SGC E&C 반기보고서 (2025.06)
1. 공시내용 진행 및 변경사항

가. 공시사항의 진행 ·변경사항

신고일자	제 목	신 고 내 용	신고사항의 진행현황

2022.03.16	단일판매 공급계약 체결	- 계약명 : 인천 청라 더리브 오피스텔 신축공사- 계약상대방 : 주식회사 청라플러스 (주식회사 하나자산신탁)- 계약금액 : 143,300,600천원- 계약기간 : 2022.03.16 ~ 2025.07.15	- 단일판매 공급계약 체결(2022.03.16)- 단일판매 공급계약 변경(2022.04.14)1) 본 계약의 승계계약에 따른 계약상대방 변경 : 주식회사 청라플러스 → 주식회사 하나자산신탁

2023.05.17	단일판매 공급계약 체결	- 계약명 : 친환경 보일러 발전 개선사업- 계약상대방 : 무림피앤피(주)- 계약금액 : 276,340,000천원- 계약기간 : 2023.05.16 ~ 2025.09.01	- 단일판매 공급계약 체결(2023.05.17)

2023.12.11	단일판매 공급계약 체결	- 계약명 : 군포 대야미 아파트 건설공사(A-2BL)- 계약상대방 : 한국토지주택공사(LH)- 계약금액 : 148,756,992천원- 계약기간 : 2023.12.08 ~ 2027.06.21	- 단일판매 공급계약 체결(2023.12.11)

2023.12.22	투자판단관련 주요 경영사항	- 사우디 SEPC(Saudi Ethylene Polyethylene Company) 에틸렌·프로필렌 생산설비 증설공사 낙찰통지서 체결	- 본 도급계약 체결(2024.01.19) 1) 계약금액 - 본사 계약분 : USD 231,320,133(약 3,105억) - 사우디법인 계약분 : SAR 1,053,988,900(약 3,772억) ※ 계약체결일 기준 1/19 최초고시 매매기준율 적용하여 원화 환산 2) 계약기간 : 25개월

2023.12.26	단일판매 공급계약 체결	- 계약명 : MP7 Project EPC PKG (클로르 알카리(CA) 생산설비 건설공사)- 계약상대방 : OCI TerraSus Sdn. Bhd.- 계약금액 : 71,700,000천원- 계약기간 : 2023.12.26 ~ 2025.09.30	- 단일판매 공급계약 체결(2023.12.26)- 단일판매 공급계약 변경(2024.07.16) 1) 계약종료일 변경 : 변경 전(2025.04.30), 변경후(2025.09.30) 2) 종속회사인 말레이시아법인(SGC E (M) Sdn. Bhd.)의 시공계약 체결 - 말레이시아 법인 계약분 : MYR 219,142,000(약 648억) ※ 7/16 최초고시 매매기준율 적용하여 원화 환산- 단일판매 공급계약 변경(2025.03.31) 1) 계약 상대방 사명 변경 (1) 변경 전 : OCIM Sdn. Bhd. (2) 변경 후 : OCI TerraSus Sdn. Bhd. 2) 본사 및 종속회사의 계약금액 변경 (1) 변경 전 - 본사 계약분 : 82,700,000,000원 - 사우디법인 계약분 : 64,826,586,440원 (MYR 219,142,000) ※ 2024/7/16 최초고시 매매기준율(295.82원) 적용하여 원화 환산 (2) 변경 후 - 본사 계약분 : 71,700,000,000원 - 사우디법인 계약분 : 85,177,416,506원 (MYR 257,738,491) ※ 2025/03/31 최초고시 매매기준율(330.48원) 적용하여 원화 환산

2023.12.26	단일판매 공급계약 체결	- 계약명 : ME1 Project EPC PKG (에피클로로히드린(ECH) 생산설비 건설공사)- 계약상대방 : OCIKumho Sdn. Bhd.- 계약금액 : 122,000,000천원- 계약기간 : 2023.12.26 ~ 2025.10.31	- 단일판매 공급계약 체결(2023.12.26)- 단일판매 공급계약 변경(2024.07.26) 1) 계약종료일 변경 : 변경 전(2025.04.30), 변경후(2025.10.31) 2) 종속회사인 말레이시아법인(SGC E (M) Sdn. Bhd.)의 시공계약 체결 - 말레이시아 법인 계약분 : MYR 227,732,000(약 677억) ※ 7/26 최초고시 매매기준율 적용하여 원화 환산

2024.01.19	단일판매 공급계약 체결	- 계약명 : 에틸렌·프로필렌 생산설비 증설공사- 계약상대방 : Saudi Ethylene Polyethylene Company- 계약금액 : 310,524,147천원- 계약기간 : 2024.01.02 ~ 2026.01.31	- 본 도급계약 체결(2024.01.19) 1) 계약금액 - 본사 계약분 : USD 231,320,133(약 3,105억) - 사우디법인 계약분 : SAR 1,053,988,900(약 3,772억) ※ 계약체결일 기준 1/19 최초고시 매매기준율 적용하여 원화 환산 2) 계약기간 : 25개월

2024.02.19	단일판매 공급계약 체결	- 계약명 : Isopropyl Alcohol 생산설비 건설공사- 계약상대방 : APOC(Advanced Polyolefin Industry Co.)- 계약금액 : 103,509,584천원- 계약기간 : 2024.02.17 ~ 2026.10.17	- 본 도급계약 체결(2024.02.19) 1) 계약금액 - 본사 계약분 : USD 77,639,952(약 1,035억) - 사우디법인 계약분 : SAR 426,056,430(약 1,514억) ※ 2/19 최초고시 매매기준율 적용하여 원화 환산 2) 계약기간 : 32개월

2024.03.14	단일판매 공급계약 체결	- 계약명 : 경상남도 창원시 경화구역 재개발 정비사업- 계약상대방 : 대한토지신탁 주식회사- 계약금액 : 143,342,694천원- 계약기간 : 2025.06.30 ~ 2028.02.29	- 본 도급계약 체결(2024.03.14)

2024.08.08	단일판매 공급계약 체결	- 계약명 : EVA EPC Package (에틸렌초산비닐 생산설비 건설공사)- 계약상대방 : Sahara International Petrochemical Company (SIPCHEM)
- 계약금액 : 138,239,203천원- 계약기간 : 2024.07.01 ~ 2027.10.31	- 본 도급계약 체결(2024.08.08) 1) 계약금액 - 본사 계약분 : USD 85,731,331(약1,135억) - 사우디법인 계약분 : SAR 325,279,548(약 1,193억) ※ 8/8 최초고시 매매기준율 적용하여 원화 환산 2) 계약기간 : 40개월

2024.08.27	단일판매 공급계약 체결	- 계약명 : PDH/PP EPC Package (프로필렌/폴리프로필렌 생산설비 건설공사)- 계약상대방 : AL-WAHA Petrochemical Company
- 계약금액 : 113,499,709천원- 계약기간 : 2024.07.01 ~ 2026.10.31	- 본 도급계약 체결(2024.08.26) 1) 계약금액 - 본사 계약분 : USD 85,(약 1,382억) - 사우디법인 계약분 : SAR 312,504,787(약 1,103억) ※ 8/27 최초고시 매매기준율 적용하여 원화 환산 2) 계약기간 : 27개월

2024.12.30	단일판매 공급계약 체결	- 계약명 : 광주 용두동 지역주택조합 신축공사- 계약상대방 : 용두동 지역주택조합
- 계약금액 : 188,000,000천원- 계약기간 : 2024.12.27 ~ 착공일로부터 43개월 되는날	- 단일판매 공급계약 체결(2024.12.30)

나. 단일판매·공급계약체결 공시사항의 진행 및 변경사항- 진행상황

신고일자	계약내역	계약금액총액	판매·공급금액	대금수령금액

당반기기	누적	당반기	누적

2023-05-17	- 계약명 : 친환경 보일러 발전 개선사업- 계약상대방 : 무림피앤피(주)- 계약금액 : 276,340,000천원- 계약기간 : 2023.05.16 ~ 2025.09.01- 주요계약조건 : 공사 진행율에 따라 기성청구 및 지급- 조건부계약금액 : 해당사항 없음	276,340,000,000	37,270,674,620	248,983,917,891	16,506,249,280	229,023,410,062

2023-12-11	- 계약명 : 군포 대야미 아파트 건설공사(A-2BL)- 계약상대방 : 한국토지주택공사(LH)- 계약금액 : 148,756,992천원- 계약기간 : 2023.12.08 ~ 2027.06.21- 주요계약조건 : 공사 진행율에 따라 기성청구 및 지급- 조건부계약금액 : 해당사항 없음	148,755,992,337	-	763,900,000	-	763,900,000

2023-12-26(변경계약공시2024-07-16,2025-03-31)	- 계약명 : MP7 Project EPC PKG(클로르 알카리(CA) 생산설비 건설공사)- 계약상대방 : OCIM Sdn. Bhd.- 계약금액 : 71,700,000천원- 계약기간 : 2023.12.26 ~ 2025.09.30- 주요계약조건 : 공사 진행율에 따라 기성청구 및 지급- 조건부계약금액 : 해당사항 없음	71,700,000,000	25,108,689,927	57,989,763,009	20,991,792,785	54,642,193,430

2024-06-28	- 계약명 : ME1 Project EPC PKG (에피클로로히드린(ECH) 생산설비 건설공사)- 계약상대방 : OCIKumho Sdn. Bhd.- 계약금액 : 122,000,000천원- 계약기간 : 2023.12.26 ~ 2025.10.31- 주요계약조건 : 공사 진행율에 따라 기성청구 및 지급- 조건부계약금액 : 해당사항 없음	122,000,000,000	28,980,545,531	94,991,176,538	27,594,353,096	86,028,108,312

2024-01-19	- 계약명 : 에틸렌·프로필렌 생산설비 증설공사- 계약상대방 : Saudi Ethylene Polyethylene Company- 계약금액 : 310,524,147천원- 계약기간 : 2024.01.02 ~ 2026.01.31- 주요계약조건 : 공사 진행율에 따라 기성청구 및 지급- 조건부계약금액 : 해당사항 없음	310,524,146,539	70,593,711,006	170,461,592,588	24,713,548,348	116,893,972,708

2024-02-19	- 계약명 : Isopropyl Alcohol 생산설비 건설공사- 계약상대방 : APOC(Advanced Polyolefin Industry Co.)- 계약금액 : 103,509,584천원- 계약기간 : 2024.02.17 ~ 2026.10.17- 주요계약조건 : 공사 진행율에 따라 기성청구 및 지급- 조건부계약금액 : 해당사항 없음	103,509,584,006	5,740,936,108	20,275,862,842	9,571,642,936	20,275,862,842

2024-03-14	- 계약명 : 경상남도 창원시 경화구역 재개발 정비사업- 계약상대방 : 대한토지신탁 주식회사- 계약금액 : 143,342,694천원- 계약기간 : 2025.06.30 ~ 2028.02.29- 주요계약조건 : 공사 진행율에 따라 기성청구 및 지급- 조건부계약금액 : 해당사항 없음	143,342,694,000	-	294,750,000	-	-

2024-08-08	- 계약명 : EVA EPC Package(에틸렌초산비닐 생산설비 건설공사)- 계약상대방 : Sahara International Petrochemical Company (SIPCHEM)- 계약금액 : 138,239,203천원- 계약기간 : 2024.07.01 ~ 2027.10.31- 주요계약조건 : 공사 진행율에 따라 기성청구 및 지급- 조건부계약금액 : 해당사항 없음	138,239,203,352	8,041,077,504	39,761,381,646	19,221,196,295	35,768,561,972

2024-08-27	- 계약명 : PDH/PP EPC Package(프로필렌/폴리프로필렌 생산설비 건설공사)- 계약상대방 : AL-WAHA Petrochemical Company- 계약금액 : 113,499,709천원- 계약기간 : 2024.07.01 ~ 2026.10.31- 주요계약조건 : 공사 진행율에 따라 기성청구 및 지급- 조건부계약금액 : 해당사항 없음	113,499,709,111	7,276,421,431	31,502,919,424	11,471,530,645	24,636,742,678

2024-12-27	- 계약명 :광주 용두동 지역주택조합 신축공사- 계약상대방 : 용두동 지역주택조합- 계약금액 :188,000,000천원- 계약기간 : 2024.12.27 ~ 착공일로부터 43개월 되는날- 주요계약조건 : 공사 진행율에 따라 기성청구 및 지급- 조건부계약금액 : 해당사항 없음	188,000,000,000	-	-	-	-

주1) 상기 판매·공급금액은 공사진행률에 따른 공급금액 및 선수금 등이 포함된 금액이며 부가세 별도입니다.주2) 상기 대금수령금액은 공사진행에 따른 공사대금 수령액으로 계약별 지급조건에 따라 수금 예정이며, 선수금 수금액이 포함된 금액입니다. - 대금 미수령 사유 광주 용두동 지주택조합의 경우 착공을 위한 인허가 사항은 기 득한 상태로 추후 공사용 진입도로의 확보, 부지정지, 철거공사 및 PF 등 착공을 위한 제반절차가 완료된 이후 착공일이 확정될 예정 선금 5%에 대해서는 조합원의 중도금 대출 기준 일주일 이내 수금 예정이며 잔여분은 착공일 이후 공사 진행률에 따른 기성 청구로 월 1회 청구 및 현금 수금 예정입니다.경상남도 창원시 경화구역 재개발 정비사업의 경우 착공일 확정 이후 이후 공사 진행률에 따른 기성 청구로 월 1회 청구 및 현금 수금 예정입니다. - 향후 추진계획

신고일자	계약내역	추진계획

공급이행	대금수령

2023-05-17	친환경 보일러 발전 개선사업	2025년 3분기 중공급이행 완료 예정	진행률에 따른 기성청구 후 대금수령을 진행하고 있으며잔금의 경우 준공이후 청구 및 수령 예정

2023-12-11	군포 대야미 아파트 건설공사(A-2BL)	2027년 2분기 중공급이행 완료 예정	진행률에 따른 기성청구 후 대금수령을 진행하고 있으며잔금의 경우 준공이후 청구 및 수령 예정

2023-12-26(변경계약공시2024-07-16,2025-03-31)	MP7 Project EPC PKG(클로르 알카리(CA) 생산설비 건설공사)	2025년 3분기 중공급이행 완료 예정	진행률에 따른 기성청구 후 대금수령을 진행하고 있으며잔금의 경우 기계적 준공 증명서 발급 후 청구 및 수령 예정

2024-06-28	ME1 Project EPC PKG (에피클로로히드린(ECH) 생산설비 건설공사)	2025년 4분기 중공급이행 완료 예정	진행률에 따른 기성청구 후 대금수령을 진행하고 있으며잔금의 경우 기계적 준공 증명서 발급 후 청구 및 수령 예정

2024-01-19	에틸렌·프로필렌 생산설비 증설공사	2026년 1분기 중공급이행 완료 예정	진행률에 따른 기성청구 후 대금수령을 진행하고 있으며잔금의 경우 기계적 준공확인서, 성능시험 관련 증명서, 예비준공확인서 발급 후 청구 및 수령 예정

2024-02-19	Isopropyl Alcohol 생산설비 건설공사	2026년 4분기 중공급이행 완료 예정	진행률에 따른 기성청구 후 대금수령을 진행하고 있음

2024-03-14	경상남도 창원시 경화구역 재개발 정비사업	착공일이 미확정 현장으로일정 확정시 계약기간에 대한정정 및 일정에 맞는 공급이행 예정	착공일이 미확정 현장으로일정 확정시 계약기간에 대한정정 및 진행률에 따른 기성청구 후 대금수령 예정

2024-08-08	EVA EPC Package(에틸렌초산비닐 생산설비 건설공사)	2027년 4분기 중공급이행 완료 예정	진행률에 따른 기성청구 후 대금수령을 진행하고 있음

2024-08-27	PDH/PP EPC Package(프로필렌/폴리프로필렌 생산설비 건설공사)	2026년 4분기 중공급이행 완료 예정	진행률에 따른 기성청구 후 대금수령을 진행하고 있음

2024-12-27	광주 용두동 지역주택조합 신축공사	착공일이 미확정 현장으로일정 확정시 계약기간에 대한정정 및 일정에 맞는 공급이행 예정	착공일이 미확정 현장으로일정 확정시 계약기간에 대한정정 및 진행률에 따른 기성청구 후 대금수령 예정