대아티아이 분기보고서 (2026.03)
1. 공시내용 진행 및 변경사항

가. 공시 주요 변경사항

당사는 현 재 주요사항보고서 및 한국거래소 공시를 통해 공시한 사항 중에 주요내용이 변경된 사항이 없습니다.

나. 공시 진행상황 (1) 단일판매·공급계약체결 공시 진행상황(가) 진행상황

(단위 : 원)

신고일자	계약내역	계약금액총액	판매ㆍ공급금액	대금수령금액

당분기	누적	당분기	누적

2017-02-07	- 계약명 : 마닐라 E 신호시스템 물품공급계약- 계약상대방 : 현대로템- 계약기간 : 2017-02-07~2026-12-22- 주요 계약조건(공사진척에 따른 수금)1) 계약금ㆍ선급금 유무 : 유2) 대금지급 조건 등 : -- 조건부 계약여부 : 미해당	14,015,706,000	207,432,449	13,009,378,309	1,172,790,000	11,959,230,988

2018-04-11	- 계약명 : 부전~마산 복선전철 궤도/시스템 공구(본선) 신호공사- 계약상대방 : SK건설- 계약기간 : 2018-04-02~2026-06-30- 주요 계약조건(공사진척에 따른 수금)1) 계약금ㆍ선급금 유무 : 유2) 대금지급 조건 등 : -- 조건부 계약여부 : 미해당	14,284,400,000	207,976,600	13,334,487,400	-	11,779,520,000

2018-07-05	- 계약명 : 광주 도시철도 2호선 신호시스템 구매 설치- 계약상대방 : 조달청- 계약기간 : 2018-07-05~2030-12-31- 주요 계약조건(공사진척에 따른 수금)1) 계약금ㆍ선급금 유무 : 유2) 대금지급 조건 등 : -- 조건부 계약여부 : 미해당	75,001,374,390	892,516,355	36,533,169,470	-	24,024,852,318

2021-06-24	- 계약명 : 이집트 신호현대화 사업- 계약상대방 : 이집트 철도청- 계약기간 : 2021-05-31~2027-01-23- 주요 계약조건(공사진척에 따른 수금)1) 계약금ㆍ선급금 유무 : 유2) 대금지급 조건 등 : -- 조건부 계약여부 : 미해당	29,524,418,560	1,139,607,378	27,273,815,951	2,524,555,727	20,016,485,677

2022-12-22	- 계약명 : 위례선 도시철도 신호설비공사- 계약상대방 : 한신공영- 계약기간 : 2022-12-21~2026-08-31- 주요 계약조건(공사진척에 따른 수금)1) 계약금ㆍ선급금 유무 : 유2) 대금지급 조건 등 : -- 조건부 계약여부 : 미해당	21,068,000,000	455,870,800	14,509,342,400	633,064,937	12,251,243,636

2023-09-20	- 계약명 : 수도권광역급행철도 C노선(GTX-C) 민간투자시설사업- 계약상대방 : GTX-C 주식회사- 계약기간 : 2023-09-18~- 주요 계약조건(공사진척에 따른 수금)1) 계약금ㆍ선급금 유무 : 유2) 대금지급 조건 등 : -- 조건부 계약여부 : 미해당	78,962,660,000	315,850,640	4,650,900,674	-	-

2023-12-20	- 계약명 : 제2철도교통관제센터 관제시스템 구축- 계약상대방 : 국가철도공단- 계약기간 : 2023-12-20~2028-06-30- 주요 계약조건(공사진척에 따른 수금)1) 계약금ㆍ선급금 유무 : 유2) 대금지급 조건 등 : -- 조건부 계약여부 : 미해당	156,808,144,200	6,209,602,511	62,221,471,619	-	71,771,503,772

2024-03-28	- 계약명 : 진접선(4호선 연장) 차량기지 신호시스템 제작구매설치- 계약상대방 : 조달청- 계약기간 : 2024-03-28~2026-06-30- 주요 계약조건(공사진척에 따른 수금)1) 계약금ㆍ선급금 유무 : 유2) 대금지급 조건 등 : -- 조건부 계약여부 : 미해당	11,703,590,909	523,872,872	9,062,532,954	-	8,836,198,182

2024-03-28	- 계약명 : 부산도시철도 사상-하단선 열차제어시스템 구매 설치- 계약상대방 : 조달청- 계약기간 : 2024-03-28~2028-09-30- 주요 계약조건(공사진척에 따른 수금)1) 계약금ㆍ선급금 유무 : 유2) 대금지급 조건 등 : -- 조건부 계약여부 : 미해당	10,630,000,000	2,445,963,000	4,654,877,000	-	5,845,454,545

2024-05-14	- 계약명 : 서울 지하철 스마트관제 신호시스템 제작구매설치- 계약상대방 : 조달청- 계약기간 : 2024-05-13~2027-12-31- 주요 계약조건(공사진척에 따른 수금)1) 계약금ㆍ선급금 유무 : 유2) 대금지급 조건 등 : -- 조건부 계약여부 : 미해당	33,959,880,000	597,693,888	10,276,259,688	-	15,806,290,908

주) 판매ㆍ공급금액은 진행매출 금액으로 표시하였고, 대금수령금액은 세금계산서 청구 금액을 기준으로 작성하였습니다.

(나) 대금 미수령 사유(단위 : 원)

신고일자	계약명	계약금액총액	대금 미수령 사유

2023-09-20	수도권광역급행철도 C노선(GTX-C) 민간투자시설사업	78,962,660,000	착공 지연

(다) 향후 추진계획

신고일자	계약명	계약
금액 총액	향후 추진계획	변동가능성

판매ㆍ공급이행	대금수령

2017-02-07	마닐라 E 신호시스템 물품공급계약	14,015,706,000	당사와 발주처간 계약 진행상 특이사항은 없으며, 계약에 따라 진행중	계약사항에 따라 정상 수금 중에 있으며, 향후에도 진척률에 따라 대금 수령 계획	보고일 현재 향후 추진 과정에서 계획이 변동될 가능성은 없으며, 사유 발생시 해당 사실을 상세히 기재할 예정

2018-04-11	부전~마산 복선전철 궤도/시스템 공구(본선) 신호공사	14,284,400,000	당사와 발주처간 계약 진행상 특이사항은 없으며, 계약에 따라 진행중	계약사항에 따라 정상 수금 중에 있으며, 향후에도 진척률에 따라 대금 수령 계획	보고일 현재 향후 추진 과정에서 계획이 변동될 가능성은 없으며, 사유 발생시 해당 사실을 상세히 기재할 예정

2018-07-05	광주 도시철도 2호선 신호시스템 구매 설치	75,001,374,390	당사와 발주처간 계약 진행상 특이사항은 없으며, 계약에 따라 진행중	계약사항에 따라 정상 수금 중에 있으며, 향후에도 진척률에 따라 대금 수령 계획	보고일 현재 향후 추진 과정에서 계획이 변동될 가능성은 없으며, 사유 발생시 해당 사실을 상세히 기재할 예정

2021-06-24	이집트 신호현대화 사업	29,524,418,560	당사와 발주처간 계약 진행상 특이사항은 없으며, 계약에 따라 진행중	계약사항에 따라 정상 수금 중에 있으며, 향후에도 진척률에 따라 대금 수령 계획	보고일 현재 향후 추진 과정에서 계획이 변동될 가능성은 없으며, 사유 발생시 해당 사실을 상세히 기재할 예정

2022-12-22	위례선 도시철도 신호설비공사	21,068,000,000	당사와 발주처간 계약 진행상 특이사항은 없으며, 계약에 따라 진행중	계약사항에 따라 정상 수금 중에 있으며, 향후에도 진척률에 따라 대금 수령 계획	보고일 현재 향후 추진 과정에서 계획이 변동될 가능성은 없으며, 사유 발생시 해당 사실을 상세히 기재할 예정

2023-09-20	수도권광역급행철도 C노선(GTX-C) 민간투자시설사업	78,962,660,000	당사와 발주처간 계약 진행상 특이사항은 없으며, 착공이 진행되는대로 공사 진행 예정	공사 착공 지연으로 보고일 현재 수령한 대금은 없으며, 착공이 진행되면 진척률에 따른 대금 수령 계획	보고일 현재 향후 추진 과정에서 계획이 변동될 가능성은 없으며, 사유 발생시 해당 사실을 상세히 기재할 예정

2023-12-20	제2철도교통관제센터 관제시스템 구축	156,808,144,200	당사와 발주처간 계약 진행상 특이사항은 없으며, 계약에 따라 진행중	계약사항에 따라 정상 수금 중에 있으며, 향후에도 진척률에 따라 대금 수령 계획	보고일 현재 향후 추진 과정에서 계획이 변동될 가능성은 없으며, 사유 발생시 해당 사실을 상세히 기재할 예정

2024-03-28	진접선(4호선 연장) 차량기지 신호시스템 제작구매설치	11,703,590,909	당사와 발주처간 계약 진행상 특이사항은 없으며, 계약에 따라 진행중	계약사항에 따라 정상 수금 중에 있으며, 향후에도 진척률에 따라 대금 수령 계획	보고일 현재 향후 추진 과정에서 계획이 변동될 가능성은 없으며, 사유 발생시 해당 사실을 상세히 기재할 예정

2024-03-28	부산도시철도 사상-하단선 열차제어시스템 구매 설치	10,630,000,000	당사와 발주처간 계약 진행상 특이사항은 없으며, 계약에 따라 진행중	계약사항에 따라 정상 수금 중에 있으며, 향후에도 진척률에 따라 대금 수령 계획	보고일 현재 향후 추진 과정에서 계획이 변동될 가능성은 없으며, 사유 발생시 해당 사실을 상세히 기재할 예정

2024-05-14	서울 지하철 스마트관제 신호시스템 제작구매설치	33,959,880,000	당사와 발주처간 계약 진행상 특이사항은 없으며, 계약에 따라 진행중	계약사항에 따라 정상 수금 중에 있으며, 향후에도 진척률에 따라 대금 수령 계획	보고일 현재 향후 추진 과정에서 계획이 변동될 가능성은 없으며, 사유 발생시 해당 사실을 상세히 기재할 예정