주성엔지니어링 분기보고서 (2016.03)
정 정 신 고 (보고)

2016년 7월 7일

1. 정정대상 공시서류 : 2016년 1분기 보고서

2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2016년 5월 16일

3. 정정사항

항 목	정정사유	정 정 전	정 정 후

Ⅱ.사업의 내용 5. 수주현황 - 거래가 종료되지 아니한 수주현황	작성기준에 따른 미비사항 추가 기재	미기재	주1)

Ⅱ.사업의 내용 5. 수주현황 - 진행기준을 적용하는 주요 계약	작성기준에 따른 미비사항 추가 기재	주2)	주3)

Ⅲ. 재무에 관한 사항 3. 연결재무제표 주석 (23) 매출 및 매출원가 - 진행기준을 적용하는 주요 계약	작성기준에 따른 미비사항 추가 기재	미기재	주4)

Ⅲ. 재무에 관한 사항 5. 재무제표 주석 (24) 매출 및 매출원가 - 진행기준을 적용하는 주요 계약	작성기준에 따른 미비사항 추가 기재	미기재	주5)

주1) 정정후2) 거래가 종료되지 아니한 수주현황

[2016.03.31] (단위 : 백만원)

품목	수주일자	납기	수주총액	기납품액	수주잔고

수량	금액	수량	금액	수량	금액

반도체 제조장비	-	-	-	26,767	-	18,326	-	8,441

디스플레이 제조장비	-	-	-	63,242	-	44,069	-	19,173

태양광 제조장비	-	-	-	186,534	-	174,284	-	12,250

합계	-	-	-	276,543	-	236,679	-	39,864

주1) 상기 수주상황은 당사 개별기준 정보로 작성된 것으로, 장비 개조 및 부품 납품 등은 제외되었습니다.주2) 상기 수주현황에는 해외 수주 프로젝트도 포함된 바, 원화 환산 적용 환율 차이 및 진행률 기준의 매출인식으로 원화기준의 수주총액, 기납품액, 수주잔고 금액이 다소 상이할 수 있습니다.주3) 상기 수주현황의 수주일자, 납기, 수량은 고객사와의 비밀유지계약 및 판가 노출로 인한 중요 정보의 노출 우려로 기재하지 아니한 바, 2016년 1분기 보고서에서 해당 내용을 공시하지 않는다는 사실을 2016.7.7에 상근 감사에게 보고하였습니다. 주2) 정정전

2) 직전사업연도 재무제표상 매출액의 5% 이상인 계약의 수주상황

[2016.03.31] (단위 : 백만원)

품목	수주일자	납기	수주총액	기납품액	수주잔고

금액	금액	금액

디스플레이	-	-	57,536	40,758	16,778

태양광	-	-	166,173	160,838	5,335

합 계	223,709	201,596	22,113

주3) 정정후2) 진행기준을 적용하는 주요계약

(단위 : 백만원)

품목	발주처	수주일자	납기	수주총액	기납품액	수주잔고	진행률	미청구공사	공사미수금

수량	금액	수량	금액	수량	금액	총액	손상차손누계액	총액	대손충당금

디스플레이 제조장비	A사	2015.08.05	2016.02.23	-	9,200	-	7,884	-	1,316	87.5%	0	0	0	0

디스플레이 제조장비	A사	2015.08.05	2016.02.23	-	9,200	-	7,363	-	1,837	80.3%	0	0	0	0

디스플레이 제조장비	A사	2015.08.05	2016.02.23	-	10,900	-	9,669	-	1,231	88.7%	0	0	0	0

디스플레이 제조장비	A사	2015.08.05	2016.02.23	-	16,740	-	13,988	-	2,572	83.6%	0	0	0	0

디스플레이 제조장비	A사	2016.02.05	2016.06.30	-	10,650	-	1,349	-	9,301	12.7%	0	0	0	0

태양광 제조장비	B사	2011.01.24	2011.11.30	-	20,608	-	19,025	-	1,583	92.3%	0	0	0	0

태양광 제조장비	C사	2010.04.02	2011.01.05	-	34,955	-	33,158	-	1,797	94.9%	3,523	2,466	0	0

태양광 제조장비	C사	2010.04.02	2011.01.05	-	110,573	-	105,741	-	4,832	95.6%	12,016	8,412	0	0

합 계	-	222,826	-	198,177	-	24,469	-	15,539	10,878	0	0

주1) 보고기간말 현재 진행중인 프로젝트현황으로 계약금액이 직전 사업연도 말 매출액의 5% 이상에 해당되는 프로젝트의 정보입니다.주2) 납기일자는 최초 PO상의 장비납품일자로 장비 입고 후 FAT(Final Acceptance Test) 과정 및 양사간 협의 등에 따라 다소 변동될 수 있습니다.주3) 해외수주 프로젝트의 경우, 원화 환산적용 환율 차이로 원화금액 기준의 기납품액, 수주잔고, 미청구공사 및 진행률 정보 상호간에 다소 차이가 발생할 수 있습니다.주4) 상기 수주현황의 발주처 및 수량은 고객사와의 비밀유지계약 및 판가 노출로 인한 중요 정보의 노출 우려로 기재하지 아니한 바, 2016년 1분기 보고서에서 해당 내용을 공시하지 않는다는 사실을 2016.7.7에 상근 감사에게 보고하였습니다. 주4) 정정후- 당분기의 계약수익금액이 전기 매출액의 5% 이상인 계약별 정보는 다음과 같습니다.

[2016.03.31] (단위 : 백만원)

계약구분	계약일	계약상 납품기한	진행률	미청구공사	공사미수금

총액	손상차손누계액	총액	대손충당금

디스플레이 제조장비 1	2015.08.05	2016.02.23	87.5%	0	0	0	0

디스플레이 제조장비 2	2015.08.05	2016.02.23	80.3%	0	0	0	0

디스플레이 제조장비 3	2015.08.05	2016.02.23	88.7%	0	0	0	0

디스플레이 제조장비 4	2015.08.05	2016.02.23	83.6%	0	0	0	0

디스플레이 제조장비 5	2016.02.05	2016.06.30	12.7%	0	0	0	0

태양광 제조장비 1	2011.01.24	2011.11.30	92.3%	0	0	0	0

태양광 제조장비 2	2010.04.02	2011.01.05	94.9%	3,523	2,466	0	0

태양광 제조장비 3	2010.04.02	2011.01.05	95.6%	12,016	8,412	0	0

주1) 보고기간말 현재 진행중인 프로젝트현황으로 계약금액이 직전 사업연도 말 매출액의 5% 이상에 해당되는 프로젝트의 정보입니다.주2) 납기일자는 최초 PO상의 장비납품일자로 장비 입고 후 FAT(Final Acceptance Test) 과정 및 양사간 협의 등에 따라 다소 변동될 수 있습니다.주3) 해외수주 프로젝트의 경우, 원화 환산적용 환율 차이로 원화금액 기준의 기납품액, 수주잔고, 미청구공사 및 진행률 정보 상호간에 다소 차이가 발생할 수 있습니다.주4) 상기 수주현황의 발주은 고객사와의 비밀유지계약 및 판가 노출로 인한 중요 정보의 노출 우려로 기재하지 아니한 바, 2016년 1분기 보고서에서 해당 내용을 공시하지 않는다는 사실을 2016.7.7에 상근 감사에게 보고하였습니다.

주5) 정정후- 당분기의 계약수익금액이 전기 매출액의 5% 이상인 계약별 정보는 다음과 같습니다.

[2016.03.31] (단위 : 백만원)

계약구분	계약일	계약상 납품기한	진행률	미청구공사	공사미수금

총액	손상차손누계액	총액	대손충당금

디스플레이 제조장비	2015.08.05	2016.02.23	87.5%	0	0	0	0

디스플레이 제조장비	2015.08.05	2016.02.23	80.3%	0	0	0	0

디스플레이 제조장비	2015.08.05	2016.02.23	88.7%	0	0	0	0

디스플레이 제조장비	2015.08.05	2016.02.23	83.6%	0	0	0	0

디스플레이 제조장비	2016.02.05	2016.06.30	12.7%	0	0	0	0

태양광 제조장비	2011.01.24	2011.11.30	92.3%	0	0	0	0

태양광 제조장비	2010.04.02	2011.01.05	94.9%	3,523	2,466	0	0

태양광 제조장비	2010.04.02	2011.01.05	95.6%	12,016	8,412	0	0

주1) 보고기간말 현재 진행중인 프로젝트현황으로 계약금액이 직전 사업연도 말 매출액의 5% 이상에 해당되는 프로젝트의 정보입니다.주2) 납기일자는 최초 PO상의 장비납품일자로 장비 입고 후 FAT(Final Acceptance Test) 과정 및 양사간 협의 등에 따라 다소 변동될 수 있습니다.주3) 해외수주 프로젝트의 경우, 원화 환산적용 환율 차이로 원화금액 기준의 기납품액, 수주잔고, 미청구공사 및 진행률 정보 상호간에 다소 차이가 발생할 수 있습니다.주4) 상기 수주현황의 발주은 고객사와의 비밀유지계약 및 판가 노출로 인한 중요 정보의 노출 우려로 기재하지 아니한 바, 2016년 1분기 보고서에서 해당 내용을 공시하지 않는다는 사실을 2016.7.7에 상근 감사에게 보고하였습니다.