	-	274,099	0	274,099	2,788	9,021	0	82,230	26년중 중도금 수령예정 및 제작 진행중에 있습니다.	계약종료일까지 납품 및 대금 수령 예정이나 공사 진행과정에서 변동될 수 있습니다.

14	24-08-22	발전 EPC 공사 계약 체결	한국지역난방공사	2028-12-01	-	239,650	0	239,650	10,131	39,043	0	54,204	26년 4월 중도금 수령 완료하였습니다.	계약종료일까지 납품 및 대금 수령 예정이나 공사 진행과정에서 변동될 수 있습니다.

15	24-10-25	발전설비 공급계약 체결	주식회사 포스코	2026-06-30	-	21,900	0	21,900	6,174	12,087	569	7,192	-	계약종료일까지 납품 및 대금 수령 예정이나 공사 진행과정에서 변동될 수 있습니다.

16	24-11-12	LNG 복합화력 발전설비 공급계약	두산에너빌리티	2027-07-30	-	122,089	0	122,089	18,442	103,394	7,465	56,512	-	계약종료일까지 납품 및 대금 수령 예정이나 공사 진행과정에서 변동될 수 있습니다.

17	24-11-25	LNG 복합화력 발전설비 공급계약	한국남동발전㈜	2027-06-30	-	136,900	0	136,900	14,331	78,751	0	36,350	26년중 중도금 수령예정 및 제작 진행중에 있습니다.	계약종료일까지 납품 및 대금 수령 예정이나 공사 진행과정에서 변동될 수 있습니다.

18	24-12-17	LNG 복합화력 발전설비 공급계약	Alghanim International General Trading Construction	2026-04-30	선급금 : 유 대금지급조건 : Invoice 청구후 45일이내 지급	50,666	0	50,666	4,870	45,402	17,337	36,565	-	계약종료일까지 납품 및 대금 수령 예정이나 공사 진행과정에서 변동될 수 있습니다.

19	25-02-11	원자력 발전설비 공급계약	한국수력원자력	2029-06-30	선급금 : 유 대금지급조건 : 청구일로부터 5영업일이내	42,453	0	42,453	2,277	8,443	0	12,462	27년중 납품대금 수령예정 및 제작 진행중에 있습니다.	계약종료일까지 납품 및 대금 수령 예정이나 공사 진행과정에서 변동될 수 있습니다.

20	25-02-11	원자력 발전설비 공급계약	한국수력원자력	2029-07-31	선급금 : 유 대금지급조건 : 청구일로부터 5영업일이내	59,747	0	59,747	2,206	9,806	0	17,579	26년중 납품대금 수령예정 및 제작 진행중에 있습니다.	계약종료일까지 납품 및 대금 수령 예정이나 공사 진행과정에서 변동될 수 있습니다.

21	25-02-12	LNG 복합화력 발전설비 공급계약	Harbin Electric International Co., Ltd.	2026-07-15	선급금 : 유 대금지급조건 : Invoice 청구후 45일이내 지급	148,477	0	148,477	33,260	103,867	8,492	60,584	-	계약종료일까지 납품 및 대금 수령 예정이나 공사 진행과정에서 변동될 수 있습니다.

22	25-02-12	LNG 복합화력 발전설비 공급계약	Harbin Electric International Co., Ltd.	2026-07-15	선급금 : 유 대금지급조건 : Invoice 청구후 45일이내 지급	140,868	0	140,868	24,904	90,264	3,403	52,816	-	계약종료일까지 납품 및 대금 수령 예정이나 공사 진행과정에서 변동될 수 있습니다.

23	25-03-31	LNG 복합화력 발전설비 공급계약	FUJI ELECTRIC Co Ltd	2031-03-03	선급금 : 유 대금지급조건 : Invoice 청구후 30일이내 지급	66,818	0	66,818	572	1,624	6,682	23,386	-	계약종료일까지 납품 및 대금 수령 예정이나 공사 진행과정에서 변동될 수 있습니다.

24	25-04-23	LNG 복합화력 발전설비 공급계약	The Joint Venture of "PSP","PCI" and "PC"	2027-02-18	선급금 : 유 대금지급조건 : Invoice 청구후 30일이내 지급	163,174	0	163,174	36,301	55,513	16,317	40,793	-	계약종료일까지 납품 및 대금 수령 예정이나 공사 진행과정에서 변동될 수 있습니다.

25	25-04-25	발전설비 공급계약 체결	San miguel Global Power Hoidings Corp	2028-09-30	선급금 : 유 대금지급조건 : Invoice 청구후 30일이내 지급	517,732	0	517,732	54,613	138,583	14,440	89,106	-	계약종료일까지 납품 및 대금 수령 예정이나 공사 진행과정에서 변동될 수 있습니다.

26	25-06-05	원자력 발전설비 공급계약	한국수력원자력	2029-07-31	선급금 : 유 대금지급조건 : 청구일로부터 5영업일이내	47,950	0	47,950	2,109	3,828	0	23,415	27년중 납품대금 수령예정 및 제작 진행중에 있습니다.	계약종료일까지 납품 및 대금 수령 예정이나 공사 진행과정에서 변동될 수 있습니다.

27	25-08-20	LNG 복합화력 발전설비 공급계약	두산에너빌리티	2028-06-30	선급금 : 유 대금지급조건 : 세금계산서 발행 후 익월 말일 지급	47,610	0	47,610	718	999	0	9,522	26년중 납품대금 수령예정 및 제작 진행중에 있습니다.	계약종료일까지 납품 및 대금 수령 예정이나 공사 진행과정에서 변동될 수 있습니다.

28	25-10-13	LNG 복합화력 발전설비 공급계약	Mitsubishi Power, Ltd.	2031-05-01	선급금 : 유 대금지급조건 : -	252,342	0	252,342	480	593	25,234	50,468	-	계약종료일까지 납품 및 대금 수령 예정이나 공사 진행과정에서 변동될 수 있습니다.

29	25-10-31	LNG 복합화력 발전설비 공급계약	두산에너빌리티	2029-02-28	선급금 : 유 대금지급조건 : 세금계산서 발행 후 익월 말일 지급	70,591	0	70,591	7,077	7,205	0	7,059	26년 4월 중도금 수령 완료하였습니다.	계약종료일까지 납품 및 대금 수령 예정이나 공사 진행과정에서 변동될 수 있습니다.

30	25-12-11	LNG 복합화력 발전설비 공급계약	(주)포스코이앤씨	2028-09-30	선급금 : 유 대금지급조건 : 세금계산서 발행일 기준 60일 이내 지급	50,000	0	50,000	103	106	0	5,434	26년중 중도금 수령예정 및 제작 진행중에 있습니다.	계약종료일까지 납품 및 대금 수령 예정이나 공사 진행과정에서 변동될 수 있습니다.

31	25-12-22	LNG 복합화력 발전설비 공급계약	삼성물산	2027-09-01	선급금 : 유 대금지급조건 : 청구일로부터 45일 이내	149,197	0	149,197	30,152	77,857	0	30,163	26년중 납품대금 수령예정 및 제작 진행중에 있습니다.	계약종료일까지 납품 및 대금 수령 예정이나 공사 진행과정에서 변동될 수 있습니다.

32	25-12-22	LNG 복합화력 발전설비 공급계약	IHI	2030-01-21	선급금 : 유 대금지급조건 : 청구일로부터 30일이내 지급	20,415	0	20,415	0	0	2,041	2,041	-	계약종료일까지 납품 및 대금 수령 예정이나 공사 진행과정에서 변동될 수 있습니다.

33	26-01-02	LNG 복합화력 발전설비 공급계약	(주)포스코이앤씨	2029-04-30	선급금 : 유 대금지급조건 : 세금계산서발행일로부터 60일이내 지급	42,000	0	42,000	61	61	16,659	16,659	-	계약종료일까지 납품 및 대금 수령 예정이나 공사 진행과정에서 변동될 수 있습니다.

34	26-03-11	LNG 복합화력 발전설비 공급계약	CHEC-HEI-THCC General Partner	2029-02-13	선급금 : 유 대금지급조건 : Invoice 청구일로부터 45일이내 지급	56,576	0	56,576	11	11	0	0	26년 5월중 선수금 수령예정 및 제작 진행중에 있습니다.	계약종료일까지 납품 및 대금 수령 예정이나 공사 진행과정에서 변동될 수 있습니다.

- 계약금액총액은 조건부계약금액을 포함한 금액으로 최종 공시 당시의 원화 환산액 입니다.- 판매/공급금액은 계약금액에서 당해 프로젝트 진행률을 곱한 금액입니다.- 대금수령금액은 실제 수령금액에서 최종 공시일 기준 환율을 곱하여 환산한 금액입니다.2) 그 외

- 해당사항 없습니다.