대아티아이 사업보고서 (2024.12)
4. 매출 및 수주상황

가. 매출(1) 매출실적(연결기준)

(단위 : 원)

사업부문	매출유형	품 목	제30기	제29기	제28기

SIG	제품/용역	수 출	5,554,972,475	10,926,573,725	7,911,591,843

내 수	122,260,157,199	91,081,219,345	87,471,660,021

합 계	127,815,129,674	102,007,793,070	95,383,251,864

M	제품/용역	수 출	29,534,198	-	-

내 수	9,881,744,174	1,527,477,304	2,827,020,657

합 계	9,911,278,372	1,527,477,304	2,827,020,657

I	제품/용역	수 출	299,525,616	1,111,557,239	60,231,351

내 수	10,880,431,757	7,296,860,170	7,454,737,366

합 계	11,179,957,373	8,408,417,409	7,514,968,717

기타	제품/용역	수 출	-	-	-

내 수	242,789,795	391,289,177	(177,524,159)

합 계	242,789,795	391,289,177	(177,524,159)

합계	수 출	5,884,032,289	12,038,130,964	7,971,823,194

내 수	143,265,122,925	100,296,845,996	97,575,893,885

합 계	149,149,155,214	112,334,976,960	105,547,717,079

(2) 판매경로와 방법, 전략, 주요매출처 등(가) 판매경로

매출유형	제 품	판매경로

제 품	SIG, M 등	고객의뢰=>설계/견적=>입찰=>계약=>납품

공 사	I 등

(나) 판매방법

품 목	구분	판매방법	매출처	결제조건

SIG(CTC, ATP, EI 등), M, I, 전기공사 등	국내	직접판매	공공기관	14일이내 현금

직접판매	민간기업	60일 현금 및 어음

SIG(CTC, ATP, EI 등), I 등	국외	직접판매	공공기관민간기업	현금

(다) 판매전략1) SIG (Signalling)

- 열차집중제어장치(CTC, Centralized Traffic Control): 세계 최대규모로 구축된 철도교통관제센터의 구축사업자로서, 축적된 CTC기술을 기반으로 IoT, 빅데이터 기술을 접목한 제2철도교통관제센터 구축사업도 수행하고 있습니다. 나아가 서울 1-9호선을 통합 관제하는 스마트 관제시스템도 구축하고 있어 관제 영역에서는 일반철도와 도시철도를 아우르는 독보적인 레퍼런스를 보유할 예정입니다. 이를 기반으로 신설구간의 CTC 및 기존구간의 개량사업(복선화 등)은 물론 해외 철도신호제어사업에 적극적으로 진출할 계획입니다.

- KTCS-2: 국가 R 사업에서부터 참여하여 전라선 시범사업까지 성공적으로 수주 및 구축완료하면서 초기부터 다져온 당사만의 KTCS-2 기술력으로 전국 교체 사업에 철저히 대비할 것입니다.- KTCS-M: KTCS-M 상용화의 시작을 알린 부산도시철도 사상-하단선 프로젝트를 성공적으로 수주한 노하우와 기술력을 바탕으로 향후 전국적으로 발주될 교체 및 적용 프로젝트에 적극적으로 대응할 것입니다.

- 자동열차제어시스템(ATP, Automatic Train Protection): 해외 원천기술을 국산화하여, 현재 ATP시장을 선도하고 있으며 향후 구축예정인 신설사업구간의 고속화 사업을 주도해 나갈 것입니다.- 전자연동장치(EI, Electronic Interlocking System): SIL4 전자연동장치의 성공적인 개발로 당사의 핵심 신호제어 장비들과의 라인업경쟁력을 기반으로 국가철도공단, 서울교통공사 및 지방철도운영기관의 전자연동장치 시장에 진출을 적극적으로 추진할 것입니다.

2) M(Modelling Simulation)

산업전반이 고도화되어 갈수록 M 분야기술의 수요가 비약적으로 팽창하게 되는데, 항공기 시스템의 경우 대부분의 단위시스템의 개발단계에서부터 Simulation기술을 활용하고 있으며, 최종 완성단계에서는 훈련용의 Simulator를 필수적으로 활용하고 있습니다. 이러한 상황은 철도분야산업, 국방산업, 해양분야 산업 등 모든 분야로의 확장이 가능하여, 다양한 분야로 영업력을 확대하여 수요를 창출할 것입니다.

3) I(Information)

고속철도 전송망, 한전 전송망구축 등의 통신실적 및 부산지하철 LTE-R 구축경험을 바탕으로 철도운영기관, 지하철운영기관 및 민자사업의 수주를 확대해 나갈 것입니다.

4) 해외사업

국내시장에서의 축적된 기술, 경험 및 핵심제품 라인업 경쟁력을 바탕으로 아시아를 비롯하여 해외시장을 적극 개척하고 있습니다. 컨소시엄, 도급, 단독 입찰 등 다양한 방식으로 해외시장 진출을 위한 시도중에 있으며, 이를 기반으로 인도네시아 자카르타 LRT 1B단계 사업 등 단독 Turn-key 수주 결과도 나타내고 있습니다.

(라) 주요매출처당사의 매출액 기준 주요 매출처는 국가기관이며, 이외의 매출처는 다변화되어 있습니다. 나. 수주상황 (1) 품목별 수주상황(요약)

(단위 : 원)

품목	수주총액	기납품액	수주잔고

SIG	888,459,260,422	415,421,788,475	473,037,471,947

M	15,130,638,491	10,720,426,469	4,410,212,022

I	73,410,468,075	54,502,767,023	18,907,701,052

ETC	16,355,495,187	11,574,902,136	4,780,593,051

합계	993,355,862,175	492,219,884,103	501,135,978,072

(2) 진행률 적용 수주 계약현황

당기말 수주금액이 직전사업연도 매출액의 5% 이상인 주요계약 현황입니다.

(단위 : 백만원)

품목	발주처	수주일자	납기	수주총액	기납품액	수주잔고	진행률 (%)	미청구공사	매출채권

총액	대손충당금	총액	대손충당금

마닐라 E 신호	현대로템	2017-02-02	2025-11-30	14,016	11,815	2,200	84.30	1,029	10	-	-

부전-마산 복선전철 궤도/시스템	에스케이에코플랜트(구 SK건설)	2018-04-02	2024-12-31	12,446	11,843	604	95.15	1,373	14	-	-

광주도시철도 2호선	광주광역시도시철도건설본부	2018-07-05	2030-12-31	75,001	17,955	57,046	23.94	5,048	50	-	-

도담-영천 도담-안동간 전자연동장치	국가철도공단	2018-12-11	2025-12-31	6,106	5,203	902	85.22	501	5	54	1

별내선(8호선연장) 신호	서울특별시 도시기반시설본부	2020-02-25	2024-09-30	16,618	15,765	852	94.87	852	9	-	-

서해선 5공구 전기신호	디엘이앤씨	2020-03-31	2024-12-31	11,717	11,288	429	96.34	469	5	657	7

GTX-A노선 민간 차상신호	디엘이앤씨	2020-07-07	2024-12-31	20,717	20,073	644	96.89	122	1	1,238	12

서해선 4공구 신호	대우건설	2020-07-21	2024-10-31	7,359	7,321	38	99.49	124	1	281	3

이집트 사업	Egyptian National Railway(ENR)	2021-05-31	2025-04-19	29,524	22,151	7,372	75.03	7,361	74	-	-

신안산선 7공구	포스코이앤씨	2021-07-08	2025-04-30	11,182	2,544	8,638	22.75	294	3	-	-

대전 북연결선	국가철도공단	2021-10-06	2025-10-05	9,233	1,472	7,761	15.94	1,260	13	-	-

대구 1호선 안심하양	대구교통공사	2021-12-14	2024-09-30	9,233	9,103	130	98.59	130	1	-	-

위례선 도시철도	한신공영	2022-12-21	2025-09-09	15,336	8,228	7,108	53.65	728	7	2,470	25

신안산선 7공구 ATP	포스코이앤씨	2022-12-22	2026-12-09	6,139	986	5,153	16.06	382	4	-	-

GTX-A 물품 및 신호공사	삼진일렉스	2023-02-22	2024-12-31	25,870	25,676	194	99.25	6,004	60	11,648	116

도담-영천(군위-영천간) 신호설비	국가철도공단	2023-03-23	2025-05-30	9,526	9,454	71	99.25	2,448	24	-	-

수도권광역급행철도C노선	지티엑스씨	2023-09-18	2028-12-31	78,963	2,558	76,404	3.24	2,558	26	-	-

인도네시아 자카르타 LRT 2단계	PT.LRS(Len Railway System)	2024-07-15	2026-08-31	6,197	338	5,859	5.45	994	10	1,331	13

진접선(4호선 연장) 차량기지 신호시스템	서울특별시 도시기반시설본부	2024-03-28	2026-06-30	11,704	833	10,870	7.12	6,345	63	-	-

부산도시철도 사상-하단선(ATP)	부산교통공사	2024-03-28	2026-11-30	10,630	749	9,881	7.05	2,887	29	-	-

서울5호선 신호시스템	서울교통공사	2024-06-26	2028-12-31	60,300	1,399	58,901	2.32	1,780	18	-	-

도담-영천 도담-안동간 CTC	국가철도공단	2018-08-27	2024-12-31	8,265	8,223	41	99.50	138	1	41	-

GTX-A 건설공사	디엘이앤씨	2022-11-01	2024-12-31	16,178	13,901	2,276	85.93	606	6	649	6

신안산선 7공구 CTC	포스코이앤씨	2022-11-30	2026-12-09	5,984	1,066	4,919	17.81	35	-	-	-

제2철도관제 구축	국가철도공단	2023-12-20	2027-06-30	156,808	28,476	128,332	18.16	19,694	197	-	-

서울 스마트관제 신호시스템	서울교통공사	2024-05-13	2025-12-31	33,960	506	33,454	1.49	6,955	70	-	-

몽골 철도안전 통합관제시스템	현대로템	2017-07-12	2025-11-30	6,808	377	6,432	5.53	551	6	-	-

필리핀 E 통신	국가철도공단	2018-11-01	2024-12-31	10,590	2,986	7,604	28.20	607	6	-	-

경부고속철도 1단계 LTE-R	케이티	2020-12-28	2025-03-31	11,507	11,326	181	98.43	181	2	21	-

일산선 LTE-R	국가철도공단	2022-03-21	2025-10-31	6,454	5,978	476	92.62	211	2	-	-

경전선 삼랑진-반성 개량 외 1개 LTE-R	부산교통공사	2024-03-07	2026-06-30	6,417	5,453	965	84.97	1,422	14	266	3

양산선 노포-북정 LTE-R	부산교통공사	2024-03-07	2026-06-30	6,658	1,679	4,980	25.21	652	7	-	-

춘천 B	에이원개발	2021-05-28	2023-06-30	10,669	10,669	-	100.00	-	-	326	3

합계	728,115	277,394	450,717	-	73,741	738	18,982	189