삼성물산 사업보고서 (2025.12)
1. 공시내용 진행 및 변경사항

[기 신고한 주요경영사항의 진행상황]

신고일자	제 목	신 고 내 용	신고사항의 진행상황

'23.03.23	[정정] 기타 경영사항(자율공시)	ㅇ 제목: [정정]단일판매ㆍ공급계약 체결ㅇ 주요내용 - 당사는 알제리, 나마 복합화력 프로젝트 관련하여 발주처인 SOCIETE ALGERIENNE DE L'ELECTRICITE ET DU GAZ - PRODUCTION DE L'ELECTRICITE와 계약금액을 변경하고, 계약 종료일을 '23.06.19일로 연장하는 계약을 체결하였습니다.※ 공사개요 - 체결 계약명 : 알제리, 나마 복합화력 - 계 약 금 액 : USD 563,021,735, DZD 3,632,503,637, EUR 461,476.80 - 계 약 상 대 : SOCIETE ALGERIENNE DE L'ELECTRICITE ET DU GAZ - PRODUCTION DE L'ELECTRICITE - 계약 시작일 : 2014-02-19 - 계약 종료일 : 2023-06-19ㅇ 결정(확인) 일자 : 2023-03-23ㅇ 기타 투자판단과 관련한 중요사항 : - 상기 3항의 결정(확인)일자는 변경 계약서 수령일임. - 합병 전 舊 삼성물산(000830) 공시 참조.('14.2.20일, '15.8.18일 공시 참조)ㅇ 관련공시 : 2017-08-11 기타 경영사항(자율공시) 2020-02-04 기타 경영사항(자율공시) 2020-02-28 기타 경영사항(자율공시) 2020-12-18 기타 경영사항(자율공시) 2022-09-13 기타 경영사항(자율공시)	-

'24.08.06	[정정]단일판매 공급계약 체결	ㅇ 강릉안인화력 1,2호기 발전소 건설공사 공시ㅇ 주요내용 - 계 약 명 : 강릉안인화력 1,2호기 발전소 건설공사 - 계약금액 : 4,355,869,711,600원 - 계약상대 : 강릉에코파워(주) - 계약기간 : 2018.3.16일 ~ 2023.5.20일 - 계약일자 : 2018-05-18ㅇ 기타 투자판단에 참고할 사항 - 공사개요 : 2,080MW급 석탄화력발전소 건설 - 상기 2항의 계약금액은 부가세 포함 금액임. (기존계약 대비, 부가세를 제외한 실제 공급가액 증액분은 약 1,066억원임) - 상기 2항의 최근 매출액은 2017년말 연결 재무제표 기준임. - 상기 5항의 계약기간은 설계용역기간 등을 제외한 시공 기간임. - 공사기간, 계약금액 등은 공사진행 과정상 변동될 수 있음.ㅇ 관련공시 : 2018-01-03 투자판단 관련 주요경영사항 2018-03-28 투자판단 관련 주요경영사항 2018-05-18 단일판매ㆍ공급계약체결 2019-05-30 단일판매ㆍ공급계약체결 2023-03-15 단일판매ㆍ공급계약체결	-

'24.11.06	투자판단 관련 주요경영사항	ㅇ 제목: 방글라데시 Meghnaghat 718MW Gas-Fired Combined Cycle Power Project 공사 종료일 및 계약상대 명칭 변경ㅇ 주요내용 - 당사는 발주처인 JERA Meghnaghat Power Limited와 Meghnaghat 718MW Gas-Fired Combined Cycle Power Project 공사 종료일에 관하여 협의 중으로, 향후 구체적인 내용이 확정되는 시점에 재공시하겠습니다. - 사업개요 : 718MW급 복합화력발전소 공사(가스터빈 2기, 스팀터빈 1기, 배열회수보일러 2기) - 계약금액 : 787,878,875,000원 - 계약상대 : JERA Meghnaghat Power LImited (舊 Reliance Bangladesh LNG Power Limited) - 공사기간 : 2019.10.1일 ~ 미정ㅇ 결정(확인) 일자 : 2024-11-06ㅇ 기타 투자판단과 관련한 중요사항 - 상기 2항의 계약금액은 공사금액(USD 670,250,000)에 대해 2021년 11월 3일자 최초 매매기준율 (1,175.50KRW/USD)을 적용하였으며, 당사 '23년말 기준 연결 매출액의 1.88%에 해당하는 금액임. - 상기 2항의 계약상대 변경은 명칭 변경에 따른 사항임. - 상기 2항의 공사기간은 사전 기초 공사기간을 포함한 공사기간임. - 상기 3항의 이사회결의일 또는 사실확인일은 금번 변경공시 일자이며, 직전 공시 기준 공사종료일은 2024.11.6일임. - 상기 계약금액 및 공사기간은 공사진행 과정상 변동될 수 있음.ㅇ 관련공시 : 2019-09-30 투자판단 관련 주요경영사항 2020-12-04 투자판단 관련 주요경영사항 2021-01-28 투자판단 관련 주요경영사항 2021-11-03 투자판단 관련 주요경영사항 2023-03-24 투자판단 관련 주요경영사항 2024-06-28 투자판단 관련 주요경영사항 2024-08-26 투자판단 관련 주요경영사항	-

'25.05.08	기타 경영사항(자율공시)	ㅇ 제목: [정정]단일판매ㆍ공급계약 체결ㅇ 주요내용 - 당사는 알제리, 모스타가넴 복합화력 프로젝트 관련하여, 발주처인 SOCIETE ALGERIENNE DE L'ELECTRICITE ET DU GAZ - PRODUCTION DE L'ELECTRICITE와 계약 종료일을 '27.02.08일로 연장하는 계약을 체결하였습니다.※ 공사개요 - 체결 계약명 : 알제리, 모스타가넴 복합화력 - 계 약 금 액 : USD 588,918,291, DZD 13,673,858,369 - 계 약 상 대 : SOCIETE ALGERIENNE DE L'ELECTRICITE ET DU GAZ - PRODUCTION DE L'ELECTRICITE - 계약 시작일 : 2014-02-19 - 계약 종료일 : 2027-02-08ㅇ 결정(확인) 일자 : 2025-05-07ㅇ 기타 투자판단과 관련한 중요사항 - 상기 계약 종료일은 공사 종료일임. - 상기 결정(확인)일자는 변경 계약서 수령일임. - 합병 전 舊 삼성물산 공시 참조('14.2.20일, '15.8.18일)ㅇ 관련공시 : 2016-08-23 기타 경영사항(자율공시) 2016-09-29 기타 경영사항(자율공시) 2017-08-03 기타 경영사항(자율공시) 2021-04-07 기타 경영사항(자율공시) 2021-05-11 기타 경영사항(자율공시) 2022-09-13 기타 경영사항(자율공시)	-

'25.05.12	기타 주요경영사항(자율공시)	ㅇ 제목: [정정]단일판매ㆍ공급계약 체결ㅇ 주요내용 - 당사는 사우디아라비아, 리아드 메트로 Package 3 프로젝트 관련하여 발주처인 The Royal Commission for Riyadh City 와 컨소시움 파트너간 계약 종료일에 대해 아래와 같이 합의하였습니다.※ 공사개요 - 체결 계약명 : 사우디아라비아, 리아드 메트로 Package 3 - 계 약 금 액 : USD 2,426,809,931(당사분) - 계 약 상 대 : The Royal Commission for Riyadh City - 계약 시작일 : 2013-10-01 - 계약 종료일 : 2025-04-30ㅇ 결정(확인) 일자 : 2025-05-11ㅇ 기타 투자판단과 관련한 중요사항 - 상기 2항의 계약 종료일은 공사 완료일임. - 합병 전 舊 삼성물산(000830) 공시 참조.('13.10.2일, '15.4.1일 공시 참조)ㅇ 관련공시 : 2018-09-28 기타 경영사항(자율공시) 2018-11-01 기타 경영사항(자율공시) 2020-12-31 기타 경영사항(자율공시) 2022-06-21 기타 경영사항(자율공시) 2024-04-30 기타 경영사항(자율공시)	-

'25.07.17	횡령ㆍ배임사실확인	ㅇ 사실확인 내용 - 당사 전직 임원의 업무상 배임 혐의에 대해 서울중앙지방검찰청이 2020년 9월 1일 공소제기한 사안의 대법원 판결 내용을 유가증권시장 공시규정에 따라 공시합니다. - 대상자 : 최치훈 前사장, 이영호 前사장, 김신 前사장 - 판결 중 배임 부분에 대한 내용 : 업무상 배임 무죄ㅇ 기타 투자판단에 참고할 사항 - 본 공시는 대법원 판결선고에 따른 것이며, 원심 무죄판결이 확정되었습니다. - 상기 자기자본은 2024년말 연결재무제표 기준 자본총계입니다. - 상기 4의 '확정일자'는 대법원 판결 선고일입니다.ㅇ 관련공시 : 2020-09-04 횡령ㆍ배임혐의발생 2024-02-05 횡령ㆍ배임사실확인 2024-02-08 횡령ㆍ배임사실확인 2025-02-03 횡령ㆍ배임사실확인 2025-02-07 횡령ㆍ배임사실확인	-

'25.10.29	중대재해 발생	ㅇ 중대재해 발생ㅇ 주요 내용 - 발생 장소: 판교641 PSM 신축공사 현장 - 발생 재해 내용: 지하 6층에서 후진하던 굴착기에 작업자가 부딪힘 - 사망자 수: 1 - 부상자 수: 0 - 중대재해 발생일자: 2025-10-29 - 고용노동부 보고일자: 2025-10-29 - 조치사항 및 향후대책: 현장 확인(경찰 및 고용노동부) 및 재발방지대책 수립 예정ㅇ 기타 투자판단과 관련한 중요사항 - '25.10.29일 성남지방고용노동청 해당 현장 일부 구간 작업중지 명령(부분작업중지)ㅇ 관련공시 : -	-

'25.10.31	[정정] 단일판매 공급계약 체결	ㅇ 대만 Taoyuan 국제공항 제3터미널 토목건축공사 계약 체결ㅇ 주요내용 - 계 약 명 : 대만 Taoyuan 국제공항 제3터미널 토목건축공사 - 계약금액 : 1,281,705,806,074원 - 계약상대 : Taoyuan International Airport Co., Ltd. - 계약기간 : 2021.6.1일 ~ 2027.8.16일 - 계약일자 : 2021-06-01ㅇ 기타 투자판단과 관련한 중요사항 - 공사개요 : Taoyuan 국제공항 확장공사(제3터미널 골조 및 마감 공사 등) - 상기 2항의 계약금액은 총도급액 NTD 45,355,667,436 중 당사분(70%)에 해당하는 금액인 NTD 31,748,967,205에 대해 2021년 6월 1일자 최초 매매기준율 (40.37KRW/NTD)을 적용함. - 상기 2항의 최근 매출액은 2020년말 연결 재무제표 기준임. - 상기 5항의 계약기간은 공사기간임. - 상기 7항의 계약일자는 발주처로부터 계약서를 수령한 일자임. - 공사기간, 계약금액 등은 공사진행 과정상 변동될 수 있음.ㅇ 관련공시 : 2021-03-30 투자판단 관련 주요경영사항 2021-06-01 단일판매ㆍ공급계약체결 2022-08-16 단일판매ㆍ공급계약체결 2023-03-30 단일판매ㆍ공급계약체결	-

'25.12.12	단일판매ㆍ공급계약 체결	ㅇ 제목: 카타르 Dukhan Solar Power Plant 공사 본계약 체결 ㅇ 주요내용 - 계 약 명 : ENGINEERING, PROCUREMENT, INSTALLATION AND COMMISSIONING OF DUKHAN SOLAR POWER PLANT - 계약금액 : 1,540,071,611,480원 - 계약기간 : 2025.9.1일 ~ 2030.2.28일 - 계약상대 : QatarEnergy (카타르) - 계약일자 : 2025.12.11일 ㅇ 기타 투자판단과 관련한 중요사항 - 공사개요: 2,000MW 규모 태양광 발전소 건설 - 상기 2항의 계약금액은 총 공사금액 USD 1,047,382,760.80에 대해 2025년 12월 11일자 최초 매매기준율(1,470.40KRW/USD)을 적용함. - 상기 2항의 최근 매출액은 2024년말 연결 재무제표 기준임. - 상기 5항의 계약기간은 공사기간임. - 상기 계약금액 및 공사기간 등은 공사진행 과정상 변동될 수 있음. ㅇ 관련공시 : 2025-08-25 투자판단 관련 주요경영사항 2025-09-16 투자판단 관련 주요경영사항	-

'25.12.23	단일판매ㆍ공급계약 체결	ㅇ 제목: 카타르 CO2 이송설비 공사 본계약 체결 ㅇ 주요내용 - 계 약 명 : ENGINEERING, PROCUREMENT, CONSTRUCTION AND COMMISSIONING AGREEMENT FOR CO2 SEQUESTRATION PROJECT - 계약금액 : 2,024,383,112,140원 - 계약기간 : 2025.8.29일 ~ 2030.5.29일 - 계약상대 : QatarEnergy LNG (카타르) - 계약일자 : 2025.12.22일 ㅇ 기타 투자판단과 관련한 중요사항 - 공사개요: LNG 액화플랜트 배출 CO2 회수 및 폐가스전向 이송설비 공사 - 상기 2항의 계약금액은 총 공사금액 USD 1,131,515,382, EUR 203,481,000에 대해 2025년 12월 22일자 최초 매매기준율(1,477.80KRW/USD, 1,731.02KRW/EUR)을 적용함. - 상기 2항의 최근 매출액은 2024년말 연결 재무제표 기준임. - 상기 5항의 계약기간은 공사기간임. - 상기 계약금액 및 공사기간 등은 공사진행 과정상 변동될 수 있음. ㅇ 관련공시 : 2025-08-29 투자판단 관련 주요경영사항 2025-11-03 투자판단 관련 주요경영사항	-

'25.12.29	단일판매ㆍ공급계약 체결	ㅇ 카타르 Facility E Independent Water and Power Production Project 본계약 체결ㅇ 주요내용 - 계 약 명 : 카타르 Facility E Independent Water and Power Production Project - 계약금액 : 3,970,888,000,000원 - 계약상대 : Ras Abu Fontas Power Company Q.P.S.C.(카타르) - 계약기간 : 2024.11.25일 ~ 2029.6.1일 - 계약일자 : 2024.11.26일ㅇ 기타 투자판단에 참고할 사항 - 상기 계약은 '24.11.26일 체결한 최초 계약 '카타르 Facility E Independent Water and Power Production Project' (약 39,709억원, '23년말 연결재무제표 기준 매출액의 9.48%)에 대한 변경계약임. - 공사개요 : 2,415MW급 복합발전 및 110MIGD 담수 플랜트 공사 - 상기 2항의 계약금액은 총 공사금액 USD 2,840,000,000에 대해 2024년 11월 26일자 최초 매매기준율(1,398.20KRW/USD)을 적용함. - 상기 2항의 최근 매출액은 2023년말 연결 재무제표 기준임. - 상기 3항의 계약상대 변경은 발주처 SPC 설립에 따른 사항임. - 상기 5항의 계약기간은 공사기간임. - 상기 계약금액 및 공사기간 등은 공사진행 과정상 변동될 수 있음.ㅇ 관련공시 : 2024-10-25 투자판단 관련 주요경영사항 2024-11-26 단일판매ㆍ공급계약체결	-

[단일판매ㆍ공급계약체결 공시 관련] - 진행상황

신고일자	계약내역	계약금액총액(원)	판매ㆍ공급금액(백만원)	대금수령금액(백만원)	대금 미수령 사유	향후 추진계획	변동 가능성

당기	누적	당기	누적	판매·공급 이행	대금수령

2020-12-31	UAE 원자력발전소(*)	2,663,571,150 (USD)	22,445	3,362,779	35,878	3,304,643	-	본공사는 마무리 하였으며,잔여 역무인 임시 시설물 철거등 진행 중	계약상 수금 조건 (공정진척에 의한 수금)에 따라 대금 수령 예정	발주처와 계약 종료일/계약금액에 관하여 협의 중으로, 향후 계약 변경 시 별도 공시 예정임

2023-04-28	F3 Plant at Qidfa,Emirate of Fujairah	1,163,713,702,160	1,539	1,174,341	14,662	1,115,837	-	'25년 7월 계약이행 역무 달성하였으며, 현재 정산협의진행 중	계약상 수금 조건 (milestone에 의한 수금)에 따라 대금 수령 예정	계약적 역무는 완료하였으나, 발주처와 계약 종료일/계약금액에 관하여 협의 중으로, 계약 변경시 별도 공시 예정임

2024-12-24	Onshore Offplot Common LeanLNG Storage and Loading Facilities of theNORTH FIELD EXPANSIONPROJECT	2,605,082,930,173	615,860	2,811,618	472,803	2,493,147	-	계약상 공정률 대로 공사 진행중이며 '27년 8월 준공 예정	계약상 수금 조건 (milestone에 의한 수금)에 따라 대금 수령 예정	현재 프로젝트 변동 가능성은 식별되지 않았으며 향후 계약 변경시 별도 공시 예정임

2025-05-08	알제리, 모스타가넴복합화력 프로젝트(*)	588,918,291 (USD) 13,673,858,369 (DZD)	71,089	732,730	85,028	664,655	-	계약상 공정률 대로 공사 진행중이며, '27년 2월 준공 예정	계약상 수금 조건 (milestone에 의한 수금)에 따라 대금 수령 예정	발주처와 계약 종료일/계약금액에 관하여 협의 중으로, 향후 계약 변경 시 별도 공시 예정임

2025-05-12	사우디아라비아, Riyadh MetroPackage 3 프로젝트(*)	2,426,809,931(USD)	66,597	3,194,936	49,717	2,998,617	-	'25.4월 최종 준공 완료	계약상 수금 조건 (인센티브)에 따라 '26년 대금 수령 예정	'25.4월 준공 완료 후 하자보수 等 진행 중으로 변동 가능성 없음

2025-07-09	반포아파트(제3주구)주택재건축정비사업	1,209,810,000,000	511,786	875,033	603,773	941,945	-	계약상 공정률 대로 공사진행중이며 '26년 7월 준공 예정	계약상 수금 조건 (공정진척에 의한 수금)에 따라 대금 수령 예정	현재 프로젝트 변동 가능성은 식별되지 않았으며 향후 계약 변경시 별도 공시 예정임

2025-07-30	한남4재정비촉진구역주택재개발정비사업	1,569,529,033,200	-	-	-	-	-	계약상 공정률 대로 공사진행중이며 '33년 4월 준공 예정	계약상 수금 조건 (분양 및 공정진척에 의한 수금)에 따라 대금 수령 예정	현재 프로젝트 변동 가능성은 식별되지 않았으며 향후 계약 변경시 별도 공시 예정임

2025-07-31	장위8구역 공공재개발사업	1,194,452,769,000	-	-	-	-	-	계약상 공정률 대로 공사진행중이며 '33년 11월 준공 예정	계약상 수금 조건 (공정진척에 의한 수금)에 따라 대금 수령 예정	현재 프로젝트 변동 가능성은 식별되지 않았으며 향후 계약 변경시 별도 공시 예정임

2025-09-24	P4 Ph4(상동) 마감공사	2,367,090,000,000	224,719	224,719	-	-	-	계약상 공정률 대로 공사 진행 중이며 '27년 4월 준공예정	계약상 수금 조건 (공정진척에 의한 수금)에 따라 대금 수령 예정	현재 프로젝트 변동 가능성은 식별되지 않았으며 향후 계약 변경시 별도 공시 예정임

2025-10-13	[천안단지 마감공사]C-PJT 공사(물산)	1,064,000,000,000	71,509	900,531	182,700	869,856	-	계약상 공정률 대로 공사 진행 중이며 '26년 3월 준공 예정	계약상 수금 조건 (공정진척에 의한 수금)에 따라 대금 수령 예정	현재 프로젝트 변동 가능성은 식별되지 않았으며 향후 계약 변경시 별도 공시 예정임

2025-10-31	대만 Taoyuan 국제공항제3터미널 토목건축공사	1,281,705,806,074	317,455	1,114,849	324,269	905,805	-	계약상 공정률 대로 공사진행중이며 '27년 8월 준공 예정	계약상 수금 조건 (공정진척에 의한 수금)에 따라 대금 수령 예정	발주처 사유로 추가 공기 연장 가능성이 있어 향후 계약 변경 시 별도 공시 예정임

2025-12-09	푸본생명보험 가오슝 MRT아오지디역 상업지역 개발프로젝트	1,115,054,450,932	312,089	438,332	187,007	294,525	-	계약상 공정률 대로 공사 진행 중이며 '27년 5월 준공 예정	계약상 수금 조건 (공정진척에 의한 수금)에 따라 대금 수령 예정	발주처 사유로 추가 공기 연장 가능성이 있어 향후 계약 변경 시 별도 공시 예정임

2025-12-12	ENGINEERING, PROCUREMENT,INSTALLATION ANDCOMMISSIONING OF DUKHANSOLAR POWER PLANT	1,540,071,611,480	963	963	-	-	-	계약상 공정률 대로 공사 진행 중이며 '30년 3월 준공 예정	계약상 수금 조건 (milestone에 의한 수금)에 따라 대금 수령 예정	현재 프로젝트 변동 가능성은 식별되지 않았으며 향후 계약 변경시 별도 공시 예정임

2025-12-12	[P4 Ph1(하서)] FAB동/복합동마감공사	2,963,510,000,000	65,633	2,694,100	324,516	2,345,042	-	'25.12월 최종 준공 완료	'25.12월 어음 수령 완료 '26년 대금 수령 예정	공사 종료로 변동 가능성 없음

2025-12-19	새울원자력 3,4호기 주설비공사	1,209,982,521,990	94,606	1,237,857	116,839	1,099,075	-	계약상 공정률 대로 공사 진행중이며 '26년 10월 준공 예정	계약상 수금 조건 (공정진척에 의한 수금)에 따라 대금 수령 예정	발주처와 계약금액 변경 협의 중으로, 향후 계약 변경시 별도 공시 예정임

2025-12-23	ENGINEERING, PROCUREMENT,CONSTRUCTION ANDCOMMISSIONING AGREEMENTFOR CO2 SEQUESTRATIONPROJECT	2,024,383,112,140	3,196	3,196	71,403	71,403	-	계약상 공정률 대로 공사 진행 중이며 '30년 5월 준공 예정	계약상 수금 조건 (milestone에 의한 수금)에 따라 대금 수령 예정	현재 프로젝트 변동 가능성은 식별되지 않았으며 향후 계약 변경시 별도 공시 예정임

2025-12-24	PROJECT LIGHTNING(UAE 고압직류 송전공사)	2,731,043,361,960	781,853	2,704,307	463,152	2,814,242	-	계약상 준공일은 '25년 12월이나, 발주처와 계약종료일변경 협의 중	계약상 수금 조건 (milestone에 의한 수금)에 따라 대금 수령 예정	발주처와 계약 종료일/계약금액에 관하여 협의 중으로, 향후 계약 변경 시 별도 공시 예정임

2025-12-26	P4 Ph3(상서) FAB동, 복합동마감공사	2,334,365,000,000	1,646,121	2,122,150	1,616,174	1,621,120	-	계약상 공정률 대로 공사 진행 중이며 '26년 3월 준공 예정	계약상 수금 조건 (milestone에 의한 수금)에 따라 대금 수령 예정	현재 프로젝트 변동 가능성은 식별되지 않았으며 향후 계약 변경시 별도 공시 예정임

2025-12-29	카타르 Facility E IndependentWater and Power ProductionProject	3,970,888,000,000	754,678	758,344	939,071	964,183	-	계약상 공정률 대로 공사 진행 중이며 '29년 6월 준공 예정	계약상 수금 조건 (milestone에 의한 수금)에 따라 대금 수령 예정	현재 프로젝트 변동 가능성은 식별되지 않았으며 향후 계약 변경시 별도 공시 예정임

2025-12-31	SDR 신축공사	1,080,090,000,000	29,414	1,229,921	49,095	981,412	-	본공사는 마무리하였으며발주처와 계약종료일에 대한협의 중	계약상 수금 조건 (공정진척에 의한 수금)에 따라 대금 수령 예정	발주처와 계약 종료일/계약금액에 관하여 협의 중으로, 향후 계약 변경 시 별도 공시 예정임

(*) 舊 삼성물산 단일판매ㆍ공급계약체결 공시 이후 현재 기타 경영사항(자율공시)로 공시 진행 중이며, 공사 기간 만료 전인 건임.

※ 상기 계약금액총액(원)은 단일판매ㆍ공급계약체결 공시 기준임. ※ 세부 계약내역 : [기 신고한 주요경영사항의 진행상황] 참고