비츠로시스 분기보고서 (2021.03)
6. 주요계약 및 연구개발활동

1. 주요계약당사는 공시서류작성기준일 현재 일상적인 영업활동 이외에 회사의 재무상태에 영향을 미 치는 비경상적인 중요계약은 존재하지 않습니다.2. 연구개발활동

1. 연구개발조직 당사의 연구개발활동과 관련한 조직은 기술연구소 단일조직으로 구성되어 있습니다.2. 연구개발비용제34(당) 1분기

(단위 : 천원)

구분	산업재산권	컴퓨터소프트웨어	개발비	합계

당기초	-	-	-	-

취득	-	5,302	-	5,302

상각	-	(88)	-	(88)

당1분기말	-	5,214	-	5,214

취득원가	44,106	1,740,618	23,562,123	25,346,847

상각누계액	(43,465)	(1,697,195)	(10,637,607)	(12,378,267)

손상차손누계액	(641)	(38,209)	(8,160,514)	(8,199,364)

정부보조금	-	-	(4,764,002)	(4,764,002)

3. 연구개발실적

순번	연구명	연구내용	진행상황

1	디지털 변전소 IEC-61850 개발	한전에 납품하기 위한 HMI 및 정보 연계 장치 개발	[개발 완료]
1. 적합성 인증 사전시험 완료
2. UCA 인증 완료
3. 한전 품목 등록 완료
4. 한전 IOP(상호운영성 시험) 참여
5. 오천변전소 납품 예정(8월)
6. 오천변전소 납품 및 현장 시운전 진행 중
7. 오천변전소 시운전 완료 및 현장 운영 중

2	예방진단시스템 개발	부분 방전 신호 처리에 의한 판별알고리즘 탑재 Local Unit,진단 서버 및 HMI 개발	[개발 완료]
1. 제품개발완료
2. IEC61850 사전적합성 시험 완료
3. 한국전력공사 사전 적합성 시험 완료
4. 철도시설공단 제품 납품
5. 한전 전력 연구원 시험 완료
6. 한국전력공사 현장 납품 예정(2017년 10월)
7. 한국전력공사 준공
8. 전력연구원 최종 시험 완료

3	고속철도용 분기기 관리운영시스템 개발	고속철도용 분기기를 24시간 on-line monitoring하여 시스템의 상태를 분석할 수 있는 관리운영시스템 개발	[개발 완료]
1. 2차년도 진행 중
2. KTX 경부선 2단계 울산역 실증용 현장부설 운영 중
3. 2차년도 평가 완료
4. 3차년도 협약 완료 및 개발 진행 중
5. 최종 보고서 작성
6. 최종 평가 완료
7. 개발 완료

4	에너지 Saving 시스템 개발	모터 효율 분석 및 취송수 예측에 의한 에너지 Saving시스템 개발(심야 전력 시간대 효율 높은 펌프 집중 가동)	[개발 완료]
1. 시스템 설계 중
2. 예측알고리즘 테스트 완료
3. 펌프 효율 측정 알고리즘 개발 완료

5	장거리 배관용 타공사 감시시스템 개발	한국가스공사 협력기술개발과제 한국가스공사내 매설배관에 가해지는 충격을 감지하며, 동시에 그 위치를 찾아내어 배관의 파괴를 막음	[개발 완료]
1. 기밀 치공구 제작 완료
2. 모의 배관시험 완료
3. 클라이언트 모듈 설계 및 제작 진행 중
4. 실배관 실증 6Km, 12Km 시험 완료
5. 과제 연장 1년 2016년 11월 30일 완료 예정(가스공사에서 16Km 시험을 위한 장소 섭외 지연으로 연장)
6. 최종 평가: 2017년 9월로 연기(16Km 현장 시험 후 최종 평가 진행)
7. 2017년 10월 최종 평가 완료

6	C-ITS용 WAVE 통신 RSE 개발	C-ITS 서비스를 구현하기 위해 V2I 지원가능한 Wave 통신 모듈 개발	[프로젝트 중단]
1. 국내외 표준 동향 파악
2. WAVE 통신 모듈 기술 동향 파악 중
3. 칩선정 완료
4. 보드 설계 중
5. 시장 상황에 따라서 프로젝트 중단

7	저심도 도시철도형 전력공급시스템 개발	PWM방식을 적용한 교류/직류변환용 PCS개발로 철도차량운송용 직류급전을 실시함에 있어서 능동형 정전압 제어를 통해 변전소간 급전거리 대응을 목표로하며 동시에 추가적 설비 없이 철도차량의 에너지 회생을 달성함.	[개발 완료]
1. 전력공급시스템 하드웨어 상세 설계 완료
2. PCS 제어 알고리즘 설계 완료
3. 보호 인터페이스 설계 완료
4. 변전소간 영향 분석 시뮬레이션 완료
5. 단위모듈 제작 진행 예정
6. 차년도 협약 완료(국토 교통과학기술진흥원) 및 개발 진행 중
7. 종합시험
8. 현장 적용(9월 중)
9. 시운전(11월 ~ 2월)
10. 2017년 3월 완료
현장 시험 및 보고서 작성 중
11. 2017년 7월 4차년도 최종 평가
12. 2017년 8월 ~ 12월까지 5차년도 협약 예정
13. 10,000Km Aging 진행 중
14. 10,000Km Aging 완료
15. 병렬화 동작 방법 수정 완료
16. 개발 완료

8	스마트 신호제어 시스템 개발	소통량에 따른 가변 신호 제어 시스템 개발
1. 신호관리 서버 S/W 개발
1) 신호관리 DB 스키마 구축 및 데이터 입력
- 개발 환경 구축
- DB ERD 설계
- 테스트 서버 내 DB 스키마 구축 및 데이터 입력
2) 논리/물리 아키텍처 상세 정의
- 아키텍처 정의서 작성
2. 신호제어 서버 S/W 개발
1) DB 데이터 구축
- 논리/물리 ERD 설계
- DB 데이터 구축
2) DB 데이터 I/F 개발
- 스프링 기술 습득
- DB 데이터 I/F 개발
3. 신호통신 서버 S/W 개발
1) DB 스카마 및 데이터 구축
- DB 구축 완료
2) 제어기 데이터 수신 모듈 개발
- 제어기 통신 유형별 I/F 모듈 개발
- 표준제어기 프로토콜 구현	[개발 진행 중]
1. 신호관리 서버 S/W 개발 진행 중
2. 신호제어 서버 S/W 개발 진행 중
3. 신호통신 서버 S/W 개발 진행 중
4. 신호 운영단말 개발 진행 중
5. DB 설계 완료
6. 현장 적용
7. 제주/ 충추 현장 적용 완료
8. 송산 시험제어 시스템 개발 진행 중

9	IOT 기반 버스통합관리시스템 개발	BMS 센터 개발 및 버스 내 장치 I/F 개발
OBE 및 장치 I/F APP 개발
버스 차내장치 I/F용 도킹 H/W 개발	[프로젝트 중단]
1. 시스템 설계 중
2. 요구사항 수집 및 기능정의
3. 회로 설계 진행중
4. 앱 개발 진행
5. 현장 시험 예정
6. 시장 상황의 변화로 프로젝트 중단

10	스마트팜 개발	센서 GW 개발
제어 GW 개발
컨트롤러 개발
기존시스템 연계
재기동 없이 스테이션 추가 기능 지원
Big Data 지원
모바일 웹 원격 관제 시스템	[프로젝트 중단]
- 시스템 설계 중
- 시장 상황에 따라서 프로젝트 중단

11	철도 급전계통 시뮬레이션 개발	한국철도 열차별 운행 스케줄과 급전계통 해석에 따른 전력설비의 적정성을 시뮬레이션 소프트웨어를 통해 분석하는 기능
1) 개별 열차 운전성능 시뮬레이션
2) 철도 급전계통 해석 알고리즘 개발
3) 열차 종합 운영 시뮬레이션	[개발 완료]
1. 한국철도 기술 연구원 발주 연구과제
2. 열차운행 시뮬레이션
- 열차운행 스케줄
- 철도급전 계통해석
3. 전기철도 급전계통 해석시뮬레이션 2차년도 개발 진행 중
4. 개발 완료 및 보안작업 진행
5. 개발 완료

12	변압기 진단 장비(VTMS-100)	변압기의 절연유 열화 진단 장치
1) 수소 가스의 성분 분석
2) 온도 측정
3) 통신 인터페이스	[개발 진행 중]
1. 요구 사항 분석
2. 회로 설계
3. 시험 진행 중
4. 상용화 버전 개발 중
5. 한전 SPIN 인증 진행 중
6. 자체 시험 완료
7. 한전 SPIN 인증 예정

13	확장형BIT 개발	버스 정보 시스템 개발
1) 확장이 가능한 제품
2) 저비용, 고효율 제품
3) SSLVPN Client 포팅
4) Embedded CPU적용	[개발 완료]
1. 요구 사항 분석
2. 회로 설계
3. 시험
4. CC 인증 진행 중
5. 인천교통공사에 시범 운행 중
6. 인천 설치 및 준공
7. 특허 신청 예정
8. 특허 신청 완료

14	철도 조명설비 에너지 절감을 위한 터널 조명제어	도시철도공사, 조명연구원, 과기대등과 과제 수행.
지하철 터널 구간에 열차가 운행이 없는 경우 터널 등을 소등하여 전기의 사용량을 감소	[개발 완료]
1. 요구 사항 분석
2. 회로 설계
3. 내부 시험
4. 현장 시험 진행 중
5. 현장 적용 / 시험 완료
6. 최종 약 50% 에너지 절감률
7. 최종 보고서 작성 중8. 개발 완료

15	IoT G/W	IoT G/W 개발
현장의 여러 데이터를 IoT G/W를 사용하여 cloud에 전송 및 분석
1) IoT G/W 개발
2) AI 분석
3) 모바일 원격 관제	[개발 완료]
1. 요구 사항 분석
2. 회로 설계 완료
3. AWS의 Greegrass 포팅
4. F/W 개발 진행 중
5. 하드웨어 설계 완료(imx6ul)
6. 개발 완료

16	교통신호제어기 모뎀	교통제어 신호기용 모뎀 수정
기존 인증된 제품의 수정 및 VPN client 인증 진행
1) Hot swap 기능 수정
2) serial to Ethernet 모듈 삭제
3) serial to Ethernet 프로그램밍 추가
4) VPN clinet 인증 진행	[개발 진행 중]
1. 수정 사항 분석
2. Serial to Ethernet 모듈 삭제 및 프로그램 추가 완료
3. Hot swap 기능 추가
4. VPN client 진행 중

17	철도 급전계통 실시간 모의시스템 기술개발	한국철도공사, 한국철도기술 연구원 등과 철도기술 연구사업 과제 수행.
철도 급전계통 실시간 시뮬레이터 구축 및 활용기술 개발(급전시스템 오취급 방지를 위한 휴먼에러 방지 기술 개발)	[개발 중단]
1. 개발 요구사항 및 기술분석
2. 휴먼에러로 인한 장애사례 수집 및 분석
3. 휴먼에러방지기술 개발방향 설정 및 시스템설계
4. 회사 상황에 따라서 프로젝트 중단

18	SA 혼용 운영시스템 개발	한전에 납품하기 위한 디지털변전소 혼용 운영시스템 개발	[개발 진행 중]
1. SA-현장 정보 처리반 내부 기능 시험 진행 완료
2. SA 감시 진단 장치 내부 기능 시험 진행 중
3. SA 운영시스템 내부 기능/성능 시험 및 보완 진행 완료
4. 한전 제품 품목 등록 진행 중

19	변전소 종합 예방진단 시스템 개발	UHF 부분 방전 신호 처리에 의한 판별 알고리즘, 차단기 동작특성, OLTC 모니터링, 부싱 진단 알고리즘 탑재 Local Unit 및 HMI, Web SCADA 개발	[개발 진행 중]
1. 변압기 및 GIS 예방진단 설계/개발 1차 진행 완료
2. HMI 프로그램 설계/개발 진행 중
3. CU 기능 분석 및 보완 개발 진행 중
4. 변압기 및 GIS 예방진단 Local Unit 시제품 개발 완료