SGC E&C 분기보고서 (2026.03)
1. 공시내용 진행 및 변경사항

가. 공시사항의 진행 ·변경사항

신고일자	제 목	신 고 내 용	신고사항의 진행현황

2023.05.17	단일판매 공급계약 체결	- 계약명 : 친환경 보일러 발전 개선사업- 계약상대방 : 무림피앤피(주)- 계약금액 : 276,340,000천원- 계약기간 : 2023.05.16 ~ 2025.09.01	- 단일판매 공급계약 체결(2023.05.17)

2023.12.11	단일판매 공급계약 체결	- 계약명 : 군포 대야미 아파트 건설공사(A-2BL)- 계약상대방 : 한국토지주택공사(LH)- 계약금액 : 148,756,992천원- 계약기간 : 2023.12.08 ~ 2027.06.21	- 단일판매 공급계약 체결(2023.12.11)- 단일판매 공급계약 변경(2026.01.08) 1) 계약금액 변경 - 변경 전 : 148,755,992,337원 - 변경 후 : 154,390,316,695원

2023.12.22	투자판단관련 주요 경영사항	- 사우디 SEPC(Saudi Ethylene Polyethylene Company) 에틸렌·프로필렌 생산설비 증설공사 낙찰통지서 체결	- 본 도급계약 체결(2024.01.19) 1) 계약금액 - 본사 계약분 : USD 231,320,133(약 3,105억) - 사우디법인 계약분 : SAR 1,053,988,900(약 3,772억) ※ 계약체결일 기준 1/19 최초고시 매매기준율 적용하여 원화 환산 2) 계약기간 : 25개월

2023.12.26	단일판매 공급계약 체결	- 계약명 : MP7 Project EPC PKG (클로르 알카리(CA) 생산설비 건설공사)- 계약상대방 : OCI TerraSus Sdn. Bhd.- 계약금액 : 71,700,000천원- 계약기간 : 2023.12.26 ~ 2025.09.30	- 단일판매 공급계약 체결(2023.12.26)- 단일판매 공급계약 변경(2024.07.16) 1) 계약종료일 변경 : 변경 전(2025.04.30), 변경후(2025.09.30) 2) 종속회사인 말레이시아법인(SGC E (M) Sdn. Bhd.)의 시공계약 체결 - 말레이시아 법인 계약분 : MYR 219,142,000(약 648억) ※ 7/16 최초고시 매매기준율 적용하여 원화 환산- 단일판매 공급계약 변경(2025.03.31) 1) 계약 상대방 사명 변경 (1) 변경 전 : OCIM Sdn. Bhd. (2) 변경 후 : OCI TerraSus Sdn. Bhd. 2) 본사 및 종속회사의 계약금액 변경 (1) 변경 전 - 본사 계약분 : 82,700,000,000원 - 사우디법인 계약분 : 64,826,586,440원 (MYR 219,142,000) ※ 2024/7/16 최초고시 매매기준율(295.82원) 적용하여 원화 환산 (2) 변경 후 - 본사 계약분 : 71,700,000,000원 - 사우디법인 계약분 : 85,177,416,506원 (MYR 257,738,491) ※ 2025/03/31 최초고시 매매기준율(330.48원) 적용하여 원화 환산

2023.12.26	단일판매 공급계약 체결	- 계약명 : ME1 Project EPC PKG (에피클로로히드린(ECH) 생산설비 건설공사)- 계약상대방 : OCIKumho Sdn. Bhd.- 계약금액 : 122,000,000천원- 계약기간 : 2023.12.26 ~ 2025.10.31	- 단일판매 공급계약 체결(2023.12.26)- 단일판매 공급계약 변경(2024.07.26) 1) 계약종료일 변경 : 변경 전(2025.04.30), 변경후(2025.10.31) 2) 종속회사인 말레이시아법인(SGC E (M) Sdn. Bhd.)의 시공계약 체결 - 말레이시아 법인 계약분 : MYR 227,732,000(약 677억) ※ 7/26 최초고시 매매기준율 적용하여 원화 환산

2024.01.19	단일판매 공급계약 체결	- 계약명 : 에틸렌·프로필렌 생산설비 증설공사- 계약상대방 : Saudi Ethylene Polyethylene Company- 계약금액 : 310,524,147천원- 계약기간 : 2024.01.02 ~ 2026.03.01	- 단일판매 공급계약 체결(2024.01.19)- 단일판매 공급계약 변경(2026.01.30) 1) 계약종료일 변경 : 변경 전(2026.01.30), 변경후(2026.03.01)

2024.02.19	단일판매 공급계약 체결	- 계약명 : Isopropyl Alcohol 생산설비 건설공사- 계약상대방 : APOC(Advanced Polyolefin Industry Co.)- 계약금액 : 103,509,584천원- 계약기간 : 2024.02.17 ~ 2026.10.17	- 본 도급계약 체결(2024.02.19) 1) 계약금액 - 본사 계약분 : USD 77,639,952(약 1,035억) - 사우디법인 계약분 : SAR 426,056,430(약 1,514억) ※ 2/19 최초고시 매매기준율 적용하여 원화 환산 2) 계약기간 : 32개월

2024.03.14	단일판매 공급계약 체결	- 계약명 : 경상남도 창원시 경화구역 재개발 정비사업- 계약상대방 : 대한토지신탁 주식회사- 계약금액 : 143,342,694천원- 계약기간 : 2025.06.30 ~ 2028.02.29	- 본 도급계약 체결(2024.03.14)

2024.08.08	단일판매 공급계약 체결	- 계약명 : EVA EPC Package (에틸렌초산비닐 생산설비 건설공사)- 계약상대방 : Sahara International Petrochemical Company (SIPCHEM)
- 계약금액 : 138,239,203천원- 계약기간 : 2024.07.01 ~ 2027.10.31	- 본 도급계약 체결(2024.08.08) 1) 계약금액 - 본사 계약분 : USD 85,731,331(약1,135억) - 사우디법인 계약분 : SAR 325,279,548(약 1,193억) ※ 8/8 최초고시 매매기준율 적용하여 원화 환산 2) 계약기간 : 40개월

2024.08.27	단일판매 공급계약 체결	- 계약명 : PDH/PP EPC Package (프로필렌/폴리프로필렌 생산설비 건설공사)- 계약상대방 : AL-WAHA Petrochemical Company
- 계약금액 : 113,499,709천원- 계약기간 : 2024.07.01 ~ 2026.10.31	- 본 도급계약 체결(2024.08.26) 1) 계약금액 - 본사 계약분 : USD 85,(약 1,382억) - 사우디법인 계약분 : SAR 312,504,787(약 1,103억) ※ 8/27 최초고시 매매기준율 적용하여 원화 환산 2) 계약기간 : 27개월

2024.12.30	단일판매 공급계약 체결	- 계약명 : 광주 용두동 지역주택조합 신축공사- 계약상대방 : 용두동 지역주택조합
- 계약금액 : 188,000,000천원- 계약기간 : 2024.12.27 ~ 착공일로부터 43개월 되는날	- 단일판매 공급계약 체결(2024.12.30)- 단일판매 공급계약 변경(2026.01.23) 1) 계약종료일 확정 : 변경 전(미정), 변경후(2029.08.23)

2025.08.25	단일판매 공급계약 체결	- 계약명 : OTSM OT1 (반도체 Grade 폴리실리콘 생산공장 건설)- 계약상대방 : OCI TOKUYAMA SEMICONDUCTOR MATERIALS Sdn. Bhd.
- 계약금액 : 101,433,466천원- 계약기간 : 2025.08.04 ~ 2027.03.31	- 본 도급계약 체결(2024.08.04) 1) 계약금액 - 본사 계약분 : 101,433,466,057원 - 사우디법인 계약분 : MYR 330,923,844(약 1,082억) ※ 8/5 최초고시 매매기준율 적용하여 원화 환산

2026.03.18	단일판매 공급계약 체결	- 계약명 : 마석우리2 지역주택조합 공동주택 신축공사 및 기반시설 개설공사- 계약상대방 : 마석우리2지역주택조합
- 계약금액 : 155,612,500원- 계약기간 : 2026.03.17 ~ 2030.04.17	- 단일판매 공급계약 체결(2026.03.18)

2026.03.18	단일판매 공급계약 체결	- 계약명 : 마석우리 지역주택조합 공동주택 신축공사 및 기반시설 개설공- 계약상대방 : 마석우리지역주택조합
- 계약금액 : 246,678,500원- 계약기간 : 2026.03.17 ~ 2030.04.17	- 단일판매 공급계약 체결(2026.03.18)

나. 단일판매·공급계약체결 공시사항의 진행 및 변경사항- 진행상황

신고일자	계약내역	계약금액총액	판매·공급금액	대금수령금액

당기	누적	당기	누적

2023-12-11(변경공시2026-01-08)	- 계약명 : 군포 대야미 아파트 건설공사(A-2BL)- 계약상대방 : 한국토지주택공사(LH)- 계약금액 : 154,390,317천원- 계약기간 : 2023.12.08 ~ 2027.06.21- 주요계약조건 : 공사 진행율에 따라 기성청구 및 지급- 조건부계약금액 : 해당사항 없음	154,390,316,695	4,954,200,071	10,174,699,648	5,520,350,000	7,662,050,000

2024-01-19(변경공시2026-01-30)	- 계약명 : 에틸렌·프로필렌 생산설비 증설공사- 계약상대방 : Saudi Ethylene Polyethylene Company- 계약금액 : 310,524,147천원- 계약기간 : 2024.01.02 ~ 2026.03.01- 주요계약조건 : 공사 진행율에 따라 기성청구 및 지급- 조건부계약금액 : 해당사항 없음	310,524,146,539	14,431,742,632	295,425,104,518	14,603,470,277	249,204,445,686

2024-02-19	- 계약명 : Isopropyl Alcohol 생산설비 건설공사- 계약상대방 : APOC(Advanced Polyolefin Industry Co.)- 계약금액 : 103,509,584천원- 계약기간 : 2024.02.17 ~ 2026.10.17- 주요계약조건 : 공사 진행율에 따라 기성청구 및 지급- 조건부계약금액 : 해당사항 없음	103,509,584,006	20,760,734,196	76,400,965,862	12,520,307,634	57,635,036,704

2024-03-14	- 계약명 : 경상남도 창원시 경화구역 재개발 정비사업- 계약상대방 : 대한토지신탁 주식회사- 계약금액 : 143,342,694천원- 계약기간 : 2025.06.30 ~ 2028.02.29- 주요계약조건 : 공사 진행율에 따라 기성청구 및 지급- 조건부계약금액 : 해당사항 없음	143,342,694,000	-	294,750,000	-	-

2024-08-08	- 계약명 : EVA EPC Package(에틸렌초산비닐 생산설비 건설공사)- 계약상대방 : Sahara International Petrochemical Company (SIPCHEM)- 계약금액 : 138,239,203천원- 계약기간 : 2024.07.01 ~ 2027.10.31- 주요계약조건 : 공사 진행율에 따라 기성청구 및 지급- 조건부계약금액 : 해당사항 없음	138,239,203,352	19,372,830,612	77,510,335,567	5,888,623,213	73,778,382,251

2024-08-27	- 계약명 : PDH/PP EPC Package(프로필렌/폴리프로필렌 생산설비 건설공사)- 계약상대방 : AL-WAHA Petrochemical Company- 계약금액 : 113,499,709천원- 계약기간 : 2024.07.01 ~ 2026.10.31- 주요계약조건 : 공사 진행율에 따라 기성청구 및 지급- 조건부계약금액 : 해당사항 없음	113,499,709,111	29,258,219,053	63,895,305,275	6,739,802,703	72,734,757,113

2024-12-27(변경공시2026-01-23)	- 계약명 :광주 용두동 지역주택조합 신축공사- 계약상대방 : 용두동 지역주택조합- 계약금액 :188,000,000천원- 계약기간 : 2024.12.27 ~ 2029-08-23- 주요계약조건 : 공사 진행율에 따라 기성청구 및 지급- 조건부계약금액 : 해당사항 없음	188,000,000,000	2,355,476,842	3,184,090,366	355,913,395	9,878,045,563

2025-08-05	- 계약명 : OTSM OT1 (반도체 Grade 폴리실리콘 생산공장 건설)- 계약상대방 : OCI TOKUYAMA SEMICONDUCTOR MATERIALS Sdn. Bhd.,- 계약금액 : 101,433,466천원- 계약기간 : 2025.08.04 ~ 2027.03.31- 주요계약조건 : 공사 진행율에 따라 기성청구 및 지급- 조건부계약금액 : 해당사항 없음	101,433,466,057	11,850,186,897	27,048,691,939	10,587,509,338	42,428,487,894

2026-03-18	- 계약명 : 마석우리2 지역주택조합 공동주택 신축공사 및 기반시설 개설공사- 계약상대방 : 마석우리2지역주택조합
- 계약금액 : 155,612,500원- 계약기간 : 2026.03.17 ~ 2030.04.17- 주요계약조건 : 공사 진행율에 따라 기성청구 및 지급- 조건부계약금액 : 해당사항 없음	155,612,500,000	-	-	-	-

2026-03-18	- 계약명 : 마석우리 지역주택조합 공동주택 신축공사 및 기반시설 개설공- 계약상대방 : 마석우리지역주택조합
- 계약금액 : 246,678,500원- 계약기간 : 2026.03.17 ~ 2030.04.17- 주요계약조건 : 공사 진행율에 따라 기성청구 및 지급- 조건부계약금액 : 해당사항 없음	246,678,500,000	-	-	-	-

주1) 상기 판매·공급금액은 공사진행률에 따른 공급금액 및 선수금 등이 포함된 금액이며 부가세 별도입니다.주2) 상기 대금수령금액은 공사진행에 따른 공사대금 수령액으로 계약별 지급조건에 따라 수금 예정이며, 선수금 수금액이 포함된 금액입니다. - 대금 미수령 사유

신고일자	계약명	계약금액 총액	대금 미수령 사유

2024-03-14	경상남도 창원시 경화구역 재개발 정비사업	143,342,694천원	착공일 미확정으로 향후 확정 후 대금수령 진행 예정

2026-03-18	마석우리2 지역주택조합 공동주택 신축공사 및 기반시설 개설공사	155,612,500천원	착공일 미확정으로 향후 확정 후 대금수령 진행 예정

2026-03-18	마석우리 지역주택조합 공동주택 신축공사 및 기반시설 개설공	246,678,500천원	착공일 미확정으로 향후 확정 후 대금수령 진행 예정

- 향후 추진계획

신고일자	계약내역	계약금액 총액	추진계획	변동가능성

공급이행	대금수령

2023-12-11	군포 대야미 아파트 건설공사(A-2BL)	154,390,316,695	2027년 2분기 중공급이행 완료 예정	진행률에 따른 기성청구 후 대금수령을 진행하고 있으며잔금의 경우 준공이후 청구 및 수령 예정	공사 진행사항에 따라 일정변동 가능

2024-01-19	에틸렌·프로필렌 생산설비 증설공사	310,524,146,539	2026년 1분기 중공급이행 완료 예정	진행률에 따른 기성청구 후 대금수령을 진행하고 있으며잔금의 경우 기계적 준공확인서, 성능시험 관련 증명서, 예비준공확인서 발급 후 청구 및 수령 예정	공사 진행사항에 따라 일정변동 가능

2024-02-19	Isopropyl Alcohol 생산설비 건설공사	103,509,584,006	2026년 4분기 중공급이행 완료 예정	진행률에 따른 기성청구 후 대금수령을 진행하고 있음	공사 진행사항에 따라 일정변동 가능

2024-03-14	경상남도 창원시 경화구역 재개발 정비사업	143,342,694,000	착공일이 미확정 현장으로 일정 확정시 계약기간에 대한 정정 및 일정에 맞는 공급이행 예정	착공일이 미확정 현장으로일정 확정시 계약기간에 대한 정정 및 진행률에 따른 기성청구 후 대금수령 예정	착공 일정 따라 일정변동 가능

2024-08-08	EVA EPC Package(에틸렌초산비닐 생산설비 건설공사)	138,239,203,352	2027년 4분기 중공급이행 완료 예정	진행률에 따른 기성청구 후 대금수령을 진행하고 있음	공사 진행사항에 따라 일정변동 가능

2024-08-27	PDH/PP EPC Package(프로필렌/폴리프로필렌 생산설비 건설공사)	113,499,709,111	2026년 4분기 중공급이행 완료 예정	진행률에 따른 기성청구 후 대금수령을 진행하고 있음	공사 진행사항에 따라 일정변동 가능

2024-12-27	광주 용두동 지역주택조합 신축공사	188,000,000,000	2029년 3분기 중공급이행 완료 예정	진행률에 따른 기성청구 후 대금수령을 진행하고 있음	공사 진행사항에 따라 일정변동 가능

2025-08-05	OTSM OT1 (반도체 Grade 폴리실리콘 생산공장 건설)	101,433,466,057	2027년 1분기 중공급이행 완료 예정	진행률에 따른 기성청구 후 대금수령을 진행하고 있음	공사 진행사항에 따라 일정변동 가능

2026-03-18	마석우리2 지역주택조합 공동주택 신축공사 및 기반시설 개설공사	155,612,500,000	착공일이 미확정 현장으로 일정 확정시 계약기간에 대한 정정 및 일정에 맞는 공급이행 예정2030년 2분기 중 공급이행 전망	착공일이 미확정 현장으로일정 확정시 계약기간에 대한 정정 및 진행률에 따른 기성청구 후 대금수령 예정	착공 일정 따라 일정변동 가능

2026-03-18	마석우리 지역주택조합 공동주택 신축공사 및 기반시설 개설공	246,678,500,000	착공일이 미확정 현장으로 일정 확정시 계약기간에 대한 정정 및 일정에 맞는 공급이행 예정2030년 2분기 중 공급이행 전망	착공일이 미확정 현장으로일정 확정시 계약기간에 대한 정정 및 진행률에 따른 기성청구 후 대금수령 예정	착공 일정 따라 일정변동 가능