대우건설 사업보고서 (2016.12)
6. 기타 재무에 관한 사항

6-1. 재무제표 재작성 등 유의사항 1) 연결회사는 파생상품 위험회피회계 적용 오류 및 총 예정원가 추정의 오류 등으로 전기 연결재무제표를 재작성(미청구공사 등 계정 재분류 포함)하였습니다.

또한, 연결회사는 2015년 이전의 회계기간부터 파생상품에 대하여 위험회피회계를 적용하여 왔으나, 위험회피 문서화 등의 요건을 충족하지 못하는 것으로 보아 2016년 회계기간에 위험회피 적용을 취소하였습니다. 연결회사는 위험회피 회계의 적용 취소 효과를 실무적으로 결정할 수 없어 전기초 연결재무제표를 재작성하여 수정할 수 없었습니다. 만약, 위험회피회계 적용 취소 시기를 전기초 이전까지 소급 적용할 경우 전기초 이익잉여금 및 관련 자산ㆍ부채가 변동될 수 있습니다.연결회사의 전기 오류의 성격 및 전기 연결재무제표 수정으로 인한 연결재무제표의 각 항목별 주요 수정금액은 다음과 같습니다.

(1) 전기 오류의 성격(단위:백만원)

구 분	세전이익에 미치는 효과	비 고

파생상품 위험회계회계	(-)41,084	(*1)

사우디 Jazan 프로젝트	(-)14,162	(*2)

기 타	5,927	(*3)

합 계	(-)49,319

(*1) 파생상품 위험회피회계

연결회사는 파생상품에 대하여 위험회피의 개시시점에 위험회피관계, 위험관리목적 및 위험회피전략을 공식적으로 지정하고 문서화하고 공정가치 위험회피회계를 적용하였으나, 위험회피전략 등에 대한 문서화 등의 요건을 충족하지 못하는 것으로 보아 위험회피회계 적용을 취소하고 관련된 자산 부채 및 관련 손익을 수정하였습니다.

이로 인하여 영업손익이 127,434백만원 감소되었으며, 영업외손익이 86,350백만원 증가되었습니다.

(*2) 사우디 Jazan 프로젝트

사우디 Jazan 프로젝트는 발주처인 사우디 소재 아람코회사로부터 일본업체인 JGC Corporation(주관사)이 공사를 수주하여 연결회사와 JV(조인트벤처) 형태로 석유화학 플랜트를 건설하는 EPC(설계, 구매, 시공)공사이며, 연결회사는 발주처인 아람코에 대해서는 외관상 JGC Corporation의 하도급업체이나 JGC Corporation과는 손익의 결과를 50:50으로 나누는 공동사업자의 관계입니다. 최초 공사계약금액은 1,040백만불(연결회사지분 50%)이며 2012년 12월 공사를 시작하였으나 발주처가 당초 예정되어 있던 공사부지를 이전하는 등 발주처의 귀책사유로 인하여 공사가 21개월 이상 지연되었으며 주관사인 JGC Corporation은 2015년 8월 발주처에 공사지연등으로 인해 예상되는 손해를 보상받고자 Claim(보상금)을 약 508백만불(연결회사지분 50%) 제기하였습니다. 연결회사는 공기지연 등으로 인한 원가상승 요인을 파악하기 위하여 2015년 10월 EPC 전체원가 중 일부인 시공(C)부분에 해당되는 원가를 추정하여 시공원가증가금액 약 304백만불을 주관사인 JGC Corporation에 제출하였으며 주관사인 JGC Corporation에게 EP(설계, 구매)를 포함한 총 준공예정원가 추정을 요청하였습니다. 주관사인 JGC Corporation의 원가추정 내부 프로세스 과정을 거쳐 연결회사는 2016년 4월 JGC Corporation으로부터 2016년 3월 31일 기준으로 update된 총 준공예정원가자료를 입수하였습니다. 연결회사는 Jazan 프로젝트 관련 2015년 회계연도 결산에 필요한 원가추정자료를 주관사인 JGC Corporation으로부터 수령하지 못하여 2015년 12월 31일 현재로서는 건설계약의 결과를 신뢰성 있게 추정할 수 없는 경우로 판단하여 계약수익을 회수가능성이 높은 계약원가 범위내에서만 인식하였습니다.

(*3) 기타

국내외 현장의 총계약원가 추정 시 보고기간 후 사건 반영 등에 대한 효과입니다.(2) 연결재무제표 항목별 주요 수정금액

가. 연결재무상태표(단위:백만원)

구 분	수정 전	수정 후	차 이

단기금융상품자산	226,372	189,115	(37,257)

미청구공사	1,773,438	1,720,085	(53,353)

선급금	472,007	455,351	(16,656)

재고자산	1,285,202	1,293,005	7,803

투자유가증권	307,281	321,858	14,577

장기금융상품자산	63,133	40,264	(22,869)

이연법인세자산	675,585	694,987	19,402

자산총계	10,152,059	10,063,706	(88,353)

단기금융상품부채	1,648,417	1,634,601	(13,816)

초과청구공사	766,557	768,474	1,917

단기기타지급채무	1,346,590	1,353,532	6,942

당기법인세부채	27,632	35,108	7,476

장기금융상품부채	1,016,810	987,567	(29,243)

장기충당부채	355,200	330,948	(24,252)

부채총계	7,321,378	7,270,402	(50,976)

기타포괄손익누계액	(150,979)	(150,967)	12

이익잉여금	395,416	358,027	(37,389)

자본총계	2,830,681	2,793,304	(37,377)

나. 연결손익계산서(단위:백만원)

구 분	수정 전	수정 후	차 이

매출액	9,935,734	9,889,965	(45,769)

매출원가	9,207,717	9,331,162	123,445

판매비와 관리비	384,584	389,868	5,284

영업이익	343,433	168,935	(174,498)

기타수익	411,819	453,314	41,495

기타비용	491,556	407,872	(83,684)

법인세비용	26,752	14,822	(11,930)

당기순이익	142,037	104,648	(37,389)

기본주당순이익	349원	258원	-91원

희석주당순이익	348원	257원	-91원

또한, 당사는 파생상품 위험회피회계 적용 오류 및 총 예정원가 추정의 오류 등으로 전기 별도재무제표를 재작성(미청구공사 등 계정 재분류 포함)하였습니다.또한, 당사는 2015년 이전의 회계기간부터 파생상품에 대하여 위험회피회계를 적용하여 왔으나, 위험회피 문서화 등의 요건을 충족하지 못하는 것으로 보아 2016년 회계기간에 위험회피 적용을 취소하였습니다. 당사는 위험회피 회계의 적용 취소 효과를 실무적으로 결정할 수 없어 전기초 별도재무제표를 재작성하여 수정할 수 없었습니다. 만약, 위험회피회계 적용 취소 시기를 전기초 이전까지 소급 적용할 경우 전기초 이익잉여금 및 관련 자산ㆍ부채가 변동될 수 있습니다.

당사의 전기 오류의 성격 및 전기 별도재무제표 수정으로 인한 별도재무제표의 각 항목별 주요 수정금액은 다음과 같습니다.

(1) 전기 오류의 성격(단위:백만원)

구 분	세전이익에 미치는 효과	비 고

파생상품 위험회계회계	(-)41,084	(*1)

사우디 Jazan 프로젝트	(-)14,162	(*2)

기 타	5,927	(*3)

합 계	(-)49,319

(*1) 파생상품 위험회피회계

당사는 파생상품에 대하여 위험회피의 개시시점에 위험회피관계, 위험관리목적 및 위험회피전략을 공식적으로 지정하고 문서화하고 공정가치 위험회피회계를 적용하였으나, 위험회피전략 등에 대한 문서화 등의 요건을 충족하지 못하는 것으로 보아 위험회피회계 적용을 취소하고 관련된 자산 부채 및 관련 손익을 수정하였습니다.

이로 인하여 영업손익이 127,434백만원 감소되었으며, 영업외손익이 86,350백만원 증가되었습니다.

(*2) 사우디 Jazan 프로젝트

사우디 Jazan 프로젝트는 발주처인 사우디 소재 아람코회사로부터 일본업체인 JGC Corporation(주관사)이 공사를 수주하여 당사와 JV(조인트벤처) 형태로 석유화학 플랜트를 건설하는 EPC(설계, 구매, 시공)공사이며, 당사는 발주처인 아람코에 대해서는 외관상 JGC Corporation의 하도급업체이나 JGC Corporation과는 손익의 결과를 50:50으로 나누는 공동사업자의 관계입니다. 최초 공사계약금액은 1,040백만불(당사지분 50%)이며 2012년 12월 공사를 시작하였으나 발주처가 당초 예정되어 있던 공사부지를 이전하는 등 발주처의 귀책사유로 인하여 공사가 21개월 이상 지연되었으며 주관사인 JGC Corporation은 2015년 8월 발주처에 공사지연등으로 인해 예상되는 손해를 보상받고자 Claim(보상금)을 약 508백만불(당사지분 50%) 제기하였습니다. 당사는 공기지연 등으로 인한 원가상승 요인을 파악하기 위하여 2015년 10월 EPC 전체원가 중 일부인 시공(C)부분에 해당되는 원가를 추정하여 시공원가증가금액 약 304백만불을 주관사인 JGC Corporation에 제출하였으며 주관사인 JGC Corporation에게 EP(설계, 구매)를 포함한 총 준공예정원가 추정을 요청하였습니다. 주관사인 JGC Corporation의 원가추정 내부 프로세스 과정을 거쳐 당사는 2016년 4월 JGC Corporation으로부터 2016년 3월 31일 기준으로 update된 총 준공예정원가자료를 입수하였습니다. 당사는 Jazan 프로젝트 관련 2015년 회계연도 결산에 필요한 원가추정자료를 주관사인 JGC Corporation으로부터 수령하지 못하여 2015년 12월 31일 현재로서는 건설계약의 결과를 신뢰성 있게 추정할 수 없는 경우로 판단하여 계약수익을 회수가능성이 높은 계약원가 범위내에서만 인식하였습니다.

(*3) 기타

국내외 현장의 총계약원가 추정 시 보고기간 후 사건 반영 등에 대한 효과입니다.(2) 별도재무제표 항목별 주요 수정금액

가. 별도재무상태표(단위:백만원)

구 분	수정 전	수정 후	차 이

단기금융상품자산	218,440	181,183	(37,257)

미청구공사	1,768,051	1,714,698	(53,353)

선급금	418,721	402,065	(16,656)

재고자산	1,278,836	1,286,639	7,803

투자유가증권	305,345	319,922	14,577

장기금융상품자산	63,133	40,264	(22,869)

이연법인세자산	664,757	684,159	19,402

자산총계	9,650,769	9,562,416	(88,353)

단기금융상품부채	1,518,392	1,504,576	(13,816)

초과청구공사	757,343	759,260	1,917

단기기타지급채무	1,334,865	1,341,807	6,942

당기법인세부채	8,772	16,248	7,476

장기금융상품부채	786,474	757,231	(29,243)

장기충당부채	354,702	330,450	(24,252)

부채총계	6,866,197	6,815,221	(50,976)

기타포괄손익누계액	(158,590)	(158,578)	12

이익잉여금	416,022	378,633	(37,389)

자본총계	2,784,572	2,747,195	(37,377)

나. 별도손익계산서(단위:백만원)

구 분	수정 전	수정 후	차 이

매출액	9,877,475	9,831,706	(45,769)

매출원가	9,189,470	9,312,915	123,445

판매비와 관리비	353,444	358,728	5,284

영업이익	334,561	160,063	(174,498)

기타수익	417,672	459,167	41,495

기타비용	506,945	423,261	(83,684)

법인세비용	29,083	17,153	(11,930)

당기순이익	146,232	108,843	(37,389)

기본주당순이익	356원	265원	-91원

희석주당순이익	355원	265원	-90원

2) 연결회사는 금융감독원 감리 과정에서 발견한 사항 등을 수정하여 2012년과 2013년12월 31일 현재의 연결재무상태표, 2012년, 2013년과 2014년 12월 31일로 종료하는 회계연도의 연결손익계산서, 연결포괄손익계산서 및 연결자본변동표를 재작성하였습니다. 이로 인해 당기말 비교표시된 연결손익계산서, 연결포괄손익계산서, 연결자본변동표가 수정되었습니다.수정으로 인한 연결재무제표의 각 항목별 수정금액은 다음과 같습니다.(1) 연결재무상태표

(단위: 백만원)

구 분	2012년	2013년

수정전	수정후	수정전	수정후

매출채권	2,671,793	2,578,993	3,087,670	3,087,670

단기기타수취채권	882,046	856,346	659,513	631,913

장기충당부채	144,370	354,370	537,422	537,422

이익잉여금	885,419	556,919	181,820	154,220

(2) 연결손익계산서(단위: 백만원)

구 분	2012년	2013년	2014년

수정전	수정후	수정전	수정후	수정전	수정후

판매비와관리비	473,889	566,689	584,666	491,866	336,665	336,665

영업이익	345,687	252,887	(244,664)	(151,864)	426,972	426,972

기타수익	344,037	344,037	328,372	565,072	439,400	467,000

기타비용	367,923	603,623	845,902	874,502	627,804	627,804

법인세비용차감전
순이익(손실)	227,948	(100,552)	(839,725)	(538,825)	156,183	183,783

당기순이익(손실)	173,029	(155,471)	(718,036)	(417,136)	102,110	129,710

지배기업의 소유주지분	176,902	(151,598)	(717,807)	(416,907)	104,803	132,403

비지배지분	(3,873)	(3,873)	(229)	(229)	(2,693)	(2,693)

지배기업의 소유주지분에
대한 주당이익

주당순이익(손실)(원)	431	(369)	(1,747)	(1,015)	255	322

희석주당순이익(손실)(원)	430	(369)	(1,747)	(1,015)	255	322

(3) 김포풍무프로젝트 등에 대한 우발부채는 2016년 9월 30일 현재 금융보증부채 등으로 연결재무제표에 반영되었습니다. 또한, 당사는 금융감독원 감리 과정에서 발견한 사항 등을 수정하여 2012년과 2013년 12월 31일 현재의 재무상태표, 2012년, 2013년과 2014년 12월 31일로 종료하는 회계연도의 손익계산서, 포괄손익계산서 및 자본변동표를 재작성하였습니다. 이로 인해 당기말 비교표시된 손익계산서, 포괄손익계산서 및 자본변동표가 수정되었습니다.수정으로 인한 재무제표의 각 항목별 수정금액은 다음과 같습니다.(1) 재무상태표

(단위: 백만원)

구 분	2012년	2013년

수정전	수정후	수정전	수정후

매출채권	2,712,475	2,619,675	3,077,875	3,077,875

단기기타수취채권	887,792	862,092	675,664	648,064

장기충당부채	135,929	345,929	541,874	541,874

이익잉여금	926,428	597,928	196,584	168,984

(2) 손익계산서(단위: 백만원)

구 분	2012년	2013년	2014년

수정전	수정후	수정전	수정후	수정전	수정후

판매비와관리비	440,374	533,174	551,195	458,395	305,857	305,857

영업이익	365,216	272,416	(253,099)	(160,299)	415,480	415,480

기타수익	347,776	347,776	337,676	574,376	449,433	477,033

기타비용	420,328	656,028	878,437	907,037	621,584	621,584

법인세비용차감전
순이익(손실)	215,550	(112,950)	(871,177)	(570,277)	155,709	183,309

당기순이익(손실)	159,399	(169,101)	(743,608)	(442,708)	107,280	134,880

주당순이익(손실)(원)	388	(412)	(1,810)	(1,077)	261	328

희석주당순이익(손실)(원)	387	(412)	(1,810)	(1,077)	261	328

(3) 김포풍무프로젝트 등에 대한 우발부채는 2016년 9월 30일 현재 금융보증부채 등으로 재무제표에 반영되었습니다.

6-2. 대손충당금 설정현황 가. 계정과목별 대손충당금 설정내역

(단위: 백만원)

구 분	계정과목	채권 총액	대손충당금	설정률

제 17 기	매출채권	1,926,375	735,250	38.2%

기타수취채권	956,246	503,979	52.7%

장기수취채권	1,505,463	378,679	25.2%

합 계	4,388,084	1,617,908	36.9%

제 16 기	매출채권	1,559,950	510,821	32.7%

기타수취채권	1,071,883	467,177	43.6%

장기수취채권	1,315,854	298,826	22.7%

합 계	3,947,687	1,276,824	32.3%

제 15 기	매출채권	1,939,318	437,448	22.6%

기타수취채권	1,049,708	430,359	41.0%

장기수취채권	1,095,280	125,645	11.5%

합 계	4,084,306	993,452	24.3%

나. 대손충당금 변동현황(단위: 백만원)

구 분	제 17 기	제 16 기	제 15 기

1. 기초 대손충당금 잔액합계	1,276,825	993,452	1,038,796

2. 순대손처리액(①－②±③)	24,067	9,882	8,972

① 대손처리액(상각채권액)	24,081	10,002	9,049

② 상각채권회수액	14	121	78

③ 기타증감액	-	-	-

3. 대손상각비 계상(환입)액	245,641	(13,506)	(26,719)

4. 기타증감액	119,509	306,760	(9,654)

5. 기말 대손충당금 잔액합계	1,617,908	1,276,825	993,452

다. 대손충당금 설정방침 당 사는 한국채택국제회계기준과 내부회계기준에 의거하여 매출채권에 대한 손상 발생에 대한 객관적인 증거가 있는지 여부를 매 보고기간말 판단하고, 손상사건이 발생하였다는 객관적인 증거가 있는 경우 손상차손은 당해 자산의 장부가액과 추정미래현금의 차이로 측정합니다.손상의 객관적인 증거에는 채무자의 부도, 파산, 화의개시, 행방불명 등의 사유가 포함되며, 동 채권은 사유 발생 즉시 개별적으로 회수가능성 및 채권보전 내용을 파악하여 회수가능한 금액을 제외한 대손추산액을 대손충당금으로 설정하고 있습니다.

라. 당기말 현재 경과기간별 매출채권 잔액 현황

(단위: 백만원)

구 분	1년이하	1년초과 2년이하	2년초과	계

금 액	2,067,234	242,743	737,583	3,047,561

구성비율	67.83%	7.97%	24.20%	100.00%

6-3. 재고자산 현황 가. 재고자산의 사업부문별 보유 현황

(단위: 백만원)

사업부문	계정과목	제 17 기	제 16 기	제 15 기

토목	완성부동산	1,802	12,447	24,752

미완성공사	44,437	40,585	35,002

용지	40,321	39,326	39,979

원자재	22,067	31,337	43,647

가설재료	4	66	121

저장품	0	0	0

미착품	0	0	2,145

소계	108,631	123,760	145,647

건축	완성부동산	2,843	1,219	0

미완성공사	6,095	11,661	34,886

용지	272,063	445,356	193,265

원자재	1,394	3,569	3,260

가설재료	0	0	0

저장품	0	0	0

미착품	0	923	2,922

소계	282,395	462,728	234,333

해외토건	완성부동산	0	0	0

미완성공사	0	0	0

용지	0	0	0

원자재	39,812	18,753	11,063

가설재료	18,661	16,205	13,393

저장품	15,384	5,487	2,886

미착품	38,222	33,711	52,815

소계	112,079	74,156	80,157

주택	완성부동산	1,123	6,169	1,591

미완성공사	40,318	56,601	26,052

용지	269,298	436,604	603,266

원자재	514	1,161	7,277

미착품	0	0	0

소계	311,254	500,536	638,186

플랜트	미완성공사	0	0	0

원자재	7,191	26,859	16,225

가설재료	9,829	12,031	22,594

저장품	2,049	3,296	3,292

미착품	30,502	56,360	50,618

소계	49,570	98,548	92,728

기타(*)	완성부동산	0	255	5,471

미완성공사	368,680	(11)	426

미착품	7	78	154

저장품	882	759	234

상품	250	144	677

용지	(16)	(16)	24,573

원자재	5,592	5,303	9,012

가설재료	0	0	0

소계	375,395	6,512	40,547

합계	상품	250	144	677

완성부동산	5,768	20,089	31,814

미완성공사	459,530	108,836	96,367

용지	581,666	921,271	861,083

원자재	76,570	86,982	90,484

가설재료	28,493	28,303	36,108

저장품	18,315	9,543	6,411

미착품	68,731	91,073	108,655

합계	1,239,324	1,266,240	1,231,598

총자산대비 재고자산 구성비율(%)[재고자산÷기말자산총계×100]	12.3%	12.7%	12.0%

재고자산회전율(회수)[연환산 매출원가÷{(기초재고＋기말재고)÷2}]	8.2회	7.3회	6.8회

※ 상기금액은 평가손실충당금을 차감한 금액임. (*) 연결조정사항이 반영되어 있음.

나. 재고자산의 실사내역 등(1) 실사일자

당사는 2016년도의 재무제표를 작성함에 있어서 2016년 06월 20일 ~ 06월 24일, 11월 29일 ~ 12월 02일, 2017년 01월 02일 ~ 01월 13일에 걸쳐 감사인이 선정한 국내 및 해외현장에 대하여 재고실사 등을 실시하였습니다. (2) 재고실사시 전문가의 참여 또는 감사인의 입회여부 등당사의 동 일자 재고자산 실사는 2016년도 재무제표의 외부감사인인 안진회계법인 소속 공인회계사의 입회하에 실시되었습니다. 공사용 재고자산 이외의 완성주택, 미완성공사 등의 확인은 외부감사인이 직접 현장방문실사 또는 등기부등본 등 법적 관련서류에 의하여 확인하였습니다.

(3) 장기체화재고 등에 관련된 사항 ※ 해당사항 없습니다. (4) 재 고자산 중 담보제공자산 현황

※ 해당사항 없습니다.

6-4. 진행률적용 수주계약 현황(단위 : 백만원)

회사명	품목	발주처	계약일	공사기한	수주총액	진행률	미청구공사	공사미수금

총액	손상차손누계액	총액	대손충당금

대우건설	송파파크하비오복합단지	다함하비오 주식회사	2013.10.04	2016.09.29	540,000	100.0	-	-	-	-

대우건설	BOUGHZOUL NEW TOWN(*1)	Ministry of Housing and Urban Development	2008.09.10	2016.06.30	607,978	54.7	30,671	-	-	-

대우건설	카타르고속도로현장	ASHGHAL(PUBLIC WORKS AUTHORITY)	2014.06.15	2017.06.10	1,080,381	59.9	31,291	-	66,109	-

대우건설	Al Faw Grand Port	GCPI(The General Company for Ports of Iraq)	2013.11.25	2017.08.26	639,241	49.1	-	-	16,992	-

대우건설	미사강변2차푸르지오	대우건설	2014.05.27	2016.09.30	532,213	100.0	-	-	1,389	-

대우건설	미사강변푸르지오	대우건설	2013.10.23	2016.04.30	512,093	100.0	-	-	-	-

대우건설	운정신도시센트럴푸르지오	대우건설	2015.11.10	2018.06.30	510,820	23.9	-	-	960	-

대우건설	울산 S-OIL RUC	에쓰-오일	2015.07.03	2018.04.30	1,609,761	23.2	31,208	-	541	-

대우건설	OGBAINBIRI F/S	AGIP	2007.10.29	2014.04.30	571,848	100.0	35,169	-	6,049	-

대우건설	CFP	Kuwait National Petroleum Company	2014.04.13	2018.01.12	1,192,285	60.0	-	-	43,515	-

대우건설	Akkas CPF	KOGAS Akkas B.V	2013.08.28	2021.11.30	844,152	19.0	-	-	-	-

대우건설	CAFC CPF(*2)	SONATRACH First Calgary Petroleums	2014.02.15	2016.12.14	621,774	80.4	50,206	-	21,194	-

대우건설	Fertilizer(*3)	El-Djazairia El-Omania Lil Asmida Spa	2008.12.09	2012.07.08	857,838	98.4	107,610	-	14,982	-

대우건설	JAZAN REFINERY(*2)	ARAMCO OVERSEAS COMPANY	2012.12.01	2016.03.15	604,778	54.4	-	-	753	-

대우건설	RRE	TAKREER	2009.12.14	2014.02.13	1,449,425	100.0	37,924	-	78,399	-

대우건설	AL ZOUR REFINERY	Kuwait National Petroleum Company	2015.10.28	2019.07.31	2,086,929	6.4	-	-	58,589	-

대우건설	포천민자발전	포천민자발전㈜	2013.10.24	2017.02.28	739,302	90.0	-	-	4,266	-

대우건설	SAFI IPP	Safi Energy Company	2014.09.30	2018.07.30	2,030,384	63.4	73,314	-	90,425	-

대우건설	SUR IPP(*3)	PHOENIX POWER COMPANY	2011.08.18	2014.04.01	1,382,123	98.9	-	-	-	-

대우건설	RDPP	SONELGAZ-CEEG SPA	2012.10.24	2017.12.09	1,015,009	70.8	-	-	15,430	-

대우건설	UAE S3 POWER PLANT	Shuweihat Asia Power Investment B.V	2011.03.01	2014.02.28	708,227	100.0	-	-	-	-

합 계	-	397,393	-	419,593	-

※ 당기말 현재 계약수익 금액이 직전 회계연도 매출액의 5% 이상인 계약은 다음과 같으며, 관련법령 또는 계약에서 비밀이나 비공개 사유로 규정하여 공시하지 않은 계약은 없습니다. (*1) 발주자의 요청으로 추가공사를 수행하게 됨에 따라 발주자와 공사금액 변경 및 공사기한 연장 협의 중입니다.(*2) 발주자와 공사기한 연장 협의를 완료하였으며, 공사기한 연장에 대한 변경 계약 체결 예정입니다.(*3) 공사는 실질적으로 완료 되었으며 시운전 또는 발주자와 준공 정산 협의 중입니다

6-5. 공정가치 평가 가. 금융상품(1) 범주별 금융자산 내역

① 2016년 12월 31일(단위:백만원)

구분	당기손익인식금융자산	대여금및수취채권	매도가능금융자산	합 계

[유동항목]

현금및현금성자산	-	816,784	-	816,784

단기금융상품자산	53,783	208,432	1,200	263,415

매출채권	-	1,191,125	-	1,191,125

단기기타수취채권	-	452,267	-	452,267

소계	53,783	2,668,608	1,200	2,723,591

[비유동항목]

장기금융상품자산	13,221	8,147	-	21,368

투자유가증권	-	-	301,077	301,077

장기기타수취채권	-	1,126,785	-	1,126,785

소계	13,221	1,134,932	301,077	1,449,230

금융자산 합계	67,004	3,803,540	302,277	4,172,821

② 2015년 12월 31일(단위:백만원)

구분	당기손익인식금융자산	대여금및수취채권	매도가능금융자산	합 계

[유동항목]

현금및현금성자산	-	539,046	-	539,046

단기금융상품자산	17,530	170,799	786	189,115

매출채권	-	1,049,129	-	1,049,129

단기기타수취채권	-	604,706	-	604,706

소계	17,530	2,363,680	786	2,381,996

[비유동항목]

장기금융상품자산	32,862	7,402	-	40,264

투자유가증권	-	-	321,858	321,858

장기기타수취채권	-	1,017,028	-	1,017,028

소계	32,862	1,024,430	321,858	1,379,150

금융자산 합계	50,392	3,388,110	322,644	3,761,146

(2) 범주별 금융부채 내역① 2016년 12월 31일

(단위:백만원)

구분	당기손익인식금융부채	상각후원가로 측정하는금융부채	합 계

[유동항목]

단기금융상품부채	27,995	2,605,583	2,633,578

매입채무	-	528,699	528,699

단기기타지급채무	-	1,306,464	1,306,464

수입보증금	-	92,528	92,528

소계	27,995	4,533,274	4,561,269

[비유동항목]

장기금융상품부채	2,238	174,941	177,179

장기수입보증금	-	136,522	136,522

소계	2,238	311,463	313,701

금융부채 합계	30,233	4,844,737	4,874,970

② 2015년 12월 31일(단위:백만원)

구분	당기손익인식금융부채	상각후원가로 측정하는금융부채	합 계

[유동항목]

단기금융상품부채	37,257	1,597,344	1,634,601

매입채무	-	459,419	459,419

단기기타지급채무	-	1,353,532	1,353,532

수입보증금	-	57,341	57,341

소계	37,257	3,467,636	3,504,893

[비유동항목]

장기금융상품부채	22,869	964,698	987,567

장기수입보증금	-	235,258	235,258

소계	22,869	1,199,956	1,222,825

금융부채 합계	60,126	4,667,592	4,727,718

(3) 금융상품 종류별 장부금액 및 공정가치

(단위 : 백만원)

구 분	당기말	전기말

장부금액	공정가치	장부금액	공정가치

금융자산

현금및현금성자산	816,784	816,784	539,046	539,046

단기금융상품자산	263,415	263,415	189,115	189,115

매출채권	1,191,125	1,191,125	1,049,129	1,049,129

단기기타수취채권	452,267	452,267	604,706	604,706

장기금융상품자산	21,368	21,368	40,264	40,264

장기기타수취채권	1,126,785	1,126,785	1,017,028	1,017,028

투자유가증권(*1)	163,238	163,238	160,268	160,268

소 계	4,034,982	4,034,982	3,599,556	3,599,556

금융부채

단기금융상품부채	2,633,578	2,633,578	1,634,601	1,634,601

매입채무	528,699	528,699	459,419	459,419

단기기타지급채무	1,306,464	1,306,464	1,353,532	1,353,532

수입보증금	92,528	92,528	57,341	57,341

장기금융상품부채	177,179	177,179	987,567	987,567

장기기타지급채무	-	-	-	-

장기수입보증금	136,522	136,522	235,258	235,258

소 계	4,874,970	4,874,970	4,727,718	4,727,718

(*1) 활성시장에서 공시되는 시장가격이 없는 지분상품의 경우에는 원가로 측정하여 공정가치 공시에서 제외했습니다.

(4) 원가로 측정되는 금융상품(단위 : 백만원)

금융상품의 범주	구분	2016.12.31	2015.12.31

투자유가증권	지분증권(*1)	137,839	161,590

(*1) 부동산 개발사업을 시행하는 시행법인 및 SOC법인 등의 비상장 지분증권의 경우, 사업 시행 또는 SOC 건설 및 운영 초기 단계로 해당 지분증권으로부터 발생할 것으로 예상되는 현금흐름을 신뢰성있게 측정할 수 없어 원가법으로 측정하고 있습니다.연결회사는 이러한 금융상품을 단기적으로 처분할 계획은 없으며 프로젝트의 진행경과 등에 따라 공정가치를 신뢰성있게 측정할 수 있게 되는 때에 공정가치로 측정할 예정입니다.

(5) 금융상품 공정가치 서열 체계

공정가치로 측정되거나 공정가치가 공시되는 금융상품은 공정가치 서열체계에 따라 구분하며, 정의된 수준들은 다음과 같습니다.

- 동일한 자산이나 부채에 대한 활성시장의 (조정되지 않은) 공시가격(수준 1)

- 직접적으로(예: 가격) 또는 간접적으로(예: 가격에서 도출되어) 관측 가능한, 자산이나 부채에 대한 투입 변수를 이용하여 산정한 공정가치. 단 수준 1에 포함된 공시가격은 제외함(수준 2)

- 관측 가능한 시장자료에 기초하지 않은, 자산이나 부채에 대한 투입 변수(관측 가능하지 않은 투입 변수)를 이용하여 산정한 공정가치 (수준 3)

공정가치로 측정되거나 공정가치가 공시되는 금융상품의 서열체계의 구분은 다음과 같습니다(단위:백만원).

① 2016년 12월 31일

구 분	수준1	수준2	수준3	합 계

공정가치로 측정되는 금융자산/부채

- 유동파생상품자산	-	53,783	-	53,783

- 비유동파생상품자산	-	13,221	-	13,221

- 매도가능금융자산	86	4,785	159,567	164,438

- 유동파생상품부채	-	27,995	-	27,995

- 비유동파생상품부채	-	2,238	-	2,238

공정가치로 측정되지 않으나 공정가치가 공시되는 금융자산/부채의 공정가치 서열체계는 수준 3으로 분류됩니다. ② 2015년 12월 31일

구 분	수준1	수준2	수준3	합 계

공정가치로 측정되는 금융자산/부채

- 유동파생상품자산	-	17,530	-	17,530

- 비유동파생상품자산	-	32,862	-	32,862

- 매도가능금융자산	48	12,033	148,973	161,054

- 유동파생상품부채	-	37,257	-	37,257

- 비유동파생상품부채	-	22,869	-	22,869

공정가치로 측정되지 않으나 공정가치가 공시되는 금융자산/부채의 공정가치 서열체계는 수준 3으로 분류됩니다.

(6) 반복적인 공정가치 측정치의 서열체계 수준 간 이동

연결회사는 공정가치 서열체계의 수준 간 이동을 발생시킨 사건이나 상황의 변동이 일어난 날짜에 인식합니다. 반복적인 측정치의 수준 1과 수 준 2간의 이동 내역은 없으며, 반 복 적 인 공정가치 측정치의 수 준 3에 해당하는 금융 상품의 변동내역은 다음과 같습니다(단 위: 백만원).

구분	매도가능금융자산

2016년	2015년

기초 금액	148,973	159,632

취득	35,612	90,234

처분	(3,533)	(90,243)

대체	34,616	6,609

손상차손	(63,353)	(320)

기타포괄손익에 인식된 손익	7,252	(16,939)

기말 금액	159,567	148,973

(7) 가치평가기법 및 투입변수 연결회사는 당기말 현재 공정가치 서열체계에서 수준 2와 3으로 분류되는 반복적인 공정가치측정치, 비반복적인 공정가치측정치, 공시되는 공정가치에 대하여 현금흐름할인법 및 순자산가치접근법 등의 가치평가기법과 다양한 투입변 수 를 사용하고 있습니다 .

나. 유형자산 ※ 재평가를 실시하지 않았습니다.

6-6. 채무증권가. 채무증권 발행실적

(기준일 : 2016년 12월 31일 ) (단위 : 원, %)

발행회사	증권종류	발행방법	발행일자	권면총액	이자율	평가등급(평가기관)	만기일	상환여부	주관회사

대우건설	회사채	공모	2012년 03월 06일	100,000,000,000	5.10%	A+ (한기평, NICE)	2017년 03월 06일	x	한국투자증권

대우건설	회사채	공모	2012년 06월 26일	150,000,000,000	4.11%	A+ (한기평, 한신평)	2017년 06월 26일	x	현대증권

대우건설	기업어음증권	사모	2014년 06월 11일	50,000,000,000	4.50%	A2 (한기평, 한신평, NICE)	2014년 07월 28일	o	대우증권

대우건설	회사채	사모	2014년 07월 21일	100,000,000,000	4.30%	-	2017년 07월 21일	x	IM투자증권

대우건설	기업어음증권	사모	2014년 07월 25일	50,000,000,000	4.20%	A2 (한기평, 한신평, NICE)	2014년 10월 24일	o	신영증권

대우건설	회사채	사모	2015년 04월 29일	100,000,000,000	3.50%	-	2018년 04월 29일	x	IM투자증권

대우건설	기업어음증권	사모	2015년 08월 28일	50,000,000,000	2.80%	A2 (한기평, 한신평, NICE)	2015년 11월 26일	o	한화투자증권

합 계	-	-	-	600,000,000,000	-	-	-	-	-

나. 사채관리계약 주요내용 및 충족여부 등

(작성기준일 : 2016년 12월 31일 ) (단위 : 원, %)

채권명	발행일	만기일	발행액	사채관리계약체결일	사채관리회사

㈜대우건설 제29-2회 무보증 공모사채	2012년 03월 06일	2017년 03월 06일	100,000,000,000	2012년 02월 27일	한국투자증권

㈜대우건설 제30-2회 무보증 공모사채	2012년 06월 26일	2017년 06월 26일	150,000,000,000	2012년 06월 19일	신영증권

재무비율 유지현황	계약내용	부채비율(별도재무제표 기준) 500% 이하 유지

이행현황	이행 / 365%

담보권설정 제한현황	계약내용	지급보증 또는 담보권이 설정되는 채무액의 합계액이 직전 회계년도 자기자본의 1,000% 이하

이행현황	이행 / 342%

자산처분 제한현황	계약내용	한 회계년도당 총액 2조원 이상 자산처분 제한

이행현황	이행 / 약 3,230억원

이행상황보고서 제출현황	이행현황	2016.9.2 제출

다. 기업어음증권 미상환 잔액 ※ 기업어음증권 미상환 잔액은 (주)대우건설이 발행한 내역으로, 연결기준과 개별기준이 동일합니다.

(기준일 : 2016년 12월 31일 ) (단위 : 원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년 초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-

※ 해당사항 없음. 라. 전자단기사채 미상환 잔액

(기준일 : 2016년 12월 31일 ) (단위 : 원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	합 계	발행 한도	잔여 한도

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

※ 해당사항 없음. 마. 회사채 미상환 잔액 ※ 회사채 미상환 잔액은 (주)대우건설이 발행한 내역으로, 연결기준과 개별기준이 동일합니다. ① 개별기준

(기준일 : 2016년 12월 31일 ) (단위 : 원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과	합 계

미상환 잔액	공모	250,000,000,000	-	-	-	-	-	-	250,000,000,000

사모	100,000,000,000	100,000,000,000	-	-	-	-	-	200,000,000,000

합계	350,000,000,000	100,000,000,000	-	-	-	-	-	450,000,000,000

② 연결기준

(기준일 : 2016년 12월 31일 ) (단위 : 원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과	합 계

미상환 잔액	공모	250,000,000,000	-	-	-	-	-	-	250,000,000,000

사모	100,000,000,000	100,000,000,000	-	-	-	-	-	200,000,000,000

합계	350,000,000,000	100,000,000,000	-	-	-	-	-	450,000,000,000

바. 신종자본증권 미상환 잔액

(기준일 : 2016년 12월 31일 ) (단위 : 원)

잔여만기	1년 이하	1년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과15년이하	15년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

※ 해당사항 없음. 사. 조건부자본증권 미상환 잔액

(기준일 : 2016년 12월 31일 ) (단위 : 원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

※ 해당사항 없음 .