일성건설 분기보고서 (2023.09)
4. 매출 및 수주상황

당사의 매출은 도급공사와 아파트 분양사업으로 구분되며 도급공사는 건축과 토목으로 세분화 됩니다. 매출실적의 세부내역은 다음과 같습니다.

4-1. 매출실적(단위 : 백만원)

구 분	공사종류	제 46 기 3분기	제45기	제44기	비고

금 액	비 율	금 액	비 율	금 액	비 율

국내 도급공사	건 축	354,251	79.75%	373,191	80.67%	314,746	75.63%	-

토 목	21,657	4.88%	33,347	7.21%	59,022	14.18%	-

해외도급공사	건 축	-	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-

토 목	63,321	14.25%	52,822	11.42%	41,008	9.85%	-

자체공사	12	0.00%	33	0.01%	22	0.01%	-

기 타	4,971	1.12%	3,209	0.69%	1,384	0.33%	-

합 계	444,212	100.00%	462,602	100.00%	416,182	100.00%	-

4-2. 수주 및 판매전략 등(1) 판매조직

주택사업본부- 임원 1명, 팀장 2명, 부장 1명, 차장 2명, 과장 6명, 대리 3명, 주임1명, 사원 2명 영업본부- 임원 2명, 팀장 3명, 부장 2명, 차장 4명, 과장 4명, 주임 1명, 사원 3명

(2) 수주전략ㆍ관급공사

1. 지역별 발주처별 담당 PM제도 책임의식 제고 2. 발주기관별 입찰제도에 부합하는 예가추정을 통한 입찰에 적극적 참여 3. 지역업체와의 연대강화로 지역공사정보 확보 4. 입찰정보, 경쟁사 정보의 수집 및 분석을 통한 효율적 관리 운용

ㆍ민간공사

- 품질 및 사후관리를 통한 신뢰확보로 기 거래업체의 발주공사를 적극적으로 확보하고 지역재개발사업, 도급 분양사업 등을 수주하기 위하여 영업활동을 전개하고 있으며, 사업지의 규모 및 분양성 파악을 통하여 사업진행시 분양율 극대화 및 이익의 최대화를 도모합니다. 특히 고객 제일주의의 신념아래 고객의 욕구에 부응할 수 있는 분양 및 판매전략으로 수주극대화에 매진하고 있습니다.

(3) 판매전략(분양 및 임대전략) 및 판매조건

- 당사 아파트 분양의 안정적인 판매를 위하여 수요자의 요구를 적극 반영하여 편리하고 안락한 주거환경을 만드는데 우선을 두고 고품질, 완벽 시공에 의한 아파트 건설을 위해 노력하고 있습니다.

4-3. 수주상황(1) 수주상황(단위 : 백만원)

품목	발주처	공사명	수주일자	납기	수주총액	기납품액	수주잔고

건축공공	한국토지주택공사	양산사송A-1BL 및 H-1BL 아파트 건설공사 2공구	2019-12-12	2022-09-24	153,550	153,550	-

건축공공	한국토지주택공사 서울지역본부	양주회천A-24BL5공구	2020-12-08	2024-03-29	85,140	66,635	18,505

건축공공	국군재정관리단	21-대미-차량정비(5005)	2021-12-29	2025-01-03	51,957	10,237	41,720

건축공공	김포도시공사	김포 풍무2지구 환지 업무시설 신축사업	2020-08-28	2024-02-15	34,102	26,767	7,335

건축공공	인천국제공항공사	제2교통센터 단기주차장 증축공사	2019-09-26	2022-11-26	32,520	32,520	-

건축공공	국군재정관리단	21-대미-오산 보육센터 시설공사(5001)	2021-12-29	2024-04-30	23,541	10,899	12,642

기타	120,692	26,171	94,521

소계	501,502	326,779	174,723

건축민간	가좌라이프빌라구역주택재건축정비사업조합	가좌라이프빌라구역주택재건축정비사업	2016-04-08	2023-08-18	216,886	207,982	8,904

건축민간	삼성전자㈜	삼성전자 평택 주차타워동 3층, 5층 사무실 전환 공사	2022-07-06	2023-10-31	75,320	68,181	7,139

건축민간	삼성디스플레이㈜	삼성디스플레이 아산 2캠퍼스 주차타워 신축공사	2023-01-31	2024-06-30	73,500	22,477	51,023

건축민간	㈜두원파트너스	천안 문화동 주상복합 신축사업	2022-02-25	2026-05-20	73,108	10,214	62,894

건축민간	제주화북지역주택조합	제주화북지역주택조합 공동주택	2022-11-17	2024-11-12	47,128	16,846	30,282

건축민간	대한토지신탁㈜	전남 구례 백련리 공동주택 신축사업	2021-06-29	2024-04-20	46,018	30,167	15,851

기타	602,433	271,166	331,267

소계	1,134,393	627,033	507,360

합계	1,635,895	953,812	682,083

조경공공	에스에이치공사	위례 택지개발사업 조경공사(3공구)	2017-06-07	2025-12-31	7,329	6,319	1,010

소계	7,329	6,319	1,010

합계	7,329	6,319	1,010

토목공공	익산지방국토관리청	익산시관내 국도대체우회도로 (서수-평장1)건설공사	2021-05-24	2028-05-03	69,615	2,198	67,417

토목공공	대전지방국토관리청	충청내륙고속화(제1-1공구)도로건설공사	2017-05-22	2024-04-14	60,289	47,961	12,328

토목공공	경기도시공사	남양주 다산지금지구 부지조성공사	2014-09-30	2023-03-31	43,957	43,957	-

토목공공	국가철도공단	영동선 방기천교 등 4개소 교량 구조개선 기타공사	2021-03-22	2026-03-23	21,817	8,278	13,539

토목공공	한국철도시설공단	보성~임성리 철도건설 제1공구 노반시설 기타공사	2015-11-12	2023-12-31	17,767	17,528	239

토목공공	서울특별시도시기반시설본부	서울지하철 9호선 2단계 916공구 건설공사	2008-05-30	2015-09-30	16,395	16,395	-

기타	108,455	38,438	70,017

소계	338,295	174,755	163,540

토목민간	유에이치산업개발 주식회사	울산 반송지구 도시개발사업 중부지조성공사	2022-06-08	착공일로부터20개월	25,000	-	25,000

토목민간	MOPC(파라과이 건설교통부)	파라과이 Natalio 수출국도 건설공사	2018-02-14	2022-11-15	73,418	73,418	-

토목민간	MPWT(캄보디아 공공사업교통부)	캄보디아 48번 국도 개보수사업	2021-08-23	2024-06-30	55,792	22,673	33,119

토목민간	MRD(캄보디아 농촌개발부)	캄보디아 지방도로 3차 개선사업	2021-08-25	2024-06-17	57,570	31,691	25,879

토목민간	DPWH(필리핀 도로청)	필리핀 CLLEX PKG3	2016-10-18	2023-12-31	40,369	38,737	1,632

토목민간	MRD(캄보디아 농촌개발부)	캄보디아 기후탄력적 농촌인프라 개발사업	2022-11-29	2025-09-02	39,493	9,365	30,128

기타	98,966	74,999	23,967

소계	390,608	250,883	139,725

합계	736,232	431,957	304,275

총계	2,372,127	1,385,769	986,358

(2) 진행률적용 수주상황(단위 : 백만원)

공사명	발주처	수주일자	납기	수주총액	기납품액(완성공사금액)	수주잔고금액	진행률(%)	미청구공사	공사미수금

총 액	대손충당금	총 액	대손충당금

21-대미-오산 보육센터 시설공사(5001)	국군재정관리단	2021-12-29	2024-04-30	23,541	10,899	12,642	46.30%	-	-	-	-

21-대미-차량정비(5005)	국군재정관리단	2021-12-29	2025-01-03	51,957	10,237	41,720	19.70%	2,610	-	-	-

22-대미-00학교 신축 시설공사(5007)	국군재정관리단	2023-04-10	2026-03-24	69,653	1,542	68,111	2.21%	1,343	-	-	-

가좌라이프빌라구역주택재건축정비사업	가좌라이프빌라구역주택재건축정비사업조합	2016-04-08	2023-08-18	216,886	207,982	8,904	95.89%	2,481	-	34,914	-

고령 송곡일반산업단지 조성공사	동명중공업 주식회사	2023-09-25	착공일로부터 24개월	25,040	-	25,040	0.00%	-	-	-	-

김포 풍무2지구 환지 업무시설 신축사업	김포도시공사	2020-08-28	2023-12-31	34,102	26,767	7,335	78.49%	6,720	-	-	-

남양주 다산지금지구 부지조성공사	경기도시공사	2014-09-30	2023-03-31	43,957	43,957	-	100.00%	-	-	-	-

대구 범물동 공동주택 신축사업	주식회사 동인산업개발	2019-10-14	2022-12-11	33,626	33,626	-	100.00%	-	-	1,645	-

도화4구역 주택재개발정비사업	도화4구역주택재개발정비사업조합	2022-03-24	착공일로부터35개월	142,611	-	142,611	0.00%	-	-	-	-

램리서치 R KTC 오피스동 신축공사	램리서치코리아테크놀로지 유한회사	2023-04-11	2024-05-10	25,862	3,643	22,219	14.09%	1,168	-	560	-

삼덕진주 소규모재건축 정비사업	삼적진주 소규모재건축 정비사업조합	2023-05-09	착공일로부터29개월	35,117	-	35,117	0.00%	-	-	-	-

삼성디스플레이 아산 2캠퍼스 주차타워 신축공사	삼성디스플레이㈜	2023-01-31	2024-06-30	73,500	22,477	51,023	30.58%	4,102	-	-	-

삼성전자 기흥 월계수동 환경개선공사	삼성전자㈜	2023-02-14	2023-10-30	25,228	21,707	3,521	86.04%	-	-	-	-

삼성전자 평택 사무복합동 7층 리모델링 공사	삼성전자㈜	2022-05-26	2023-08-31	23,623	23,623	-	100.00%	-	-	-	-

삼성전자 평택 주차타워동 3층,5층 사무실 전환 공사	삼성전자㈜	2022-07-06	2023-10-31	75,320	68,181	7,139	90.52%	-	-	-	-

서울 강서구 공항동 도시형생활주택 신축사업	㈜에어포트씨티	2022-01-26	2024-07-20	30,603	13,906	16,697	45.44%	2,179	-	3,670	-

안양시 향림아파트지구주택재건축정비사업	향림아파트지구 주택재건축정비사업조합	2018-05-24	착공일로부터 26개월	47,181	-	47,181	0.00%	-	-	-	-

양산사송A-1BL 및 H-1BL 아파트 건설공사 2공구	한국토지주택공사	2019-12-12	2022-09-24	153,550	153,550	-	100.00%	-	-	-	-

양주회천A-24BL5공구	한국토지주택공사 서울지역본부	2020-12-08	2024-03-29	85,141	66,636	18,505	78.26%	11,572	-	-	-

울산 반송지구 도시개발사업 중 부지조성공사	유에이치산업개발 주식회사	2022-06-08	착공일로부터 20개월	25,000	-	25,000	0.00%	-	-	-	-

익산시관내 국도대체우회도로(서수-평장1)건설공사	익산지방국토관리청	2021-05-24	2028-05-03	69,615	2,198	67,417	3.16%	-	-	-	-

전남 구례 백련리 공동주택 신축사업	대한토지신탁㈜	2021-06-29	2024-04-20	46,018	30,167	15,851	65.55%	2,497	-	-	-

제2교통센터 단기주차장 증축공사	인천국제공항공사	2019-09-26	2022-11-26	32,520	32,520	-	100.00%	-	-	-	-

제주 노형동 생활형 숙박시설	㈜노형산업개발	2019-12-11	2023-03-31	34,067	34,067	-	100.00%	-	-	8,772	-

제주화북지역주택조합 공동주택	제주화북지역주택조합	2022-11-17	2024-11-12	47,128	16,846	30,282	35.75%	5,662	-	-	-

천안 문화동 주상복합 신축사업	㈜두원파트너스	2022-02-25	2026-05-20	73,109	10,215	62,894	13.97%	-	-	2,631	-

청주 오창읍 생활형숙박시설 신축사업	㈜빌더스건설	2021-11-05	2024-11-30	27,832	6,638	21,194	23.85%	746	-	-	-

충청내륙고속화(제1-1공구)도로건설공사	대전지방국토관리청	2017-05-22	2024-04-14	60,289	47,961	12,328	79.55%	-	-	-	-

캄보디아 48번 국도 개보수사업	MPWT(캄보디아 공공사업교통부)	2021-08-23	2024-06-30	55,792	22,673	33,119	40.64%	-	-	443	-

캄보디아 5번국도 중부구간 CP1(*)	MPWT(캄보디아 공공사업교통부)	2019-01-28	2023-05-28	36,481	33,834	2,647	88.64%	-	-	-	-

캄보디아 기후탄력적 농촌인프라 개발사업	MRD(캄보디아 농촌개발부)	2022-11-29	2025-09-02	39,493	9,365	30,128	23.71%	-	-	2,976	-

캄보디아 지방도로 3차 개선사업	MRD(캄보디아 농촌개발부)	2021-08-25	2024-06-17	57,570	31,691	25,879	55.05%	845	-	1,271	-

파라과이 Natalio 수출국도 건설공사	MOPC(파라과이 건설교통부)	2018-02-14	2022-11-15	73,418	73,418	-	100.00%	-	-	7,374	-

포항시 남구 오천읍 공동주택 신축사업	우리자산신탁	2021-02-04	2024-03-10	45,763	35,647	10,116	77.90%	7,467	-	2,912	-

필리핀 CLLEX PKG3	DPWH(필리핀 도로청)	2016-10-18	2023-12-31	40,369	38,737	1,632	95.90%	-	-	-	-

캄보디아 312번 지방도 개보수 사업	MRD(캄보디아 농촌개발부)	2023-04-06	2024-12-25	29,453	3,608	25,845	12.25%	-	-	-	-

합 계	2,010,415	1,138,318	872,097	49,392	-	67,168	-

(*)완공되었으나 주관사 원가 미정산 등으로 공사 미완성- 상기 진행률 적용 수주상황은 매출액의 5% 이상 계약금 기준으로 작성하였습니다.