비에이치아이 사업보고서 (2024.12)
1. 공시내용 진행 및 변경사항

가. 공시사항의 진행 및 변경상황 1) 단일판매 공급계약 진행현황

기준일 : 2024.12.31 단위 : 백만원

No.	신고일자	계약내역	계약금액총액	판매/공급금액	대금수령금액	대금 미수령사유	향후 추진계획

계약명	계약상대방	계약종료일	주요 계약조건	조건부 계약금액	당기	누적	당기	누적

1	16-06-08	발전설비 공급계약 체결	OJSC "Power machines"	25-12-31	-	-	9,063	0	8,837	0	4,504	현지 사정으로 공사지연중에 있습니다.	25년내 계약 변경하여 납품 및대금 수령 예정이나 공사 진행과정에서 변동 가능성 있습니다.

2	20-07-23	LNG 복합화력 발전설비공급계약	현대건설	25-07-30	-	-	51,031	1,503	49,315	815	40,477	-	계약종료일까지 납품 및 대금수령 예정이나 공사 진행과정에서 변동될 수 있습니다.

3	21-09-28	화력발전소 환경설비 공급계약 체결	KC코트렐	25-03-31	-	-	62,427	3,437	62,136	11,837	42,458	-	계약종료일까지 납품 및 대금수령 예정이나 공사 진행과정에서 변동될 수 있습니다.

4	21-10-28	발전설비 공급계약 체결	현대건설	25-10-15	-	-	48,961	7,453	39,043	3,261	26,329	-	계약종료일까지 납품 및 대금수령 예정이나 공사 진행과정에서 변동될 수 있습니다.

5	22-08-17	발전설비 공급계약 체결	MC-HDEC-CC1 Consortium	25-04-16	-	-	51,320	7,812	40,925	27,750	41,674	-	계약종료일까지 납품 및 대금수령 예정이나 공사 진행과정에서 변동될 수 있습니다.

6	22-01-10	LNG 복합화력 발전설비공급계약	삼성물산	25-08-01	-	-	54,877	621	54,591	433	54,754	-	계약종료일까지 납품 및 대금수령 예정이나 공사 진행과정에서 변동될 수 있습니다.

7	22-01-11	발전설비 공급계약 체결	현대제철	27-04-15	-	-	22,930	5,406	17,482	2,216	8,366	-	계약종료일까지 납품 및 대금수령 예정이나 공사 진행과정에서 변동될 수 있습니다.

8	22-08-24	LNG 복합화력 발전설비공급계약	(주)포스코건설	25-06-30	-	-	36,452	6,036	35,497	9,009	36,113	-	계약종료일까지 납품 및 대금수령 예정이나 공사 진행과정에서 변동될 수 있습니다.

9	22-10-31	LNG 복합화력 발전설비공급계약	대우건설	28-01-25	-	-	90,192	24,847	38,513	23,104	47,880	-	계약종료일까지 납품 및 대금수령 예정이나 공사 진행과정에서 변동될 수 있습니다.

10	23-05-22	LNG 복합화력 발전설비공급계약	씨지앤대산전력	25-08-15	-	-	42,650	38,148	39,164	18,556	35,490	-	계약종료일까지 납품 및 대금수령 예정이나 공사 진행과정에서 변동될 수 있습니다.

11	23-10-04	LNG 복합화력 발전설비공급계약	두산에너빌리티㈜	26-06-30	-	-	44,850	31,152	37,588	24,455	33,425	-	계약종료일까지 납품 및 대금수령 예정이나 공사 진행과정에서 변동될 수 있습니다.

12	23-11-15	LNG 복합화력 발전설비공급계약	Toshiba Plant Systems andServices Corporation	26-12-31	-	-	16,372	2,194	2,278	5,730	7,368	-	계약종료일까지 납품 및 대금수령 예정이나 공사 진행과정에서 변동될 수 있습니다.

13	24-03-05	LNG 복합화력 발전설비공급계약	대우건설	26-05-28	-	-	47,500	13,802	13,802	4,871	4,871	-	계약종료일까지 납품 및 대금수령 예정이나 공사 진행과정에서 변동될 수 있습니다.

14	24-03-05	LNG 복합화력 발전설비공급계약	SEPCOIII	25-10-03	-	-	104,060	51,654	51,654	36,620	36,620	-	계약종료일까지 납품 및 대금수령 예정이나 공사 진행과정에서 변동될 수 있습니다.

15	24-03-05	LNG 복합화력 발전설비공급계약	SEPCOIII	25-10-03	-	-	97,056	42,690	42,690	34,156	34,156	-	계약종료일까지 납품 및 대금수령 예정이나 공사 진행과정에서 변동될 수 있습니다.

16	24-03-26	발전설비 공급계약 체결	한화에너지 주식회사	25-09-30	-	-	32,941	13,249	13,249	10,078	10,078	-	계약종료일까지 납품 및 대금수령 예정이나 공사 진행과정에서 변동될 수 있습니다.

17	24-04-03	LNG 복합화력 발전설비공급계약	두산에너빌리티	26-12-30	-	-	41,200	20,364	20,364	8,395	8,395	-	계약종료일까지 납품 및 대금수령 예정이나 공사 진행과정에서 변동될 수 있습니다.

18	24-05-31	LNG 복합화력 발전설비공급계약	Toshiba Plant Systems andServices Corporation	30-02-01	-	-	119,440	444	444	11,944	11,944	-	계약종료일까지 납품 및 대금수령 예정이나 공사 진행과정에서 변동될 수 있습니다.

19	24-07-31	LNG 복합화력 발전설비공급계약	Toshiba Plant Systems andServices Corporation	30-11-25	-	-	274,099	272	272	27,410	27,410	-	계약종료일까지 납품 및 대금수령 예정이나 공사 진행과정에서 변동될 수 있습니다.

20	24-08-08	LNG 복합화력 발전설비공급계약	Samsung C CorporationSaudi Arabia	25-11-17	-	1,744	25,124	2,412	2,412	4,991	4,991	-	계약종료일까지 납품 및 대금수령 예정이나 공사 진행과정에서 변동될 수 있습니다.

21	24-08-22	발전 EPC 공사 계약 체결	한국지역난방공사	28-12-01	-	-	239,650	11,010	11,010	54,204	54,204	-	계약종료일까지 납품 및 대금수령 예정이나 공사 진행과정에서 변동될 수 있습니다.

22	24-10-25	발전설비 공급계약 체결	주식회사 포스코	26-06-30	-	-	21,900	0	0	2,649	2,649	-	계약종료일까지 납품 및 대금수령 예정이나 공사 진행과정에서 변동될 수 있습니다.

23	24-11-12	LNG 복합화력 발전설비공급계약	두산에너빌리티	26-03-30	-	-	122,089	11	11	0	0	25년 1월 선수금 수령 및 제작 진행중에 있습니다.	계약종료일까지 납품 및 대금수령 예정이나 공사 진행과정에서 변동될 수 있습니다.

24	24-11-25	LNG 복합화력 발전설비공급계약	한국남동발전㈜	27-03-15	-	-	136,900	8,068	8,068	0	0	25년 2월 선수금 수령 및 제작 진행중에 있습니다.	계약종료일까지 납품 및 대금수령 예정이나 공사 진행과정에서 변동될 수 있습니다.

25	24-12-17	LNG 복합화력 발전설비공급계약	Alghanim International General Trading Construction	26-04-30	선급금 : 유대금지급조건 : Invoice 청구후 45일이내 지급	-	50,666	15	15	430	430	-	계약종료일까지 납품 및 대금수령 예정이나 공사 진행과정에서 변동될 수 있습니다.

- 계약금액총액은 조건부계약금액을 포함한 금액입니다.- 계약금액총액은 최종공시일 기준 계약금액입니다.- 판매/공급금액은 계약금액에서 당해 프로젝트 진행률을 곱한 금액입니다.- 대금수령금액은 실제 수령금액에서 최종 공시일 기준 환율을 곱하여 환산한 금액입니다.2) 그 외

No.	신고일자	제목	신고내용	신고사항의 진행사항

1	24-11-18	수시공시의무관련사항(공정공시)	신한울3,4호기 원자력 발전소 내 스테인리스 스틸 라이너(C210) 공급 관련 사전작업착수지시서(ATP) 수령	25-02-11 단일판매공급계약체결 공시 완료

2	24-11-22	수시공시의무관련사항(공정공시)	신한울3,4호기 원자력 발전소 내 원자로건물 철판(C208) 공급 관련 사전작업착수지시서(ATP) 수령	25-02-11 단일판매공급계약체결 공시 완료