금화피에스시 반기보고서 (2016.06)
XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항

1. 주요경영사항신고내용의 진행 및 변경상황 등

신고일자	제 목	신 고 내 용	신고사항의진행상황

2016.07.12	[기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결	1.계약명 : 북평 화력 발전소 1,2호기 건설공사 / 보일러 및 부대설비 설치공사2.정정사유 : 변경계약에 따른 정정3.계약금액 : 78,700,000,000 -> 80,260,000,0004.계약기간 : 2014-02-24 ~ 2016-07-11 -> 2014-02-24 ~ 2016-12-31	계약 정정

2016.06.27	[기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결	1.계약명 : 신고리 3,4호기 시운전 정비공사(기전분야)2.정정사유 : 공사금액 증액에 따른 정정3.계약금액: 9,525,544,380 -> 11,369,243,380	계약 정정

2016.05.10	[기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결	1.계약명 : 이라크 카르발라 정유공장 프로젝트 기계·배관·철골 패키지 공사 / SMP(Steel Structure/Machanical/Piping) Work - PKG #92.정정사유 : 계약자 HDGSK JV로 부터 공사 중단 요청에 따른 잠정적 공사 중단	계약 정정

2016.03.31	기타주요경영사항(자율공시)(단일판매 공급계약의 진행사항 안내)	1.계약명 : 1)계약명:AL KHALIJ POWER PLANT PROJECT / INSTALLATION OF MECHANICAL EQUIPMENT 물 철골설치공사2.진행사항 리비아의 내전으로 인하여 당사는 2014. 08. 10 부로 직원 모두 철수하였으며, 이후 현재까지 공사재개 여부 등의 진행사항은 없습니다	계약 진행사항

2016.03.30	대표이사 변경	정도정 -> 김경태, 정도정(각자 대표이사)

2016.03.25	대표이사 변경	송기영, 정도정 (각자 대표이사) -> 정도정

2016.02.29	[기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결	1.계약명 : 태안화력 9,10호기 토건공사/보일러건물 철골설치공사2.정정사유 : 공사 계약금액 증액3.계약금액증액 : 16,520,000,000원 → 19,279,000,000원	계약 정정

2016.02.26	기타주요경영사항(자율공시)(단일판매 공급계약의 진행사항 안내)	1.공사내역 1)계약명:북평화력발전소 1,2호기건설공사 / 보일러 및 부대설비 설치공사 2)계약금액:78,700,000,000원 3)계약상대방:STX중공업(주) 4)판매공급지역:강원도 동해시 구호동 245,246 일원 5)계약기간:2014.02.24~2016.06.30 6)계약일자:2014.02.242.진행사항 1) 예정된 일정으로 건설공사가 진행되고 있으며, 2016년 2월 26일 현재 공사진행공정율은 85.42% 진행 되었음. 2) 본 계약과 관련하여 2016년 1월 31일 현재 계약금액의 89.49% 당회사로 입금되었음.	공사 수행중

2016.02.19	[기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결	1.계약명 : 당진 9,10호기 보일러설비 경상정비공사2.정정사유 : 공사 계약금액 증액3.계약금액증액 : 18,682,000,000원 → 19,501,849,947원	계약 정정

2016.02.18	단일판매ㆍ공급계약체결	1.계약명 : 2016년 태안, 서인천 기전설비 경상정비공사2.계약상대방 : 한국서부발전㈜3.계약기간 : 2016-03-01 ~ 2017-01-244.계약금액 : 21,861,120,000원	신규계약

2016.01.13	단일판매ㆍ공급계약체결	1.계약명 : 베네수엘라 푸에르토 라 크루즈 정유공장 프로젝트 / 기계 PKG#12.계약상대방 : 현대건설㈜3.계약기간 : 2015-11-16 ~ 2017-01-244.계약금액 : 21,861,120,000원	신규계약

2015.12.10	단일판매ㆍ공급계약체결	1.계약명 : 모로코 SAFI 석탄 화력발전소 보일러 압력부 설치공사2.계약상대방 : ㈜대우건설3.계약기간 : 2016-02-01 ~ 2017-09-304.계약금액 : 26,885,135,300원	신규계약

2015.11.10	수시공시의무관련사항(공정공시)	1.공정공시 대상정보 - Venezuela Puerto La Cruz Refinery Project Mechanical Works PKG#1 (베네수엘라 푸에르토 라 크루즈 정유공장 프로젝트 / 기계 PKG#1) 계약 낙찰자 결정 2.총 낙찰금액 : \21,861,120,000	-

2015.11.04	[기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결	1.계약명 : 북평 화력 발전소 1,2호기 건설공사 / 보일러 및 부대설비 설치공사2.정정사유 : 공사 계약금액 증액3.계약금액증액 : 42,650,000,000원 → 78,700,000,000원	계약 정정

2015.11.03	단일판매ㆍ공급계약체결	1.계약명 : 이라크 카르발라 정유공장 프로젝트 기계·배관·철골 패키지 공사 / SMP(Steel Structure/Machanical/Piping) Work - PKG #92.계약상대방 : HDGSK JV (현대건설㈜ GS건설㈜ SK건설㈜ JOINT VENTURE)3.계약기간 : 2015-11-02 ~ 2017-12-124.계약금액 : 28,692,720,000원	신규계약

2015.09.10	단일판매ㆍ공급계약체결	1.계약명 : 2015년도 태안 제1~8호기 기전설비 경상정비공사2.계약상대방 : 한국서부발전(주)3.계약기간 : 2015-01-01 ~ 2015-12-314.계약금액 : 21,008,296,000원	신규계약

2015.08.17	기타주요경영사항(자율공시)(단일판매 공급계약의 진행사항 안내)	1.공사내역 1)계약명 : Braka Nuclear Power Plant / CP-M2 Conde nser CP-M3 Turbine Generator Installation and Erection (Braka원자력발전소 / 복수기 및 터빈발전기설치 공사) 2)계약기간 : 2012.09.01 ~ 2017.06.30 3)계약금액 : 23,908,410,000원 4)계약상대방: HSJV (현대건설(주) 삼성물산(주) JOINT VENTURE) 5)계약일자 : 2012.08.17 2.공사 진행 사항 예정된 일정으로 설비공사가 진행되고 있으며, 2015년 8월 5일 기준 공사진행 공정율은 57.06% 진행 되었으 며, 2015년 7월 31일 기준 계약금액의 63.50%인 US$13,851,533이 당회사로 입금되었음.	공사 수행중

2015.07.29	[기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결	1.공사내역 1)계약명:AL KHALIJ POWER PLANT PROJECT / INSTALLATION OF MECHANICAL EQUIPMENT2)계약금액 : 9,877,100,000 → 10,278,308,951 3)계약일자 : 종료일 : 2015-03-31 → 종료일 : 2016-03-31 2. 기타 투자판단에 참고할 사항1) 공사진척율 및 입금액 - 공사진행 : 78.7% (기준일 : 2015. 06. 29) - 입금액 : 8,667백만원(84.3%) (기준일 : 2015.07.03) 2) 리비아 내전으로 인하여 현재 공사는 중단된 상태이며, 금번 변경계약건은 리비아 철수 전 미 반영된 공사금액 및 기간 변경건 입니다.	계약 정정

2015.06. 16	기타주요경영사항(자율공시)(단일판매 공급계약의 진행사항 안내)	1.공사내역 1)계약명:태안화력 9,10호기 토건공사/보일러건물 철골 설치공사 2).진행사항 - 예정된 일정으로 설비공사가 진행되고 있으며, 2015년 5월 31일 기준 공사진행 공정율은 89.76% 진행 되었음. -본 계약과 관련하여 2015년 5월 31일 기준 계약금액의 87.09%인 15,423백만원이 당회사로 입금되었음.	공사 수행중

2015.05. 11	기타주요경영사항(자율공시)(단일판매 공급계약의 진행사항 안내)	1.공사내역 1)계약명 : 신고리 3,4호기 시운전 정비공사 (기전분 2.공사 진행 사항 예정된 일정으로 정비공사가 진행되고 있으며, 2015년 04월 30일 현재 공사진행 공정율은 68.6% 진행 되었으 며, 2015년 03월 25일 현재 계약금액의70.6%인 \5,745 ,445,950 이 당회사로 입금되었음.	공사 수행중

2015.04.30	단일판매·공급계약체결	1.계약명 : 당진 9,10호기 보일러설비 경상정비공사2.계약상대방 : 한국동서발전(주)3.계약기간 : 2015-05-01 ~ 2017-12-314.계약금액 : 18,682,000,000원	신규계약

2015.04.30	기타주요경영사항(자율공시)(단일판매 공급계약의 진행사항 안내)	1.공사내역 1)계약명: 복합화력발전소 폐열회수장치 교체공사 (HRSG Harp Replacement Works) 2.진행사항 1)진행사항 (2015.04.30기준) - 본 공사 기타 주요경영사항 제출일(2015.04.30) 현재 공사재개 또는 계약유지여부 등 확정사항 없이 계속 공사 중지중이며, 2016년 4월 30일 또는 공사재개, 계약유지 등 변동사항 발생시 즉시 재공시 하겠음. 2) 공사진척율 및 입금액 - 공사진행:12.5% (기준일:2015.04.30) - 입금액:3,350백만원(23.7%) (기준일:2015.04.30) 3)진행사항 예정공시일 : 2016.04.30	공사 수행중

2015.04.01	대표이사 변경	1.변경내역 :송기영 → 송기영, 정도정2.변경사유경영 효율성 증대 및 사업경쟁력 강화를 위하여 각자대표이사로 정도정 대표이사를 추가선임함.	이행함

2015.03.31	기타주요경영사항(자율공시)(단일판매 공급계약의 진행사항 안내)	1.공사내역 1)계약명:AL KHALIJ POWER PLANT PROJECT / INSTALLATION OF MECHANICAL EQUIPMENT 2.진행사항 1) 리비아의 내전으로 인하여 당사는 2014.08.10부로 직원 모두 철수하였으며 철수이후 현재까지 공사재개 여부등의 진행사항은 없습니다. 향후 변동사항 발생시 즉시 공시 하겠습니다. 2) 공사진척율 및 입금액 - 공사진행: 78.7% (기준일:2014.06.30) - 입금액:7,462백만원(79.0%) (기준일:2014.05.02) 3)진행사항 예정공시일 : 2016.03.31	공사 수행중

2015.02.23	기타주요경영사항(자율공시)(단일판매 공급계약의 진행사항 안내)	1.제출사유 : 단일판매 공급계약건의 진행사항2.공사내역 1)계약명:북평화력발전소 1,2호기건설공사 / 보일러 및 부대설비 설치공사 3.진행사항 1) 예정된 일정으로 건설공사가 진행되고 있으며, 2015년 2월 12일 현재 공사진행공정율은 34.4% 진행 되었음.2) 본 계약과 관련하여 2015년 1월 30일 현재 계약금액 의 55.7% 당회사로 입금되었음.	공사 수행중

2 . 주주총회의사록 요약

주총일자	안 건	결의내용	비 고

제35기정기주주총회(2016.03.25)	제1호 의안 : 제35기 (2015년 1월 1일 ~ 2015년 12월 31일) 재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 (사업목적 추가) 제3호 의안 : 이사 선임의 건 제3-1호 : 사내이사 선임 후보 김경태 제3-2호 : 사외이사 선임 후보 안희정 제3-3호 : 사외이사 선임 후보 최청운 제3-4호 : 사외이사 선임 후보 김명식 제4호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 제4-1호 : 사외이사인 감사위원 선임 후보 안희정 제4-2호 : 사외이사인 감사위원 선임 후보 최청운 제4-3호 : 사외이사인 감사위원 선임 후보 김명식 제5호 의안 : 이사보수한도 승인의 건	원안 가결원안 가결원안 가결 원안 가결 원안 가결 원안 가결 원안 가결 원안 가결 원안 가결 원안 가결

제34기정기주주총회(2015.03.20)	제1호 의안: 제34기(2014년 1월 1일 ~ 2014년 12월 31일 ) 재무제표(이익잉여금처분 계산서(안) 포함) 및 연결 재무제표 승인의 건 제2호 의안:정관 일부 변경의 건(사업목적 추가 외) 제3호 의안:사내이사 선임의 건(후보 정도정)제4호 의안:이사 보수한도 승인의 건	원안 가결원안 가결원안 가결 원안 가결

제33기정기주주총회(2014.03.21)	제1호 의안: 제33기(2013년 1월 1일 ~ 2013년 12월 31일 ) 재무제표(이익잉여금처분 계산서(안) 포함) 및 연결 재무제표 승인의 건 제2호 의안:사내이사 선임의 건(후보 김성기)제3호 의안:이사 보수한도 승인의 건	원안 가결원안 가결원안 가결

제33기임시주주총회(2013.08.02)	제1호 의안: 정관 일부 변경의 건 제1-1호: 제2조 사업목적 추가 제1-2호: 제6장 감사위원회 신설 제1-3호: 이사선임 등 감사위원회 설치 및 상법개정 반영 위한 자구수정제2호 의안: 이사 선임의 건 제2-1호: 사내이사 선임 후보 정도정 제2-2호: 사외이사 선임 후보 최청운 제2-3호: 사외이사 선임 후보 김명식제3호 의안: 감사위원회 위원 선임의 건 제3-1호: 사외이사인 감사위원 선임 후보 이상학 제3-2호: 사외이사인 감사위원 선임 후보 최청운 제3-3호: 사외이사인 감사위원 선임 후보 김명식	원안 가결원안 가결원안 가결원안 가결원안 가결원안 가결원안 가결원안 가결원안 가결

제32기정기주주총회(2013년 3월 22일)	제1호 의안: 제32기(2012년 1월 1일 ~ 2012년 12월 31일 ) 재무상태표, 포괄손익계산서 및 이익잉여금처분 계 산서(안) 승인의 건 제2호 의안:무상증자의 건(주주제안)제3호 의안:소각을 위한 자사주매입의 건(주주제안)제4호 의안:이사 선임의 건 제4-1호:사내이사 선임: 후보 송기영(재선임) 제4-2호:사내이사 선임: 후보 김경태(재선임) 제4-3호:사외이사 선임: 후보 이상학(재선임)제5호 의안:감사 선임의 건 제5-1호:상근감사 선임: 후보 이칠희 (이사회) 제5-2호:비상근감사 선임: 후보 서남섭(주주제안) 제5-3호:비상근감사 선임: 후보 신창민(주주제안)제6호 의안:이사 보수한도 승인의 건제7호 의안:감사 보수한도 승인의 건	원안 가결부결부결원안 가결원안 가결원안 가결원안 가결부결부결원안 가결원안 가결

3. 우발채무 등가. 중요한 소송사건 등

반기보고서 작성 기준일 현재 해당사항 없습니다.

나. 견질 또는 담보용 어음ㆍ수표 현황 당사는 반기보고서 작성 기준일 현재 해당사항 없으나 (주)안 성전기연결회사의 금융기관 차입금과 관련하여 연결회사의 토지와 건물의 일부(장부금액 2,656백만원)을 2,400백만원을 채권최고액으로 하여 신한은행에 담보로 제공하고 있습니다.

다. 채무보증 현황 (1) (주)금화피에스시 (당사) 가 . 회사는 수주공사에 대하여 공사수행책임 및 완공 후 통상 1년에서 7년 동안 하자보증책임을 부담하고 있는 바, 2 016년 6월 30일 현재 이와 관련하여 기계설비건설공제조합, 전문건설공제조합, 전 기공사공제조합, 엔지니어링공제조합 및 서울보증보험(주)로부터 각각 29,396백만원, 400백만원, 2,237백만원, 6,006백만원 및 68백만원 의 하자보수 및 이행보증 등을 제공받고있습니다. 동 공사이 행보증 등과 관련하여 회사의 조합출자금이 담보로 제공되어 있습니다.나.기계설비건설공제조합으로 부터 하도 급대금지급보증 207백만원을 제공받고 있습니다. 다. 회사는 통상 동업자간에 수주한 공사의 완공에 대하여 상호시공연대보증을 하고 있는 바, 2016년 3월 31일 현재 보증받은 금액은 없으며 석원산업㈜를 위하여 보증한 금액은 103,865백만 원입니다. 라. 2 016년 6월 30일 현재 회사는 국내외 공사와 관련하여 중소기업은행으로부터 12,872천달러와 19,907백 만원 의 선수금 및 일반보증을 제공받고 있습니다. 마. 2016년 6월 30일 현재 회사 는 해외 및 국내 공사 선수금 과 관련하여 32,000백 만원의 정기예금을 담보로 제공하고 있습니다. (2) 맥스파워(주) (연결대상) 가. 회사는 수주공사에 대하여 공사수행책임 및 완공 후 통상 1년에서 5년 동안 하자보증책임을 부담하고 있는 바, 2016년 6월 30일 현재 이와 관련하여 전기공사공제조합, 엔지니어링 공제조합, 서울보증보험(주) 부터 각각 691백만원, 3,201백만원, 675백만원의 하자보수 및 이행보증 등을 제공받고있습니다. 동 공사이행보증 등과 관련하여 회사의 조합출자금 중 일부(장부금액 : 183백만원)가 담보로 제공되어 있습니다.

나. 2016년 6월30일 현재 회사는 중소기업은행 중소기업자금대출과 관련하여 1,500백만원의 단기금융상품을 담보로 제공하고 있습니다.

단기매매차익 발생 및 환수현황 (대상기간 : 2016.01.01. ~ 2016.06.30.) (단위 : 건, 원) 증권선물위원회(금융감독원장)으로부터 통보받은단기매매차익 현황 단기매매차익 환수 현황 단기매매차익 미환수 현황 건수 - - - 총액 - - - - 해당사항 없습니다. 단기매매차익 미환수 현황 (대상기간 : 2016.01.01 ~ 2016.03.31.) (단위 : 원) 차익취득자와 회사의 관계 단기매매차익발생사실통보일 단기매매차익 통보금액 환수금액 미환수금액 반환청구여부 반환청구조치계획 제척기간 공시여부 차익 취득시 작성일 현재 - - - - - - - - - - 합 계 ( - 건) - - - ※ 해당 법인의 주주(주권 외의 지분증권이나 증권예탁증권을 소유한 자를 포함)는 그 법인으로 하여금 단기매매차익을 얻은 자에게 단기매매차익의 반환청구를 하도록 요구할 수 있으며, 그 법인이 요구를 받은 날부터 2개월 이내에 그 청구를 하지 아니하는 경우에는 그 주주는 그 법인을 대위(代位)하여 청구할 수 있다(자본시장법시행령 제197조)

라. 외국지주회사의 자회사 현황 - 해당사항 없습니다.

4. 주식 양수도의 정보 가. (주)안성전기 1) 회사명: (주) 안성전기 2) 주식 양수도 일자 : 2014년 10월 01일 3) 주식 양수도 가액 : 4,163 백만원(90%) (양수도가액은 취득세 및 농특세 등을 포함한 금액이며, 포함전 양수가액은 4,140백만원입니다.) 4) 주요내용 가) 주식 양수도 목적 : 사업 다각화를 위한 기업 인수 나) 법적형태 : (주)안성전기는 당사의 종속회사로 편입되어 있으며 분기보고서 제출일 현재 연결재무제표로 반영되고 있음. 다) 지분 : 2014년 10월 01일 양수도계약시 78% 지분 취득 후 3년간 4%씩 12% 추가 취득예정이며, 장부가액은 추가지분에 관한 금액은 반영 하였습니다. * 반기보고서 제출일 현재 당사 지분 : 53,400주(93.03%) 다) 주요 일정

구 분	일 자

외부평가 계약체결일	2014. 06. 25

이사회 결의일	2014. 10. 01

양수도계약 체결일	2014. 10. 01

주요사항보고서 제출일	2014. 10. 01

주권의 인도예정일	2014. 10. 01

＊ 2015년 12월 8일자로 이사회 결의에 의거(주)안성전기의 주식 유상증자에 참여하여 총 17,400주를 증자했습니다. 그 결과 기존 90.00%의 32,800주36,000주에서 약 3.03%가 증가한 93.03%로 총 53,400주의 지분을 보유하게 되었습니다.

## 합병등 전후의 재무사항 비교표

(단위 : 백만원)

대상회사	계정과목	예측	실적	비고

1차연도	2차연도	1차연도	2차연도

실적	괴리율	실적	괴리율

(주)안성전기	매출액	20,858	20,858	22,447	-7.6	22,898	-9.8	-

영업이익	577	577	618	-6.9	348	-39.7	-

당기순이익	472	472	546	-15.7	326	-30.9	-

- 1차연도 당기순이익 괴리율 10%이상 발생원인 : 예측한 예상 제조 물량 증가로 인한 매출액 및 이익 증가