일성건설 분기보고서 (2022.09)
4. 매출 및 수주상황

당사의 매출은 도급공사와 아파트 분양사업으로 구분되며 도급공사는 건축과 토목으로 세분화 됩니다. 매출실적의 세부내역은 다음과 같습니다.

4-1. 매출실적(단위 : 백만원)

구 분	공사종류	제 45 기 3분기	제44기	제43기	비고

금 액	비 율	금 액	비 율	금 액	비 율

국내 도급공사	건 축	265,393	82.31%	314,746	75.63%	224,574	65.86%	-

토 목	22,741	7.05%	59,022	14.18%	74,788	21.93%	-

해외도급공사	건 축	-	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-

토 목	32,978	10.23%	41,008	9.85%	40,667	11.93%	-

자체공사	9	0.00%	22	0.01%	92	0.03%	-

기 타	1,305	0.40%	1,384	0.33%	841	0.25%	-

합 계	322,426	100.00%	416,182	100.00%	340,962	100.00%	-

4-2. 수주 및 판매전략 등(1) 판매조직

주택사업본부- 임원 1명, 팀장 3명, 부장 1명, 차장 2명, 과장 4명, 대리 4명, 주임 2명, 사원 2명 영업본부- 임원 2명, 팀장 4명, 부장 1명, 차장 2명, 과장 5명, 대리 1명, 사원 2명

(2) 수주전략ㆍ관급공사

1. 지역별 발주처별 담당 PM제도 책임의식 제고 2. 발주기관별 입찰제도에 부합하는 예가추정을 통한 입찰에 적극적 참여 3. 지역업체와의 연대강화로 지역공사정보 확보 4. 입찰정보, 경쟁사 정보의 수집 및 분석을 통한 효율적 관리 운용

ㆍ민간공사

- 품질 및 사후관리를 통한 신뢰확보로 기 거래업체의 발주공사를 적극적으로 확보하고 지역재개발사업, 도급 분양사업 등을 수주하기 위하여 영업활동을 전개하고 있으며, 사업지의 규모 및 분양성 파악을 통하여 사업진행시 분양율 극대화 및 이익의 최대화를 도모합니다. 특히 고객 제일주의의 신념아래 고객의 욕구에 부응할 수 있는 분양 및 판매전략으로 수주극대화에 매진하고 있습니다.

(3) 판매전략(분양 및 임대전략) 및 판매조건

- 당사 아파트 분양의 안정적인 판매를 위하여 수요자의 요구를 적극 반영하여 편리하고 안락한 주거환경을 만드는데 우선을 두고 고품질, 완벽 시공에 의한 아파트 건설을 위해 노력하고 있습니다. 4-3. 수주상황

(1) 수주상황(단위 : 백만원)

품목	발주처	공사명	수주일자	납기	수주총액	기납품액	수주잔고

건축공공	국군수송사령부	18-대미-00 부대 막사 시설공사(5006)	2018-10-11	2021-04-30	14,051	14,051	-

건축공공	인천국제공항공사	제2교통센터 단기주차장 증축공사	2019-09-26	2022-11-26	32,745	27,845	4,900

건축공공	인천국제공항공사	4단계 T2 중수도시설 전기공사	2019-12-05	2023-04-10	3,466	1,029	2,437

건축공공	한국토지주택공사	양산사송A-1BL 및 H-1BL 아파트 건설공사 2공구	2019-12-12	2022-09-24	152,532	139,915	12,617

건축공공	김포도시공사	김포 풍무2지구 환지 업무시설 신축사업	2020-08-28	2023-12-31	34,102	10,732	23,370

건축공공	한국토지주택공사 서울지역본부	양주회천A-24BL5공구	2020-12-08	2023-07-03	70,538	33,056	37,482

기타	110,180	18,720	91,460

소계	417,614	245,348	172,266

건축민간	가좌라이프빌라구역주택재건축정비사업조합	가좌라이프빌라구역주택재건축정비사업	2016-04-08	2023-07-13	202,243	137,340	64,903

건축민간	가좌라이프빌라구역주택재건축정비사업조합	비시공업무-인천 가좌라이프빌라구역주택재	2016-04-08	2023-07-13	17,617	11,954	5,663

건축민간	수분양자	옵션-가좌라이프빌라구역주택재건축정비사업	2021-02-21	2023-07-13	3,906	-	3,906

건축민간	학익2 주택재개발정비사업조합	학익2주택재개발정비사업	2018-04-16	2022-05-31	57,500	57,500	-

건축민간	수분양자	옵션-인천 학익2 주택재개발 정비사업	2018-04-16	2022-05-31	770	770	-

건축민간	학익2 주택재개발정비사업조합	비시공-인천 학익2 주택재개발 정비사업	2018-04-16	2022-05-31	476	476	-

기타	792,559	280,289	512,270

소계	1,075,071	488,329	586,742

합계	1,492,685	733,677	759,008

조경공공	에스에이치공사	위례 택지개발사업 조경공사(3공구)	2017-06-07	2024-09-30	6,416	4,721	1,695

소계	6,416	4,721	1,695

합계	6,416	4,721	1,695

토목공공	서울특별시도시기반시설본부	서울지하철 9호선 2단계 916공구 건설공사	2008-05-30	2015-09-30	16,394	16,394	-

토목공공	전북지방조달청(고창군청)	고창일반산업단지 조성사업(토목공사)	2011-12-28	2014-09-22	8,645	8,279	366

토목공공	인천광역시경제자유구역청	송도국제도시 11-2공구 공유수면 매립공사	2013-11-14	2023-12-31	8,342	7,664	678

토목공공	한국농어촌공사	영산강Ⅲ-1지구 대단위농업개발사업 성산2공구 토목공사	2014-09-23	2023-12-31	6,311	3,863	2,448

토목공공	경기도시공사	남양주 다산지금지구 부지조성공사	2014-09-30	2023-03-31	43,957	43,926	31

토목공공	한국전력공사 경기북부지원본부	남양주 다산신도시 3공구 배전관로 설치공사	2015-09-08	2022-12-31	1,472	1,179	293

기타	262,183	126,114	136,069

소계	347,304	207,419	139,885

토목민간	서울북부고속도로㈜	구리-포천 고속도로 건설공사	2012-04-02	2017-11-30	69,461	69,461	-

토목민간	남서울경전철㈜	신림선 경전철 민간투자사업	2015-08-31	2022-05-26	50,449	50,449	-

토목민간	MAF(라오스 농림부)	라오스 사바나캣 농촌개발사업	2019-11-25	2023-03-01	16,729	7,855	8,874

토목민간	MPWT(캄보디아 공공사업교통부)	캄보디아 48번 국도 개보수사업	2021-08-23	2024-06-30	54,208	7,449	46,759

토목민간	MRD(캄보디아 농촌개발부)	캄보디아 지방도로 3차 개선사업	2021-08-25	2024-06-17	50,818	10,026	40,792

토목민간	MOPC(파라과이 건설교통부)	파라과이 농업물류도로 2구간 2공구	2021-12-29	2024-06-17	12,003	2,263	9,740

기타	262,244	138,646	123,598

소계	515,912	286,149	229,763

합계	869,632	498,289	371,343

총계	2,362,317	1,231,966	1,130,351

(2) 진행율 적용 수주상황(단위 : 백만원)

회사명	공사명	발주처	수주일자	납기	수주총액	기납품액 (완성공사금액)	수주잔고 금액	진행률(%)	미청구공사	공사미수금

총 액	대손	총 액	대손

충당금	충당금

일성건설㈜	가좌라이프빌라구역주택재건축정비사업	가좌라이프빌라구역주택재건축정비사업조합	2016-04-08	2023-07-13	202,244	137,341	64,903	67.91%	2,764,770	-	27,551,423	-

일성건설㈜	학익2주택재개발정비사업	학익2 주택재개발정비사업조합	2018-04-16	2022-05-31	57,500	57,500	-	100.00%	89,000	-	3,565,361	-

일성건설㈜	안양시 향림아파트지구주택재건축정비사업	향림아파트지구 주택재건축정비사업조합	2018-05-24	착공일로부터26개월	47,181	-	47,181	0.00%	-	-	-	-

일성건설㈜	삼척트루엘 디오션 지역주택조합 아파트신축공사	삼척에버빌디오션지역주택조합	2019-04-29	2021-12-30	131,674	131,674	-	100.00%	-	-	3,663,670	-

일성건설㈜	제2교통센터 단기주차장 증축공사	인천국제공항공사	2019-09-26	2022-11-26	32,745	27,845	4,900	85.04%	-	-	2,415,677	-

일성건설㈜	대구 범물동 공동주택 신축사업	주식회사 동인산업개발	2019-10-14	2022-12-11	33,626	29,103	4,523	86.55%	5,121,682	-	3,206,908	-

일성건설㈜	제주 노형동 생활형 숙박시설	㈜노형산업개발	2019-12-11	2023-03-31	34,057	22,071	11,986	64.81%	1,269,264	-	4,156,900	-

일성건설㈜	양산사송A-1BL 및 H-1BL 아파트 건설공사 2공구(*)	한국토지주택공사	2019-12-12	2022-09-24	152,531	139,915	12,616	91.73%	-	-	-	-

일성건설㈜	김포 풍무2지구 환지 업무시설 신축사업	김포도시공사	2020-08-28	2023-12-31	34,102	10,732	23,370	31.47%	5,374,785	-	-	-

일성건설㈜	양주회천A-24BL5공구	한국토지주택공사 서울지역본부	2020-12-08	2023-07-03	70,538	33,056	37,482	46.86%	19,233,577	-	-	-

일성건설㈜	포항시 남구 오천읍 공동주택 신축사업	우리자산신탁	2021-02-04	2023-12-02	45,763	10,182	35,581	22.25%	2,621,947	-	-	-

일성건설㈜	전남 구례 백련리 공동주택 신축사업	대한토지신탁㈜	2021-06-29	2024-04-20	44,768	9,375	35,393	20.94%	4,182,176	-	-	-

일성건설㈜	청주 오창읍 생활형숙박시설 신축사업	㈜빌더스건설	2021-11-05	2024-11-30	27,832	1,028	26,804	3.69%	788,909	-	262,900	-

일성건설㈜	21-대미-차량정비(5005)	국군재정관리단	2021-12-29	2025-01-03	50,285	2,315	47,970	4.60%	1,965,148	-	-	-

일성건설㈜	21-대미-오산 보육센터 시설공사(5001)	국군재정관리단	2021-12-29	2024-03-26	22,129	2,714	19,415	12.26%	1,311,290	-	-	-

일성건설㈜	서울 강서구 공항동 도시형생활주택 신축사업	㈜에어포트씨티	2022-01-26	2024-07-20	28,722	1,581	27,141	5.50%	893,968	-	-	-

일성건설㈜	천안 문화동 주상복합 신축사업	㈜두원파트너스	2022-02-25	착공일로부터43개월	73,109	-	73,109	0.00%	-	-	-	-

일성건설㈜	도화4구역 주택재개발정비사업	도화4구역주택재개발정비사업조합	2022-03-24	착공일로부터35개월	142,611	-	142,611	0.00%	-	-	-	-

일성건설㈜	삼성전자 평택 주차타워동 3층,5층 사무실 전환 공사	삼성전자㈜	2022-07-06	2023-10-31	73,370	5,274	68,096	7.19%	4,810,657	-	-	-

일성건설㈜	시흥 배곧신도시 연구2BL 지식산업센터 신축공사	주식회사 여우미	2022-07-27	2024-08-31	22,800	-	22,800	0.00%	-	-	-	-

일성건설㈜	남양주 다산지금지구 부지조성공사	경기도시공사	2014-09-30	2023-03-31	43,957	43,925	32	99.93%	25,506	-	-	-

일성건설㈜	고속국도 제 700호선 대구외곽순환건설공사(제2공구)(*)	한국도로공사 대구순환건설사업단	2015-03-09	2022-05-27	34,559	34,385	174	99.50%	-	-	-	-

일성건설㈜	구리-포천 고속도로 건설공사	서울북부고속도로㈜	2012-04-02	2017-11-30	69,461	69,461	-	100.00%	-	-	-	-

일성건설㈜	신림선 경전철 민간투자사업	남서울경전철㈜	2015-08-31	2022-05-26	50,449	50,448	1	100.00%	-	-	666,876	-

일성건설㈜	충청내륙고속화(제1-1공구)도로건설공사	대전지방국토관리청	2017-05-22	2024-04-14	56,766	36,716	20,050	64.68%	-	-	-	-

일성건설㈜	익산시관내 국도대체우회도로(서수-평장1)건설공사	익산지방국토관리청	2021-05-24	2028-05-03	63,620	1,119	62,501	1.76%	-	-	-	-

일성건설㈜	울산 반송지구 도시개발사업 중 부지조성공사	유에이치산업개발 주식회사	2022-06-08	착공일로부터20개월	25,000	-	25,000	0.00%	-	-	-	-

일성건설㈜	파라과이 Natalio 수출국도 건설공사	MOPC(파라과이 건설교통부)	2018-02-14	2022-08-20	71,400	71,400	-	100.00%	5,338,058	-	4,569,670	-

일성건설㈜	캄보디아 48번 국도 개보수사업	MPWT(캄보디아 공공사업교통부)	2021-08-23	2024-06-30	54,208	7,449	46,759	13.74%	-	-	-	-

일성건설㈜	캄보디아 지방도로 3차 개선사업	MRD(캄보디아 농촌개발부)	2021-08-25	2024-06-17	50,818	10,026	40,792	19.73%	-	-	-	-

합 계	1,847,825	946,635	901,190	51.23%	55,790,737	0	50,059,385	0

(*)완공되었으나 주관사 원가 미정산 등으로 공사 미완성