비에이치아이 분기보고서 (2025.09)
1. 공시내용 진행 및 변경사항

가. 공시사항의 진행 및 변경상황 1) 단일판매 공급계약 진행현황

기준일 : 2025.09.30. 단위 : 백만원

No.	신고일자	계약내역	계약금액총액	판매/공급금액	대금수령금액	대금 미수령사유	향후 추진계획

계약명	계약상대방	계약종료일	주요 계약조건	조건부 계약금액	당기	누적	당기	누적

1	16-06-08	발전설비 공급계약 체결	OJSC "Power machines"	2025-12-31	-	0	9,063	0	8,837	0	4,504	현지 사정으로 공사 지연중에 있습니다.	25년내 계약 변경하여 납품 및 대금 수령 예정이나 공사 진행과정에서 변동 가능성 있습니다.

2	20-07-23	LNG 복합화력 발전설비 공급계약	현대건설	2025-07-30	-	0	51,031	969	50,284	8,124	48,600	-	계약종료일까지 납품 및 대금 수령 예정이나 공사 진행과정에서 변동될 수 있습니다.

3	21-10-28	발전설비 공급계약 체결	현대건설	2025-10-15	-	0	47,681	8,841	46,864	10,479	39,515	-	계약종료일까지 납품 및 대금 수령 예정이나 공사 진행과정에서 변동될 수 있습니다.

4	22-01-11	발전설비 공급계약 체결	현대제철	2027-04-15	-	0	22,930	2,369	19,851	6,123	14,489	-	계약종료일까지 납품 및 대금 수령 예정이나 공사 진행과정에서 변동될 수 있습니다.

5	22-10-31	LNG 복합화력 발전설비 공급계약	대우건설	2028-01-25	-	0	90,192	10,738	49,251	1,719	49,599	-	계약종료일까지 납품 및 대금 수령 예정이나 공사 진행과정에서 변동될 수 있습니다.

6	23-10-04	LNG 복합화력 발전설비 공급계약	두산에너빌리티㈜	2026-06-30	-	0	44,850	4,247	41,835	8,069	41,495	-	계약종료일까지 납품 및 대금 수령 예정이나 공사 진행과정에서 변동될 수 있습니다.

7	23-11-15	LNG 복합화력 발전설비 공급계약	Toshiba Plant Systems and Services Corporation	2026-12-31	-	0	16,372	8,215	10,493	0	7,368	25년 10월 납품대금 수령 완료 및 제작 진행중에 있습니다.	계약종료일까지 납품 및 대금 수령 예정이나 공사 진행과정에서 변동될 수 있습니다.

8	24-03-05	LNG 복합화력 발전설비 공급계약	대우건설	2026-05-28	-	0	47,500	26,539	40,342	22,987	27,858	-	계약종료일까지 납품 및 대금 수령 예정이나 공사 진행과정에서 변동될 수 있습니다.

9	24-03-05	LNG 복합화력 발전설비 공급계약	SEPCOIII	2025-10-03	-	0	104,060	51,003	102,656	26,447	63,068	-	계약종료일까지 납품 및 대금 수령 예정이나 공사 진행과정에서 변동될 수 있습니다.

10	24-03-05	LNG 복합화력 발전설비 공급계약	SEPCOIII	2025-10-03	-	0	97,056	46,352	89,042	26,745	60,900	-	계약종료일까지 납품 및 대금 수령 예정이나 공사 진행과정에서 변동될 수 있습니다.

11	24-04-03	LNG 복합화력 발전설비 공급계약	두산에너빌리티	2026-12-30	-	0	41,200	15,325	35,690	21,970	30,365	-	계약종료일까지 납품 및 대금 수령 예정이나 공사 진행과정에서 변동될 수 있습니다.

12	24-05-31	LNG 복합화력 발전설비 공급계약	Toshiba Plant Systems and Services Corporation	2030-02-01	-	0	119,440	2,260	2,704	11,944	23,888	-	계약종료일까지 납품 및 대금 수령 예정이나 공사 진행과정에서 변동될 수 있습니다.

13	24-07-31	LNG 복합화력 발전설비 공급계약	Toshiba Plant Systems and Services Corporation	2030-11-25	-	0	274,099	4,144	4,416	54,820	82,230	-	계약종료일까지 납품 및 대금 수령 예정이나 공사 진행과정에서 변동될 수 있습니다.

14	24-08-08	LNG 복합화력 발전설비 공급계약	Samsung C Corporation Saudi Arabia	2025-11-17	-	1,744	25,124	20,040	22,452	4,921	9,912	-	계약종료일까지 납품 및 대금 수령 예정이나 공사 진행과정에서 변동될 수 있습니다.

15	24-08-22	발전 EPC 공사 계약 체결	한국지역난방공사	2028-12-01	-	0	239,650	22,934	22,934	0	54,204	26년중 중도금 수령예정 및 제작 진행중에 있습니다.	계약종료일까지 납품 및 대금 수령 예정이나 공사 진행과정에서 변동될 수 있습니다.

16	24-10-25	발전설비 공급계약 체결	주식회사 포스코	2026-06-30	-	0	21,900	3,020	3,020	3,974	6,623	-	계약종료일까지 납품 및 대금 수령 예정이나 공사 진행과정에서 변동될 수 있습니다.

17	24-11-12	LNG 복합화력 발전설비 공급계약	두산에너빌리티	2026-03-30	-	0	122,089	30,171	30,182	49,048	49,048	-	계약종료일까지 납품 및 대금 수령 예정이나 공사 진행과정에서 변동될 수 있습니다.

18	24-11-25	LNG 복합화력 발전설비 공급계약	한국남동발전㈜	2027-03-15	-	0	136,900	38,319	46,387	36,350	36,350	-	계약종료일까지 납품 및 대금 수령 예정이나 공사 진행과정에서 변동될 수 있습니다.

19	24-12-17	LNG 복합화력 발전설비 공급계약	Alghanim International General Trading Construction	2026-04-30	선급금 : 유 대금지급조건 : Invoice 청구후 45일이내 지급	0	50,666	26,788	26,804	10,159	10,589	-	계약종료일까지 납품 및 대금 수령 예정이나 공사 진행과정에서 변동될 수 있습니다.

20	25-02-11	원자력 발전설비 공급계약	한국수력원자력	2029-06-30	선급금 : 유 대금지급조건 : 청구일로부터 5영업일이내	0	41,540	5,385	5,385	12,462	12,462	-	계약종료일까지 납품 및 대금 수령 예정이나 공사 진행과정에서 변동될 수 있습니다.

21	25-02-11	원자력 발전설비 공급계약	한국수력원자력	2029-07-31	선급금 : 유 대금지급조건 : 청구일로부터 5영업일이내	0	58,597	6,252	6,252	17,579	17,579	-	계약종료일까지 납품 및 대금 수령 예정이나 공사 진행과정에서 변동될 수 있습니다.

22	25-02-12	LNG 복합화력 발전설비 공급계약	Harbin Electric International Co., Ltd.	2026-07-15	선급금 : 유 대금지급조건 : Invoice 청구후 45일이내 지급	0	148,603	36,810	36,810	29,332	29,332	-	계약종료일까지 납품 및 대금 수령 예정이나 공사 진행과정에서 변동될 수 있습니다.

23	25-02-12	LNG 복합화력 발전설비 공급계약	Harbin Electric International Co., Ltd.	2026-07-15	선급금 : 유 대금지급조건 : Invoice 청구후 45일이내 지급	0	144,468	33,786	33,786	28,548	28,548	-	계약종료일까지 납품 및 대금 수령 예정이나 공사 진행과정에서 변동될 수 있습니다.

24	25-03-31	LNG 복합화력 발전설비 공급계약	FUJI ELECTRIC Co Ltd	2031-03-03	선급금 : 유 대금지급조건 : Invoice 청구후 30일이내 지급	0	66,818	742	742	16,705	16,705	-	계약종료일까지 납품 및 대금 수령 예정이나 공사 진행과정에서 변동될 수 있습니다.

25	25-04-23	LNG 복합화력 발전설비 공급계약	The Joint Venture of "PSP","PCI" and "PC"	2027-02-18	선급금 : 유 대금지급조건 : Invoice 청구후 30일이내 지급	0	163,174	1,481	1,481	24,476	24,476	-	계약종료일까지 납품 및 대금 수령 예정이나 공사 진행과정에서 변동될 수 있습니다.

26	25-04-25	발전설비 공급계약 체결	San miguel Global Power Hoidings Corp	2028-09-30	선급금 : 유 대금지급조건 : Invoice 청구후 30일이내 지급	0	517,732	74,106	74,106	7,220	7,220	-	계약종료일까지 납품 및 대금 수령 예정이나 공사 진행과정에서 변동될 수 있습니다.

27	25-06-05	원자력 발전설비 공급계약	한국수력원자력	2029-07-31	선급금 : 유 대금지급조건 : 청구일로부터 5영업일이내	0	46,830	309	309	23,415	23,415	-	계약종료일까지 납품 및 대금 수령 예정이나 공사 진행과정에서 변동될 수 있습니다.

28	25-08-20	LNG 복합화력 발전설비 공급계약	두산에너빌리티	2028-06-30	선급금 : 유 대금지급조건 : 세금계산서 발행 후 익월 말일 지급	0	47,610	8	8	9,522	9,522	-	계약종료일까지 납품 및 대금 수령 예정이나 공사 진행과정에서 변동될 수 있습니다.

- 계약금액총액은 조건부계약금액을 포함한 금액으로 최종 공시 당시의 원화 환산액 입니다.- 판매/공급금액은 계약금액에서 당해 프로젝트 진행률을 곱한 금액입니다.- 대금수령금액은 실제 수령금액에서 최종 공시일 기준 환율을 곱하여 환산한 금액입니다.2) 그 외

No.	신고일자	제목	신고내용	신고사항의 진행사항

1	25-02-18	수시공시의무관련사항(공정공시)	Qatar 지역 Facility E 담수발전플랜트 내 HRSG 공급 관련 제한작업착수지시서(LNTP) 수령	25년중 정식계약후 단일판매 공급계약 공시 예정입니다.