DKME 반기보고서 (2017.06)
XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항

1. 공시내용의 진행 ·변경상황 및 주주총회 현황 가. 공시사항의 진행·변경상황

신고일자	제 목	신고내용	신고사항의 진행상황

2015.06.102016.06.15	단일판매/공급계약 체결(정정)단일판매/공급계약 체결	2014.06.10 대우인터내셔널로부터 HRSG 공급계약을 체결하여 2016.06.17 자로 멕시코에 납품하기로 수주함2016.06.15 계약상대를 포스코대우(구, 대우인터내셔널)에서 원발주처인 UTE로 변경	계속 진행 중계속 진행 중

2016.01.042016.01.292016.02.232016.05.022016.07.082016.09.052016.10.282016.12.30	기타주요경영사항기타주요경영사항기타주요경영사항기타주요경영사항기타주요경영사항기타주요경영사항기타주요경영사항기타주요경영사항	2015.06.10 대우인터내셔널로부터 HRSG 공급계약을 체결하여 2016.06.17 자로 멕시코에 납품하기로 수주하였으나2015.12.31 대우인터내셔널로부터 해당 공사 중단 공문 접수2016.01.28 대우인터내셔널로부터 해당 공사 재게일 연장 공문 접수2016.02.22 UTE로부터 해당 공사 재게일 연장 공문 접수2016.04.30 UTE로부터 해당 공사 검토중이며 공사 재게 예상 공문 접수2016.07.08 UTE로부터 해당 공사 재게일 연장 공문 접수2016.09.03 UTE로부터 해당 공사 재게일 연장 공문 접수2016.10.28 UTE로부터 해당 공사 재게일 연장 공문 접수2016.12.30 UTE로부터 해당 공사 관련 공문 접수	계약상대방으로부터 2016.02.01 자 공사 재게계약상대방으로부터 2016.02.29 자 공사 재게원발주처인 UTE로부터 2016.05월 첫째주에 공사 재게원발주처인 UTE로부터 2016.06.15~2016.07.15 사이에 공사 재게 예상원발주처인 UTE로부터 2016.09월 중순에 공사 재게원발주처인 UTE로부터 2016.10.31 중순에 공사 재게원발주처인 UTE로부터 2016년도 공사 재게는 힘듦원발주처인 UTE로부터 공사는 계속 중단된 상황이 지속

2016.02.192016.04.29	수시공시의무관련사항단일판매/공급계약 체결	2016.02.18 GS건설로부터 LOI 접수2016.04.29 GS건설로부터 PO 접수 2017.02.28 자 납품	GS건설로부터 PO 접수시 수주공시 예정 2017.03.20자 종결

2016.03.08	단일판매/공급계약 체결	2016.03.08 TOSHIBA 로부터 HRSG 공급계약을 체결하여 2017.04.19 자로 탄자니아에 납품하기로 수주함	종결

2016.03.232017.06.23	단일판매/공급계약 체결(정정)단일판매/공급계약 체결	2016.03.23 PIDEC 으로부터 화공플랜트 기자재 공급계약을 체결하여 2017.06.23 자로 이란에 납품하기로 수주함계약종료일 2017.09.13자로 변경	계속 진행 중

2016.04.01	단일판매/공급계약 체결	2016.03.31 TECNIMONT 로부터 화공플랜트 기자재 공급계약을 체결하여 2017.04.25 자로 러시아에 납품하기로 수주함	종결

2016.04.19	단일판매/공급계약 체결	2016.04.18 대림산업으로부터 화공플랜트 기자재 공급계약을 체결하여 2017.08.10 자로 울산에 납품하기로 수주함	계속 진행 중

2016.06.14	단일판매/공급계약 체결	2016.06.14 TSH JV 으로부터 화공플랜트 기자재 공급계약을 체결하여 2017.09.06 자로 쿠에이트에 납품하기로 수주함	계속 진행 중

2016.07.152016.08.122017.02.102017.07.05	조회공시 요구(풍문 또는 보도)에 대한 답변(미확정)조회공시 요구(풍문 또는 보도)에 대한 답변(미확정)조회공시 요구(풍문 또는 보도)에 대한 답변(미확정)최대주주 변경	2016.07.14 자 매각 관련 보도 자료에 대한 답변으로, 최대주주에서 지분매각에 대해 검토 중에 있으나 구체적으로 결정된 사항은 없음2016.08.12 자 매각 관련 보도 자료에 대한 답변으로, 최대주주에서 지분매각에 대해 검토 중에 있으나 구체적으로 결정된 사항은 없음2017.02.10 자 매각 관련 보도 자료에 대한 답변으로, 최대주주에서 지분매각에 대해 검토 중에 있으나 구체적으로 결정된 사항은 없음최대주주 변경으로 종결	추후 구체적인 내용이 결정된 시점 또는 1개월 이내 재공시추후 구체적인 내용이 결정된 시점 또는 6개월 이내 재공시추후 구체적인 내용이 결정된 시점 또는 6개월 이내 재공시종결

2016.07.15	단일판매/공급계약 체결	2016.07.14 CB 화공플랜트 기자재 공급계약을 체결하여 2017.09.06 자로 오만에 납품하기로 수주함	계속 진행 중

2017.01.26	단일판매/공급계약 체결	2017.01.25 현대엔지니어링으로부터 보일러 제작 계약을 체결하여 2017.11.24 자로 알제리 납품하기로 수주함	계속 진행 중

2017.05.16	단일판매/공급계약 체결	2017.05.15 FDH JV로부터 화공플랜트 기자재 제작 계약을 체결하여 2018.02.24 자로 쿠웨이트로 납품하기로 수주함	계속 진행 중

나. 주주총회 의사록 요약

주총일자	안 건	결 의 내 용	비 고

제32기 주주총회(2013.03.29)	제1호 의안 : 제32기 대차대조표(재무상태표), 손익계산서, 이익잉여금처분계산서 등 재무제표(연결, 별도) 승인의 건제2호 의안 : 이사 선임의 건제3호 의안 : 감사 선임의 건제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건	- 1호~5호의안 : 원안대로 결의	-

제33기 주주총회(2014.03.28)	제1호 의안 : 제33기 대차대조표(재무상태표), 손익계산서, 이익잉여금처분계산서 등 재무제표(연결, 별도) 승인의 건제2호 의안 : 이사 선임의 건제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건	- 1호~4호의안 : 원안대로 결의	-

제34기 주주총회(2015.03.27)	제1호 의안 : 제34기 연결재무제표 및 별도재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 승인의 건 제2호 의안 : 이사 선임의 건제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건	- 1호~4호의안 : 원안대로 결의	-

제35기 주주총회(2016.03.30)	제1호 의안 : 제35기 개별재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 승인의 건 제2호 의안 : 이사 선임의 건제3호 의안 : 감사 선임의 건제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건	- 1호~5호의안 : 원안대로 결의	-

임시주주총회(2016.11.30)	제1호 의안 : 이사 선임의 건	- 1호의안 : 원안대로 결의	-

제36기 주주총회(2017.03.30)	제1호 의안 : 제36기 재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 승인의 건 제2호 의안 : 이사 선임의 건제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건	- 1호~4호의안 : 원안대로 결의	-

2. 우발채무 가. 중요한 소송사건 등

1) 손해배상청구(안양지원 2015가합102250)

구 분	내 용

소 제기일	(1심) 2015.06.12 , (2심) 2017.06.29

소송 당사자	원고 : 김의숙 외 1명	피고 : 대경기계기술주식회사 외 2명

소송의 내용	소스텔, 김석기가 피고로 되어 있으며 당시 원고는 소스텔과 투자에 대한 수익을 보장하는 계약을 하였으며, 그 당시 소스텔과 김석기는 각각 당사의 자회사와 당사 대표이사로 재임 중이었기 때문에 그 연대책임으로 보상을 요구하는 소송입니다.

소송가액	(1심) 1,172,000,000원 , (2심) 964,000,000원

진행상황	2017.05.11 1심 피고 승 , 원고 제소

향후 소송일정 및 대응방안	2심 판결 미정, 패소가능성은 낮고 상사채무의 경우 소멸시효 5년임.

향후 소송결과에 따라회사에 미치는 영향	회사는 패소가능성이 낮아 소송충당부채로 계상하지 않았습니다.

2) 양수금(울산지방법원 2016가단51896 => 서울중앙지방법원 2016가단5102996)

구 분	내 용

소 제기일	2016.02.17

소송 당사자	원고 : (주)세광스틸	피고 : 대경기계기술주식회사

소송의 내용	원고는 당사 거래처 중 한 곳인 화인이노베이션과 거래하는 업체로서 그 업체로부터 대금을 받지 못해 채권양도를 통한 당사에게 청구한 소송

소송가액	200,000,000원

진행상황	2017.05.12 1심 피고 승, 종결

향후 소송일정 및 대응방안	-

향후 소송결과에 따라회사에 미치는 영향	당사는 화인이노베이션에게 대금 대부분을 지급하여 원고에게 지급할 금액이 없음으로 패소가능성이 낮아 소송충당부채로 계상하지 않았습니다.

3) 손해배상청구(울산지방법원 2016가단15265)

구 분	내 용

소 제기일	2016.07.04

소송 당사자	원고 : 류동렬	피고 : 대경기계기술주식회사

소송의 내용	원고는 당사 일용직으로 근무 중 상해가 발생하여 피고에게 청구한 소송

소송가액	21,000,000원

진행상황	진행 중

향후 소송일정 및 대응방안	1심 판결선고일은 미확정

향후 소송결과에 따라회사에 미치는 영향	원고의 신체감정을 토대로 법원에서의 원고 과실비율에 따라 추후 판단할 예정이며, 관련사항으로 소송가갱만큼 소송충당부채로 계상하였습니다.

4) 손해배상청구(울산지방법원 2016가합24365)

구 분	내 용

소 제기일	2016.12.12

소송 당사자	원고 : 대경기계기술주식회사	피고 : 류동훈

소송의 내용	원고는 피고가 당사 근무 당시 손해를 입혀 청구한 소송

소송가액	283,000,000원

진행상황	피고 류동훈 답변서 제출

향후 소송일정 및 대응방안	1심 판결선고일은 미정

향후 소송결과에 따라회사에 미치는 영향	당사는 피고로 인해 피해를 입혔으므로, 당사에 미치는 영향은 낮음

나. 견질 또는 담보용 어음ㆍ수표 현황

견질 또는 담보용 어음ㆍ수표 현황

(기준일 : 2017.06.30) (단위 : 원)

제 출 처	매 수	금 액	비 고

은 행	-	-	-

금융기관(은행제외)	-	-	-

법 인	2	-	(*)

기타(개인)	-	-	-

(*) 회사는 포스코대우(구 대우인터내셔널) 및 한국전력기술에게 수출용 물품대금과 관련한 담보물을 당좌수표로 제공하였습니다.

다. 채무보증 현황(해당사항 없음)

라. 그 밖의 우발채무 등

(1) 당반기말 현재 회사가 금융기관 등과 체결한 주요 약정사항은 다음과 같습니다.

(단위: 원, USD)

약정사항	당기말

통화	약정한도

무역금융대출	KRW	19,288,000,000

수입신용장발행	USD	6,000,000

지급보증한도	KRW	39,248,242,776

EUR	508,096

USD	44,250,000

일반자금대출	KRW	59,330,000,000

시설자금대출	KRW	4,800,000,000

구매자금대출	KRW	1,000,000,000

전자어음발행한도(외담대)	KRW	3,000,000,000

전자어음할인한도	KRW	1,000,000,000

(2) 당반기말 현재 회사는 개인사업자와 각각 미주지역 및 영국과 일부 유럽지역 등 매출계약건에 대하여 일정액의 수수료를 지급하기로 약정을 체결하고 있습니다.

(3) 당반기말 현재 회사가 타인으로부터 제공받은 보증의 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 원, USD, EUR, CAD)

제 공 자	제공받은 내용	당기말

통화	금액

수출입은행등	외화지급보증	USD	37,755,059.34

EUR	2,084,335.80

CAD	59,340.75

원화지급보증	KRW	38,747,676,084

기업은행	수입신용장	USD	688,527.00

(4) 당반기말 현재 당사는 납기지연과 관련하여 발주처인 JGC로부터 USD 1,178,190의 지체상금 지급을 요청 받고 있고 당사는 JGC의 과도한 검수 및 오더착오 등을 이유로 JGC에게 USD 1,961,063을 청구하고 있어 당기말 현재 JGC와 최종 협의가 이루어지지 아니하여 공사미수금 회수가 지연되고 있습니다. 당사는 동 프로젝트와 관련하여 최종 합의 결과를 신뢰성 있게 추정할 수 없어 충당부채를 계상하지 아니하였으며, 향후 최종 합의 결과에 따라 공사미수금 등의 회수가액이 달라 질 수 있습니다.

(5) 파생상품회사는 외화매출의 환율변동 위험을 회피하기 위해 통화선도계약을 체결하고 있습니다. 위험회피수단으로 지정된 통화선도계약은 현물가격과 이자요소를 구분하고, 현물가격에 대하여 위험회피관계를 지정하여 위험회피회계를 적용하고 있습니다. 이외위험회피수단으로 지정되지 않은 통화선도계약에 대하여 매매목적의 거래로 분류하여 회계처리하고 있습니다.

1) 당반기말 현재 회사가 매매목적으로 보유하고 있는 파생상품의 내역은 다음과 같습니다.

(당반기말) (단위: 원)

계약처	약정금액(선물환매도)	파생금융자산	파생금융부채	파생상품평가이익	파생상품평가손실

농협은행	USD	3,000,000	-	57,288,462	-	57,288,462

한국산업은행	USD	21,000,000	23,130,738	67,236,431	23,130,738	67,236,431

합계	USD	24,000,000	23,130,738	124,524,893	23,130,738	124,524,893

3. 제재현황 등 그 밖의 사항 가. 제재현황 (해당사항 없음)

나. 작성기준일 이후 발생한 주요사항 (1) 공사중단 진행사항 당사는 2015년 6월 10일 대우인터내셔널(현, 포스코대우)로부터 HRSG를 수주하였으나 2015년 12월 31일 자로 공사중단 공문을 접수 하였으며, 공사 재개와 관련된 여러 공문을 수신 하였지만 2016년내 공사 재개가 힘들다는 내용을 접수 받았습니다당사의 계약 상대자인 UTE는 모회사인 아벤고아는 회생절차와 관련하여 구조 조정안의 법적 승인요건의 금융 채권단 75%이상 동의 절차를 완료하여 스페인 법원으로부터 승인 절차를 진행하였지만 현재까지도 해당 공사는 중단된 상황이 지속됨에 따라 공사재개는 불확실하게 되었습니다. 당사는 해당 공사로 인해 받지 못한 채권에 대해 UTE ABENER와 합의문을 작성중에 있으며 그 금액을 청구할 예정입니다. 위 "XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항" 의 " 1. 공시내용의 진행 ·변경상황 및 주주총회 현황" 의 " 가. 공시사항의 진행·변경상황 " 에 요약하여 표시하였습니다. (2) 사업부 전환배치 당사 화공사업부는 울산1공장, 울산2공장, 여수공장에서 제작하고 있지만 비용절감의 한계점에 도달하여 2017년 8월 7일자로 에너지사업부 제작공장인 울산3공장과 화공사업부 여수공장간 전환배치를 시행하였습니다. (3) 최대주주 변경 2017년 7월 5일자로 (주)큐로컴이 37,000,000주를 매수(1주당 700원)하여 최대주주가 변경되었으며, 2017년 7월 10일자로 (주)큐로컴이 15,000,000주를 매도(1주당 642원)하여 지분율이 24.25%로 변동하였습니다. 다. 중소기업기준 검토표 (해당사항 없음) 라. 직접금융 자금의 사용

공모자금의 사용내역

(기준일 : 2017년 06월 30일 ) (단위 : 백만원)

구 분	납입일	납입금액	신고서상 자금사용 계획	실제 자금사용 현황	차이발생 사유 등

유상증자(주주배정후 실권주 일반공모)	2017년 03월 10일	12,180	운영자금 121.8억원1)차입금 76억원 상환2)원자재 45.8억원 구매대금(*)	운영자금 106.8억원 사용1)차입금 61억원 상환- 경남은행 10억원- 신한은행 3억원- 포스코기술투자 10억원- 산업은행 13억원- 부산은행 5억원- 농협은행 20억원2)원자재 45.8억원 구매- TUBE 45.8억원 구매	운영자금 15억원 1)차입금 15억원 미상환- 경남은행 15억원 분할 상환

(*) 운영자금의 목적은 차입금과 원자재 구입이며, 그 중 차입금은 금융기관과의 협의에 따라 일부 변동되었습니다.