한화오션 반기보고서 (2025.06)
1. 공시내용 진행 및 변경사항

가. 진행 사항 ('25.06.30일 기준)

한국거래소공시일자(최신기준)	계약내역(한국거래소 공시내용)	판매공급금액(매출인식)(단위: 백만원)	대금수령금액(단위: 백만원)

계약명	계약상대방	계약기간 (시작일)	계약기간 (종료일)	주요계약조건 (대금지급 조건 등)	계약금액(단위: 백만원,억원 미만에서 반올림)	당기('25.01.01~06.30)	누적(~25.06.30)	당기('25.01.01~06.30)	누적(~25.06.30)

1	2025-06-18	LNG 운반선 2척	오세아니아 지역 선주	2022-01-28	2026-03-13	공사 진척에 따른 수금	525,000	282,873	469,671	57,647	230,588

2	2025-06-18	LNG 운반선 2척	오세아니아 지역 선주	2022-01-05	2026-03-03	공사 진척에 따른 수금	502,100	136,693	493,715	0	216,698

3	2025-06-05	FCS(필드제어설비) 1기	오세아니아 지역 선주	2022-02-01	2026-07-18	공사 진척에 따른 수금	905,200	170,279	777,006	131,433	648,832

4	2025-05-15	Fixed Platform(고정식 플랫폼) 1기	중동 지역 선주	2021-06-01	2025-08-30	공사 진척에 따른 수금	828,300	65,325	941,116	57,701	876,488

5	2025-04-28	VLCC 2척	오세아니아 지역 선주	2025-04-25	2027-07-30	공사진척에 따른 수금	371,000	47	47	17,281	17,281

6 주1)	2025-04-01	VLCC 2척	오세아니아 지역 선주	2025-03-31	2027-05-31	공사진척에 따른 수금	378,400	54	54	0	0

7	2025-03-18	컨테이너선 6척	에버그린사	2025-03-14	2028-03-17	공사진척에 따른 수금	2,328,600	1,595	1,595	217,539	217,539

8	2025-02-25	MCS Plant 구축 공사	한화에어로스페이스㈜	2025-02-25	2026-12-31	선급금: 계약금의 10%(계약 후 10일 이내)중도급: 매월 공정률에 따른 기성금 청구 및 익월 지급	294,000	12,043	12,043	29,403	29,403

9	2025-02-10	LNGC 2척	Hanwha Shipping LLC	2025-02-07	2027-09-30	1차선수금(10%),2차선수금(10%), 3차선수금(10%), 4차선수금(10%), 잔금(60%)	732,200	992	992	67,549	67,549

10	2025-01-13	해상풍력발전기 설치선 1척	유럽 지역 선주	2021-12-02	2025-12-31	1차중도금(5%), 2차중도금(5%), 3차중도금(10%), 4차중도금(10%), 5차중도금(10%), 6차(인도 시 잔금)(60%)	382,900	113,906	381,447	44,002	176,010

11	2024-11-18	VLGC 2척	아시아 지역 선주	2024-11-15	2027-11-13	-	333,300	989	990	93,592	93,592

12	2024-11-11	LNGC 2척	오세아니아 지역 선주	2024-11-08	2027-12-15	-	713,500	41	51	65,921	197,763

13	2024-10-10	컨테이너선 6척	유럽 지역 선주	2024-10-09	2028-12-29	-	1,693,200	347	393	341,122	341,122

14	2024-10-02	FSRU 1척	아시아 지역 선주	2024-09-30	2027-10-15	-	545,400	6,195	7,538	56,063	168,188

15	2024-09-24	FPSO 1기	유럽 지역 선주	2021-06-11	2026-09-26	-	1,094,800	0	0	281,939	1,005,702

16	2024-07-01	VLCC 4척	중동 지역 선주	2024-06-28	2027-04-30	-	719,600	23,522	24,917	87,827	158,088

17	2024-07-01	LNGC 4척	중동 지역 선주	2024-06-30	2028-10-27	-	1,438,100	80	102	0	139,438

18	2024-04-25	LPG 운반선 1척	미주 지역 선주	2024-05-07	2027-01-31	-	176,400	3,988	4,773	17,291	51,872

19	2024-04-02	LNG 운반선 4척	아시아 지역 선주	2024-04-01	2027-08-13	-	1,239,100	7,311	8,269	62,367	155,918

20	2024-03-25	LNG 운반선 8척	오세아니아 지역 선주	2024-03-24	2028-01-31	-	2,439,300	27,846	27,903	62,367	311,836

21	2024-03-21	LNG 운반선 2척	오세아니아 및 아시아 지역 선주	2022-04-14	2026-03-31	-	526,300	245,611	460,647	28,179	422,688

22	2024-02-23	초대형 원유운반선 2척	오세아니아 지역 선주	2024-02-22	2026-11-30	-	342,000	200,682	208,168	104,233	156,349

23 주2)	2024-02-19	신ㆍ재생에너지 공급의무화제도 풍력 공급인증서 매매계약	한국남동발전 주식회사(KOEN, Korea South-East Power Co.)	-	-	-	5,530,853	0	0	0	0

24	2024-01-22	초대형 LPG/AMMONIA 운반선 2척	오세아니아 지역 선주	2024-01-19	2027-08-31	-	331,200	28,434	30,509	32,554	81,384

25	2023-12-29	LNG 운반선 3척	유럽 지역 선주	2020-10-09	미정	-	1,013,700	88,148	919,859	0	433,666

26	2023-11-27	초대형 LPG/AMMONIA 운반선 1척	오세아니아 지역 선주	2023-11-24	2026-09-30	-	163,000	51,855	56,618	32,283	48,425

27	2023-11-14	초대형 LPG/AMMONIA 운반선 4척	오세아니아 지역 선주	2023-11-13	2027-06-30	-	656,200	80,082	98,660	16,901	169,007

28	2023-07-31	LNG 운반선 1척	아시아 지역 선주	2023-07-31	2027-02-28	-	332,200	11,721	11,752	34,385	171,924

29	2023-04-07	LNG 운반선 1척	오세아니아 지역 선주	2023-04-07	2027-08-31	-	339,600	14	40	0	138,353

30	2023-03-14	LNG 운반선 2척	오세아니아 지역 선주	2023-03-13	2027-06-15	-	679,400	749	778	0	206,919

31	2023-02-13	LNG 운반선 1척	오세아니아 지역 선주	2023-02-10	2027-03-31	-	314,500	3,047	3,047	33,774	168,872

32	2022-11-08	LNG 운반선 1척	오세아니아 지역 선주	2022-11-08	2026-12-31	-	350,900	16,671	16,713	33,164	132,656

33	2022-11-07	LNG 운반선 1척	오세아니아 지역 선주	2022-11-04	2026-12-14	-	354,200	72,692	72,760	32,309	161,547

34	2022-10-21	LNG 운반선 2척	미주 지역 선주	2022-10-20	2026-12-31	-	710,300	116,805	121,883	67,820	169,550

35	2022-10-04	LNG 운반선 4척	유럽 지역 선주	2022-09-30	2026-10-30	-	1,233,400	327,932	695,621	87,447	349,788

36	2022-10-04	LNG 운반선 2척	아시아 지역 선주	2022-09-30	2026-05-29	-	616,700	310,009	368,680	87,447	204,043

37	2022-09-22	LNG 운반선 2척	오세아니아 지역 선주	2022-09-21	2026-07-16	-	595,900	293,330	309,422	58,190	145,474

38	2022-09-06	LNG 운반선 7척	아프리카 지역 선주	2022-09-05	2026-02-27	-	2,036,800	619,302	1,881,710	669,180	1,305,196

39	2022-08-12	LNG 운반선 1척	아시아 지역 선주	2022-08-12	2026-09-30	-	311,200	117,591	120,350	30,600	153,002

40	2022-06-09	LNG 운반선 2척	오세아니아 지역 선주	2022-06-08	2026-06-30	-	585,100	334,485	348,225	64,293	252,507

41	2022-03-24	초대형 LNG 운반선 3척	미주 지역 선주	2022-03-23	2025-12-31	-	863,500	306,518	848,027	95,892	383,570

42	2022-03-18	LNG 운반선 2척	미주 지역 선주	2022-03-17	2025-12-30	-	521,000	304,169	453,704	112,310	224,620

43	2022-02-03	컨테이너선 6척	유럽 지역 선주	2022-01-29	2025-11-15	-	1,318,800	656,581	1,350,530	217,051	385,869

44	2021-12-01	LNG 운반선 4척	북미 지역 선주	2021-11-30	2025-12-31	-	1,003,200	137,525	1,013,638	0	786,495

45	2021-12-01	LNG 운반선 2척	미주 지역 선주	2021-11-30	2025-05-31	-	492,400	73,794	523,814	170,015	385,194

46 주3)	2019-04-12	잠수함 3척	인도네시아 국방부	2019-04-12	2026-03-31	-	1,162,000	0	0	0	0

※ 당반기말 현재 한국거래소에 공시된 6건의 계약 관련 발주처와 계약상의 사유로 인해 기업회계기준 제1115호 한129.2(2)에 따라 해당 항목의 공시를 생략하였습니다. 연결회사는 생략된 공시 항목을 자본시장법상 증권신고서, 투자설명서, 사업(분ㆍ반기)보고서에서 공시,공개한 사실이 없으며, 이 항목을 연결재무제표에 공시하지 않는다는 사실을 2025년 7월29일 감사위원회에 보고하였습니다. ※ 대금수령 금액은 당반기말 환율을 적용한 금액입니다.

나. 대금 미수령 사유 주1) 해당 계약 건은 1차 선수금 지급기일(RG(선수금환급보증) 발급 후 5영업일이내)이 미도래하여 대금 수령 금액이 발생하지 않았습니다. 주2) '24.12.01자로 (주)한화로부터 풍력사업 영업양수에 따라 '24.2.19자로 (주)한화가 공시한 '단일판매ㆍ공급계약 체결'에 대한 계약이 이전된 건입니다 ( '24.4.3자 기타경영사항(자율공시) 참조). 본 계약에 대한 수금은 전력 거래가 시작되는 상업운전 개시한 이후부터 발생할 예정입니다. 주3) '19년 4월 계약, '19년 9월 Loan Agreement, '19년 10월 계약 이행 보증서/선수금 환급 보증서 발급 후 신용장 미발급으로 계약 발효 보류 중입니다. '19년 10월 친유럽 성향의 프라보워 국방장관 취임 후 국방 획득 사업 전면 재검토되어, Batch-II 잠수함 사업이 보류 중에 있습니다.

다. 향후 추진계획 주1)

계약 내역	예정사항	계획

공급 이행	대금수령

320K VLCC 2척 건조	-	'25년 8월 중 1차 선수금 수령 예정	선사와 RG(선수금환급보증) 발행은행간 문안에 합의 했으며, '25년 8월 중 RG 발급 후 5영업일 내 1차 선수금 수령 예정

주2)

계약 내역	예정사항	계획

공급 이행	대금수령

신재생에너지 공급의무화제도(RPS) 공급인증서(REC) 매매계약	2029년 1분기 납품 예정	납품일로부터 1~2개월 후	'25년 말부터 풍력 설비 공사 진행 후, '29년 초 상업운전 개시를 통해 공급인정서 매매 진행 예정

주3)

계약 내역	예정사항	계획

공급 이행	대금수령

잠수함 3척 (Ocean1,400톤급)	-	-	- '25년 4Q, 신규 인니 내각/총장 향 사업 발효 요청으로 고위 정부 승인 확보 추진
- '25년 4Q, 컨소시엄 파트너 PT.PAL과 공동으로 기술/현지화 등 인니 향 경제적 이득 강조하여 계약 발효 추진

※ 상기 외 계약건의 경우 향후 수행의무 이행에 따라 판매ㆍ공급금액을 인식하고 공사 진척에 따라 대금을 수령할 예정이며 대금 미수령 사유 발생 시 해당 사실과 그 사유를 상세히 기재할 예정입니다.