삼성물산 사업보고서 (2024.12)
정 정 신 고 (보고)

2025년 8월 14일

1. 정정대상 공시서류 : 제61기 사업보고서

2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2025년 3월 6일

3. 정정사항

항 목	정정요구ㆍ명령관련 여부	정정사유	정 정 전	정 정 후

XI. 그 밖에 투자자보호를 위하여필요한 사항1. 공시내용 진행 및변경사항	예	단일판매·공급계약 체결 공시관련 향후 추진계획 등보완	주1	주2

주1) 정정전

[단일판매ㆍ공급계약체결 공시 관련] - 진행상황

신고일자	계약내역	계약금액총액(원)	판매ㆍ공급금액(백만원)	대금수령금액(백만원)

당기	누적	당기	누적

2023-03-30	대만 Taoyuan 국제공항 제3터미널 토목건축공사	1,267,752,554,122	327,941	797,394	266,267	578,788

2023-04-19	반포아파트(제3주구) 주택재건축정비사업	936,940,000,000	237,547	335,993	237,547	338,173

2024-12-30	[P3L 하부동편(Ph.3)] FAB동/복합동 마감공사	2,034,890,000,000	751,420	3,802,330	557,500	3,202,610

2024-12-19	[P4 Ph1(하서)] FAB동/복합동 마감공사	2,425,280,000,000	1,754,812	4,513,782	2,649,770	4,179,150

2024-12-30	[P3 Ph4(상부동편)] FAB동/복합동 마감공사	2,182,180,000,000	751,420	3,802,330	557,500	3,202,610

2024-12-27	P4 Ph3(상서) FAB동, 복합동 마감공사	2,082,685,000,000	506,390	682,590	242,490	242,490

2024-12-31	SDR 신축공사	1,080,090,000,000	542,977	932,317	617,878	932,317

2024-12-24	새울원자력 3,4호기 주설비공사	1,180,262,054,730	153,633	982,235	143,615	982,235

2023-04-28	F3 Plant at Qidfa, Emirate of Fujairah	1,163,713,702,160	134,098	1,172,802	51,594	1,101,175

2020-12-31	UAE 원자력발전소(*)	2,663,571,150 (USD)	39,032	3,340,334	39,958	3,268,765

2024-12-24	Onshore Offplot Common Lean LNG Storage andLoading Facilities of the NORTH FIELD EXPANSION PROJECT	2,605,082,930,173	697,313	2,195,758	691,289	2,020,344

2022-09-22	PROJECT LIGHTNING (UAE 고압직류 송전공사)	2,731,043,361,960	875,521	1,922,454	1,283,832	2,351,090

2024-04-01	푸본생명보험 가오슝 MRT 아오지디역 상업지역 개발 프로젝트	1,113,565,537,638	116,733	126,242	103,524	103,524

2024-11-26	카타르 Facility E Independent Water and Power Production Project	3,970,888,000,000	3,667	3,667	25,112	25,112

2022-09-13	알제리, 모스타가넴 복합화력 프로젝트(*)	588,918,291 (USD)13,673,858,369 (DZD)	79,916	661,641	58,717	579,627

2024-04-30	사우디아라비아, Riyadh Metro Package 3 프로젝트(*)	2,426,809,931 (USD)	95,760	3,128,339	125,919	2,948,901

(*) 舊 삼성물산 단일판매ㆍ공급계약체결 공시 이후 현재 기타 경영사항(자율공시)로 공시 진행 중이며, 공사 기간 만료 전인 건임.※ 상기 계약금액총액(원)은 단일판매ㆍ공급계약체결 공시 기준임.- 대금 미수령 사유: 해당 사항 없음- 향후 추진계획: 해당 사항 없음 주2) 정정후[단일판매ㆍ공급계약체결 공시 관련] - 진행상황

신고일자	계약내역	계약금액총액(원)	판매ㆍ공급금액(백만원)	대금수령금액(백만원)	대금 미수령 사유	향후 추진계획	변동 가능성

당기	누적	당기	누적	판매·공급 이행	대금수령

2023-03-30	대만 Taoyuan 국제공항제3터미널 토목건축공사	1,267,752,554,122	327,941	797,394	266,267	578,788	-	계약상 종료일은 '26년 11월이나발주처와 계약종료일 변경 협의 중	계약상 수금 조건(공정진척에 의한 수금)에따라 대금 수령 예정	발주처와 계약 종료일/계약금액에관하여 협의 중으로, 향후 계약변경 시 별도 공시 예정임

2023-04-19	반포아파트(제3주구)주택재건축정비사업	936,940,000,000	237,547	335,993	237,547	338,173	-	계약상 공정율 대로 공사진행중이며 '26년 7월 종료 예정	계약상 수금 조건(공정진척에 의한 수금)에따라 대금 수령 예정	현재 프로젝트 변동 가능성은식별되지 않았으며 향후 계약 변경시 별도 공시 예정임

2024-12-30	[P3L 하부동편(Ph.3)] FAB동/복합동 마감공사	2,034,890,000,000	751,420	3,802,330	557,500	3,202,610	-	계약상 공정률대로 공사진행중이며 '25년 3월 종료 예정	계약상 수금 조건(공정진척에 의한 수금)에따라 대금 수령 예정이며'25년 3월 종료 이후 잔여 대금은'25년 내 수령 예정	현재 프로젝트 변동 가능성은식별되지 않았으며 향후 계약 변경시 별도 공시 예정임

2024-12-19	[P4 Ph1(하서)] FAB동/복합동 마감공사	2,425,280,000,000	1,754,812	4,513,782	2,649,770	4,179,150	-	계약상 공정률대로 공사 진행중이며 '25년 12월 종료 예정	계약상 수금 조건(공정진척에 의한 수금)에따라 대금 수령 예정	현재 프로젝트 변동 가능성은식별되지 않았으며 향후 계약 변경시 별도 공시 예정임

2024-12-30	[P3 Ph4(상부동편)]FAB동/복합동 마감공사	2,182,180,000,000	751,420	3,802,330	557,500	3,202,610	-	계약상 공정률대로 공사 진행중이며 '25년 3월 종료 예정	계약상 수금 조건(공정진척에 의한 수금)에따라 대금 수령 예정이며'25년 3월 종료 이후 잔여 대금은'25년 내 수령 예정	현재 프로젝트 변동 가능성은식별되지 않았으며 향후 계약 변경시 별도 공시 예정임

2024-12-27	P4 Ph3(상서)FAB동, 복합동 마감공사	2,082,685,000,000	506,390	682,590	242,490	242,490	-	계약상 공정률대로 공사 진행중이며 '25년 10월 종료 예정	계약상 수금 조건(공정진척에 의한 수금)에따라 대금 수령 예정	현재 프로젝트 변동 가능성은식별되지 않았으며 향후 계약 변경시 별도 공시 예정임

2024-12-31	SDR 신축공사	1,080,090,000,000	542,977	932,317	617,878	932,317	-	본공사는 마무리하였으며발주처와 계약종료일에 대한협의 중	계약상 수금 조건(공정진척에 의한 수금)에따라 대금 수령 예정	발주처와 계약 종료일/계약금액에관하여 협의 중으로, 향후 계약변경 시 별도 공시 예정임

2024-12-24	새울원자력 3,4호기주설비공사	1,180,262,054,730	153,633	982,235	143,615	982,235	-	계약상 공정률 대로 공사 진행중이며 '26년 10월 종료 예정	계약상 수금 조건(공정진척에 의한 수금)에따라 대금 수령 예정	발주처와 계약금액 변경 협의중으로, 향후 계약 변경시 별도 공시 예정임

2023-04-28	F3 Plant at Qidfa, Emirate of Fujairah	1,163,713,702,160	134,098	1,172,802	51,594	1,101,175	-	본공사는 마무리 하였으며발주처와 계약종료일에 대한 협의 중	계약상 수금 조건(milestone에 의한 수금)에따라 대금 수령 예정	발주처와 계약 종료일/계약금액에관하여 협의 중으로, 향후 계약변경 시 별도 공시 예정임

2020-12-31	UAE 원자력발전소(*)	2,663,571,150 (USD)	39,032	3,340,334	39,958	3,268,765	-	본공사는 마무리 하였으며발주처와 계약종료일에 대한 협의 중	계약상 수금 조건(공정진척에 의한 수금)에따라 대금 수령 예정	발주처와 계약 종료일/계약금액에관하여 협의 중으로, 향후 계약변경 시 별도 공시 예정임

2024-12-24	Onshore Offplot CommonLean LNG Storage andLoading Facilities of the NORTH FIELD EXPANSIONPROJECT	2,605,082,930,173	697,313	2,195,758	691,289	2,020,344	-	계약상 공정률 대로 공사 진행중이며 '27년 8월 종료 예정	계약상 수금 조건(milestone에 의한 수금)에따라 대금 수령 예정	현재 프로젝트 변동 가능성은식별되지 않았으며 향후 계약 변경시 별도 공시 예정임

2022-09-22	PROJECT LIGHTNING (UAE 고압직류 송전공사)	2,731,043,361,960	875,521	1,922,454	1,283,832	2,351,090	-	계약상 종료일은 '25년 12월이나발주처와 계약종료일 변경 협의 중	계약상 수금 조건(milestone에 의한 수금)에따라 대금 수령 예정	발주처와 계약 종료일/계약금액에관하여 협의 중으로, 향후 계약변경 시 별도 공시 예정임

2024-04-01	푸본생명보험 가오슝 MRT아오지디역 상업지역 개발프로젝트	1,113,565,537,638	116,733	126,242	103,524	103,524	-	계약상 종료일은 '27년 3월이나발주처와 계약종료일 변경 협의 중	계약상 수금 조건(공정진척에 의한 수금)에따라 대금 수령 예정	발주처와 계약 종료일/계약금액에관하여 협의 중으로, 향후 계약변경 시 별도 공시 예정임

2024-11-26	카타르 Facility E Independent Water and Power ProductionProject	3,970,888,000,000	3,667	3,667	25,112	25,112	-	계약상 공정률 대로 공사 진행중이며 '29년 6월 종료 예정	계약상 수금 조건(milestone에 의한 수금)에따라 대금 수령 예정	현재 프로젝트 변동 가능성은식별되지 않았으며 향후 계약 변경시 별도 공시 예정임

2022-09-13	알제리, 모스타가넴 복합화력프로젝트(*)	588,918,291(USD)13,673,858,369(DZD)	79,916	661,641	58,717	579,627	-	계약상 종료일은 '25년 12월이나,발주처와 계약종료일 변경 협의 중	계약상 수금 조건(milestone에 의한 수금)에따라 대금 수령 예정	발주처와 계약 종료일/계약금액에관하여 협의 중으로, 향후 계약변경 시 별도 공시 예정임

2024-04-30	사우디아라비아, Riyadh Metro Package 3 프로젝트(*)	2,426,809,931 (USD)	95,760	3,128,339	125,919	2,948,901	-	계약상 공정률 대로 공사 진행중이며 '25년 4월 종료 예정	계약상 수금 조건(milestone에 의한 수금)에따라 대금 수령 예정이며'25년 4월 종료 이후 잔여 대금은'25년 내 수금 예정	현재 프로젝트 변동 가능성은식별되지 않았으며 향후 계약 변경시 별도 공시 예정임

(*) 舊 삼성물산 단일판매ㆍ공급계약체결 공시 이후 현재 기타 경영사항(자율공시)로 공시 진행 중인 건임.※ 상기 계약금액총액(원)은 단일판매ㆍ공급계약체결 공시 기준임.※ 세부 계약내역 : [기 신고한 주요경영사항의 진행상황] 참고