SGC E&C 분기보고서 (2020.09)
XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항

1. 공시내용의 진행 ·변경상황 및 주주총회 현황가. 공시사항의 진행 ·변경사항

신고일자	제 목	신 고 내 용	신고사항의 진행현황

2014.11.11	단일판매 공급계약 체결	- 계약명 : 내포신도시 집단에너지시설 EPC 건설공사 기자재 구매/설치 계약- 계약상대방 : 롯데건설(주)- 계약금액 : 146,051,360천원- 계약기간 : 2016.11.30~2020.07.18	- 단일판매 공급계약 체결(2014.11.11)- 단일판매 공급계약 체결 진행사항(2015.11.09) : 인허가(환경영향평가)가 지연('15년 10월 31일부 승인완료)으로 계약상대방과 협의하여 빠른시일내 착공 예정임- 단일판매 공급계약 내용, 계약금액, 계약기간 정정(2016.11.30) 1) 단일판매 공급계약 내용 변경 전 : N Project 건설공사 기자재 납품 및 외주계약 변경 후 : 내포신도시 집단에너지시설 EPC 건설공사 기자재 구매/설치 계약 2) 계약금액(변경 전 : 240,000,000천원, 변경 후 : 146,051,360천원) 3) 계약기간(변경 전 : 2014.11.10~2017.06.30, 변경 후 : 2016.11.30~2019.07.18)- 단일판매 공급계약 내용, 계약금액, 계약기간 정정(2019.07.18) 1) 계약기간(변경 전 : 2016.11.30~2019.07.18, 변경 후 : 2016.11.30~2020.07.18)- 단일판매 공급계약 기간 정정(2020.07.17) 1) 계약기간(변경 전 : 2016.11.30~2020.07.18, 변경 후 : 2016.11.30~2021.04.30)

2017.12.15	단일판매 공급계약 체결	- 계약명 : 경상북도 영주시 가흥동 주상복합 신축공사- 계약상대방 : 대한토지신탁(주)- 계약금액 : 183,655,000천원- 계약기간 : 2018.12.20~2021.09.20	- 단일판매 공급계약 체결(2017.12.15)- 단일판매 공급계약 변경(2018.12.11) 1) 계약금액(변경 전 : 178,146,000천원, 변경 후 : 183,655,000천원) 2) 계약기간(변경 전 : 2018.05.31~2020.11.30, 변경 후 : 2018.12.20~2021.09.20)

2018.02.01	단일판매 공급계약 체결	- 계약명 : SMG 바이오매스 발전사업 프로젝트- 계약상대방 : 에스엠지에너지(주)- 계약금액 : 270,000,000천원- 계약기간 : 2018.01.31~2022.04.30	- 단일판매 공급계약 체결(2018.02.01)- 단일판매 공급계약 변경(2018.12.11) 1) 계약기간(변경 전 : 2018.01.31~2020.08.31, 변경 후 : 2018.01.31~2022.04.30)

2018.02.28	단일판매 공급계약 체결	- 계약명 : 천안 아산역 더리브 신축공사- 계약상대방 : 아시아신탁(주)- 계약금액 : 105,088,316천원- 계약기간 : 2018.02.28~2021.02.28	- 단일판매 공급계약 체결(2018.02.28)- 단일판매 공급계약 변경(2018.05.16) 1) 본 계약의 승계계약에 따른 계약상대방 변경 : 주식회사 남현→아시아신탁(주)- 단일판매 공급계약 변경(2020.07.21) 1) 계약기간(변경 전 : 2018.02.28~2021.02.28, 변경 후 : 2018.02.28~2021.03.28) 2) 계약금액(변경 전 : 105,088,316천원, 변경 후 : 106,888,316천원)

2018.10.22	단일판매 공급계약 체결	- 계약명 : HSVC1 PP4 Project- 계약상대방 : HYOSUNG VINACHEMICALS CO., LTD- 계약금액 : 333,945,977천원- 계약기간 : 2018.06.25~2020.09.30	- 단일판매 공급계약 체결(2018.10.22)

2019.12.26	단일판매 공급계약 체결	- 계약명 : HSVC OL1 Project- 계약상대방 : HYOSUNG VINACHEMICALS CO., LTD- 계약금액 : 359,001,450천원- 계약기간 : 2019.09.30~2021.09.30	- 단일판매 공급계약 체결(2019.12.26)

2020.02.28	단일판매 공급계약 체결	- 계약명 : 인천 도화동 주상복합 신축공사- 계약상대방 : 아시아신탁(주)- 계약금액 : 136,885,200천원- 계약기간 : 2020.02.28 ~ 2023.08.27	- 단일판매 공급계약 체결(2020.02.28)- 단일판매 공급계약 변경(2020.03.06) 1) 본 계약의 승계계약에 따른 계약상대방 변경 : 주은종합건설→아시아신탁(주)

2020.05.11	단일판매 공급계약 체결	- 계약명 : HSVC PP5 Project- 계약상대방 : HYOSUNG VINACHEMICALS CO., LTD- 계약금액 : 160,785,108천원- 계약기간 : 2020.04.07 ~ 2021.09.30	- 단일판매 공급계약 체결(2020.05.11)

2020.08.24	단일판매 공급계약 체결	- 계약명 : GYHP Project 건설공사- 계약상대방 : (주)피앤오케미칼- 계약금액 : 86,700,000천원- 계약기간 : 2020.06.30 ~ 2022.05.31	- 단일판매 공급계약 체결(2020.08.24)

나. 주주총회 의사록 요약

주총일자	안 건	결 의 내 용	비 고

2020년임시주주총회(20.09.29)	제1호의안 : 합병 및 분할합병계약서 승인의 건제2호의안 : 감사선임의 건(감사 1명)	원안대로 승인가결원안대로 승인가결	- 제1호안건 : 당사는 2020년 3월 18일자 이사회 결의 및 2020년 9월 29일 임시주주총회 의 승인에 따라 2020년 10월 31일 을 분할기일로 하여 플랜트, 토건사업 및 터미널사업부문을영위할 분할존속회사와 자회사 및 피투자회사 지분의 관리 및 투자를 목적으로 하는 사업부문을 영위할 분할신설회사로 인적분할을 결정하였으며, 보고서 제출일 현재 합병 및 분할 합병 절차가 완료되었습니다. - 제2호안건 : 전용권 감사가 재선임되었습니다.

제38기주주총회(20.03.12)	제1호의안 : 제38기(2019.01.01~2019.12.31) 재무제표 승인의 건 제2호의안 : 감사선임의 건(감사 1명)제3호의안 : 이사 보수한도 승인의 건제4호의안 : 감사 보수한도 승인의 건	원안대로 승인가결부결원안대로 승인가결원안대로 승인가결	- 제2호안건 : 의결정족수 부족으로 부결되었습니다.

제37기주주총회(19.03.25)	제1호의안 : 제37기(2018.01.01~2018.12.31) 재무제표 승인의 건 제2호의안 : 정관 일부 변경의 건제3호의안 : 이사 선임의 건(사내이사 1명)제4호의안 : 이사 보수한도 승인의 건제5호의안 : 감사 보수한도 승인의 건	원안대로 승인가결원안대로 승인가결원안대로 승인가결원안대로 승인가결원안대로 승인가결	-

제36기주주총회(18.03.16)	제1호의안 : 제36기(2017.01.01~2017.12.31) 재무제표 승인의 건 제2호의안 : 정관 일부 변경의 건제3호의안 : 이사 선임의 건(사내이사 2명, 사외이사 1명)제4호의안 : 이사 보수한도 승인의 건제5호의안 : 감사 보수한도 승인의 건	원안대로 승인가결원안대로 승인가결원안대로 승인가결원안대로 승인가결원안대로 승인가결	-

제35기주주총회(17.03.10)	제1호의안 : 제35기(2016.01.01~2016.12.31) 재무제표 승인의 건 제2호의안 : 이사선임의 건(사외이사 1명)제3호의안 : 감사선임의 건(감사 2명)제4호의안 : 이사 보수한도 승인의 건제5호의안 : 감사 보수한도 승인의 건	원안대로 승인가결원안대로 승인가결원안대로 승인가결원안대로 승인가결원안대로 승인가결	-

제34기주주총회(16.03.11)	제1호의안 : 제34기(2015.01.01~2015.12.31) 재무제표 승인의 건 제2호의안 : 이사 보수한도 승인의 건제3호의안 : 감사 보수한도 승인의 건	원안대로 승인가결원안대로 승인가결원안대로 승인가결	-

2. 우발부채에 관한 사항가. 중요한 소송사건

(1) 당분기말 현재 회사의 중요한 계류중인 소송사건의 내용은 다음과 같습니다.

(단위 : 천원, USD)

단위 : 천원, USD

구분	소송금액	원고	피고	계류법원	진행상황	내용

요양급여처분취소	50,000	이테크건설	근로복지공단	서울행정법원	변론기일(2020.11.05)	요양급여 승인처분 취소 소송

공사대금	14,789,754	이테크건설	금호티앤엘	서울중앙지방법원	추정기일 - 추정 사유 : 감정, 조회, 촉탁 등 결과 도착을 기다리기 위하여	미지급 공사대금 청구

손해배상	18,885,500	금호티앤엘	이테크건설외 2명	서울중앙지방법원	추정기일 - 추정 사유 : 변론 준비절차 진행을 위하여	공사 관련 손해배상 청구

구상금	46,161,047	디비손해보험	이테크건설외 2명	서울중앙지방법원	추정기일 - 추정 사유 : 관련 사건결과 도착을 기다리기 위하여	공사 관련 구상금 청구

손해배상	1,316,797	이테크건설외 2명	금호티앤엘	서울고등법원	당사 상고장 제출(2020.10.07)	부속설비 하자관련 손해배상 청구

320,000	금호티앤엘	이테크건설외 2명

부당이득금	501,000	주식회사 스마트이앤씨	이테크건설	서울중앙지방법원	변론기일(2020.11.18)	부당이득금 반환 청구 소송

공사대금	1,731,092	한양이엔지 주식회사	이테크건설	서울중앙지방법원	1심 당사 일부 승소, 항소장 제출(2020.09.23)	민원인 손해배상을 청구 소송

하자보수금	700,000	센트럴 코아루아파트입주자대표회의	이테크건설	서울중앙지방법원	변론기일(2020.10.16)	손해배상 청구 소송

하도급 대급청구 등	830,000	주식회사 창일이엔지 외 23	이테크건설	서울중앙지방법원	소장 접수(2020.07.29) 변론기일(2020.10.29)	공사대금 청구 소송

건물인도 등	10,179	주식회사 스마트이앤씨	이테크건설	대전지법 서산지원	소장 접수(2020.08.06) 준비서면 제출(2020.09.04)	폐기물처리대금 청구 소송

손해배상(산)	25,505	한병학	이테크건설	대구지방법원	소장 접수(2020.09.01) 답변서 제출(2020.09.16)	손해배상 청구 소송

(2) 사업연도 중에 새로 제기된 소송

(단위 : 천원)

원 고	피 고	소송의 내용	소송가액	진행상황	비 고

이테크건설	근로복지공단	요양급여 승인처분 취소	50,000	변론기일(2020.11.05)	-

센트럴코아루아파트입주자대표회의	이테크건설	하자보수금 청구	700,000	변론기일(2020.10.16)	-

주식회사 창일이엔지 외 23	이테크건설	하도급 대금 청구 등	830,000	변론기일(2020.10.29)	-

주식회사 스마트이앤씨	이테크건설	건물인도 등	10,179	준비서면 제출(2020.09.04)	-

한병학	이테크건설	손해배상(산)	25,505	답변서 제출(2020.09.16)	-

계	-	-	1,615,684	-	-

(3) 중요한 소송사건 현황① 디비손해보험 구상금 청구소송

구 분	내 용

소제기일	2016.02.02

소송
당사자	원고 : 디비손해보험

피고 : 이테크건설 외 2

소송의 내용	본건은 원고 동부화재해상보험주식회사가 금호티엔엘 주식회사의 낙포 석탄부두사일로 2호기 붕괴사고와 관련하여 지급한 보험금을 시공사(당사) 및 보증기관, 감리사에 대하여 구상 청구한 건임

소송가액	46,161,047천원

진행 상황	2016.02.19 소장 접수
2016.03.16 소송대리인 선임
2016.03.22 답변서 제출
2016.04.28 추정기일(추정사유:관련 사건 결과 도착을 기다리기 위하여)

향후 소송일정
및 대응 방안	본건의 책임소재는 법원에서 규명절차가 진행 중이며, 당사는 이에 적극대응 예정임

② 금호티엔엘 손해배상청구소송(사건번호 : 2015가합557317)

구 분	내 용

소제기일	2015.09.08

소송당사자	원고 : 금호티앤엘주식회사

피고 : 이테크건설 외 2

소송의 내용	본건은 원고 금호티엔엘 주식회사가 낙포 석탄부두 사일로 2호기 붕괴사고와 관련하여,시공사(당사) 및 보증기관, 감리사에 대하여 손해배상 청구한 건임

소송가액	18,885,500천원

진행 상황	2016.05.04 변론기일
2016.06.13 변론 및 입증 계획서, 준비서면 제출
2016.06.15 변론기일
2016.06.29 증인신청서 제출
2016.08.17 변론기일
2016.10.26 변론기일
2016.12.16 변론기일
2017.02.22 추정기일(추정사유 : 재배당)
2017.11.17 변론기일
2018.01.26 변론기일
2018.05.18 추정기일(추정사유:감정절차 진행을 위하여)
2018.10.19 변론기일
2018.12.14 변론기일2019.05.03 변론기일
2019.10.18 변론준비기일

향후 소송일정
및 대응 방안	본건의 책임소재는 법원에서 규명절차가 진행 중이며, 당사는 이에 적극 대응 예정임

(4) 보고기간 후 사건 - 해당사항 없음

(5) 주요종속회사 - 해당사항 없음

나. 견질 또는 담보용 어음ㆍ수표 현황 당분기말과 전기말 현재 연결기업의 여신거래 및 계약이행 보증 등과 관련하여 견질 제공된 어음ㆍ수표는 다음과 같습니다.

(당분기말)

(단위: 천원)

구 분	수 량	총금액	제공처	용 도

수표	31	122,718,121	롯데건설, 현대케미칼 등	계약이행보증 외

(전기말)

(단위: 천원)

구 분	수 량	총금액	제공처	용 도

수표	52	112,297,629	롯데건설, 현대케미칼 등	계약이행보증 외

다. 채무보증 현황 (1) 당분기말과 전기말 현재 연결기업이 타인을 위하여 제공한 지급보증내역은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)

보증처	당분기말	전기말	보증내역

부천역 에비뉴스타 수분양자	-	4,547,870	중도금대출 연대보증

가양 더리브 수분양자	-	22,597,814	중도금대출 연대보증

영등포 더리브 수분양자	6,586,883	50,601,027	중도금대출 연대보증

성수동 더리브 수분양자	37,102,520	29,201,997	중도금대출 연대보증

백석역 더리브 스타일 수분양자	39,727,725	21,242,616	중도금대출 연대보증

대구범어 더리브 스퀘어	38,134,270	6,619,729	중도금대출 연대보증

천안아산역 더리브 수분양자	99,982,710	11,110,980	중도금대출 연대보증

의왕 테크노파트 더리브 수분양자	52,654,720	11,925,610	중도금대출 연대보증

호매실 더리브 스타일	14,900,542	3,832,623	중도금대출 연대보증

영주가흥 더리브 스위트엠	94,114,700	34,981,300	중도금대출 연대보증

서천 장항 이테크더리브	2,077,680	11,088,250	중도금대출 연대보증

G밸리 더리브 스마트타워	12,166,500	-	중도금대출 연대보증

대구 본동 코아루 THE LIV	8,935,178	-	중도금대출 연대보증

영주가흥 더리브 수분양자	25,000,000	25,000,000	사업관련대출 연대보증

합 계	431,383,428	232,749,816

(2) 당반기말과 전기말 현재 연결기업이 타인(특수관계자 제외)으로부터 제공받은 지급보증내역은 다음과 같습니다.

(단위: 천원, 천USD, 천MYR)

보증내역	보증제공자	당분기말	전기말

외화지급보증	한국수출입은행 등	USD 78,485	USD 77,535

외화지급보증	한국수출입은행 등	SAR 46,181	SAR 56,854

외화지급보증	한국수출입은행 등	-	MYR 12,361

입찰 및 지급보증 등	건설공제조합	72,420,093	92,986,325

입찰 및 지급보증 등	서울보증보험	45,408,615	43,636,810

하자보수보증	주택도시보증공사	8,029,197	6,268,412

하도급대금 지급보증 등	엔지니어링공제조합	473,631,048	417,158,539

계약이행지급보증(주1)	NH농협은행	5,000,000	5,000,000

기타이행지급보증(주2)	NH농협은행	2,024,000	2,024,000

라. 채무인수약정 현황 - 당분기말 현재 당사는 서울시 영등포구 주상복합신축에 관한 사업 등과 관련하여시행사 및 관련 대주 등과 책임준공계약을 쳬결하고 있으며, 일부 현장에 대해 책임준공 미이행시 조건부 채무인수약정을 제공(당분기말 한도: 819,500백만원, 당분기말 실행: 463,300백만원)하고 있습니다. 마. 기타의 우발부채등(1) 시공사가 보증한 PF 대출잔액 - 해당사항 없습니다.(2) 대출잔액 기준 상위 10개 PF 현황

- 해당사항 없습니다. 3. 제재현황 등 그 밖의 사항가. 제재현황- 해당사항 없음 나. 작성기준일 이후 발생한 주요사항- 해당사항 없음 다. 직접금융 자금의 사용- 해당사항 없음 4. 기타 참고사항 회사는 2020년 3월 18일자 이사회 결의 및 2020년 9월 29일 임시주주총회 의 승인에 따라 2020년 10월 31일 을 분할기일로 하여 플랜트, 토건사업 및 터미널사업부문을영위할 분할존속회사와 자회사 및 피투자회사 지분의 관리 및 투자를 목적으로 하는 사업부문을 영위할 분할신설회사로 인적분할을 결정하였으며, 보고서 제출일 현재 합병 및 분할 합병 절차가 완료되었습니다.아울러 2020년 7월 31일자 이사회 결의에 따라, 특수관계자인 (주)디씨알이를 매수자로 하여 인천 용현 학익지구 도시개발사업에 따른 인천광역시 미추홀구 학익동 587-45 외 소재하고 있는 토지 및 건물에 대한 매각공시를 진행하였으며, 2020년 8월 6일 매매 계약(88,942백만원)을 체결하였습니다. 2020년 8월6일 계약금 및 1차 중도금(12,000백만원)을 수령하였으며 2020년 12월 20일 2차 중도금(12,000백만원), 2021년 상반기 내3차 중도금(약5,000백만원, 잔금에 포함하여 지급할 수 있음), 2021년 12월 20일 잔금(59,940백만원) 수금이 예정되어 있습니다. 5. 단기매매차익 미환수 현황- 해당사항 없음

6. 공모 및 사모자금의 사용내역- 해당사항 없음

7. 합병등 전후의 재무사항 비교표 - 해당사항 없음

8. 외국지주회사의 자회사 현황- 해당사항 없음