일성건설 사업보고서 (2023.12)
4. 매출 및 수주상황

당사의 매출은 도급공사와 아파트 분양사업으로 구분되며 도급공사는 건축과 토목으로 세분화 됩니다. 매출실적의 세부내역은 다음과 같습니다.

4-1. 매출실적(단위 : 백만원)

구 분	공사종류	제 46 기	제45기	제44기	비고

금 액	비 율	금 액	비 율	금 액	비 율

국내 도급공사	건 축	466,919	76.83%	373,191	80.67%	314,746	75.63%	-

토 목	40,453	6.66%	33,347	7.21%	59,022	14.18%	-

해외도급공사	건 축	-	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-

토 목	93,218	15.34%	52,822	11.42%	41,008	9.85%	-

자체공사	16	0.00%	33	0.01%	22	0.01%	-

기 타	7,109	1.17%	3,209	0.69%	1,384	0.33%	-

합 계	607,715	100.00%	462,602	100.00%	416,182	100.00%	-

4-2. 수주 및 판매전략 등(1) 판매조직

주택영업본부- 임원 1명, 팀장 2명, 부장 1명, 과장 7명, 대리 2명, 주임1명, 사원 2명 영업본부- 임원 2명, 팀장 3명, 부장 2명, 차장 4명, 과장 4명, 주임 1명, 사원 3명

(2) 수주전략ㆍ관급공사

1. 지역별 발주처별 담당 PM제도 책임의식 제고 2. 발주기관별 입찰제도에 부합하는 예가추정을 통한 입찰에 적극적 참여 3. 지역업체와의 연대강화로 지역공사정보 확보 4. 입찰정보, 경쟁사 정보의 수집 및 분석을 통한 효율적 관리 운용

ㆍ민간공사

- 품질 및 사후관리를 통한 신뢰확보로 기 거래업체의 발주공사를 적극적으로 확보하고 지역재개발사업, 도급 분양사업 등을 수주하기 위하여 영업활동을 전개하고 있으며, 사업지의 규모 및 분양성 파악을 통하여 사업진행시 분양율 극대화 및 이익의 최대화를 도모합니다. 특히 고객 제일주의의 신념아래 고객의 욕구에 부응할 수 있는 분양 및 판매전략으로 수주극대화에 매진하고 있습니다.

(3) 판매전략(분양 및 임대전략) 및 판매조건

- 당사 아파트 분양의 안정적인 판매를 위하여 수요자의 요구를 적극 반영하여 편리하고 안락한 주거환경을 만드는데 우선을 두고 고품질, 완벽 시공에 의한 아파트 건설을 위해 노력하고 있습니다.

4-3. 수주상황 (1) 수주상황(단위 : 백만원)

품목	발주처	공사명	수주일자	납기	수주총액	기납품액	수주잔고

건축공공	한국토지주택공사	양산사송A-1BL 및 H-1BL 아파트 건설공사 2공구	2019-12-12	2022-09-24	153,550	153,550	-

건축공공	한국토지주택공사 서울지역본부	양주회천A-24BL5공구	2020-12-08	2024-03-29	91,362	78,908	12,454

건축공공	국군재정관리단	21-대미-차량정비(5005)	2021-12-29	2025-05-13	56,160	15,149	41,011

건축공공	김포도시공사	김포 풍무2지구 환지 업무시설 신축사업	2020-08-28	2024-02-15	34,102	33,989	113

건축공공	인천국제공항공사	제2교통센터 단기주차장 증축공사	2019-09-26	2022-11-26	32,520	32,520	-

건축공공	국군재정관리단	21-대미-오산 보육센터 시설공사(5001)	2021-12-29	2024-04-30	25,110	15,088	10,022

기타	143,337	33,235	110,102

소계	536,141	362,439	173,702

건축민간	가좌라이프빌라구역주택재건축정비사업조합	가좌라이프빌라구역주택재건축정비사업조합	2016-04-08	2023-08-18	220,435	217,758	2,677

건축민간	삼성전자㈜	삼성전자 평택 주차타워동 3층, 5층 사무실 전환 공사	2022-07-06	2024-01-31	80,290	69,113	11,177

건축민간	삼성디스플레이㈜	삼성디스플레이 아산 2캠퍼스 주차타워 신축공사	2023-01-31	2024-06-30	73,500	44,665	28,835

건축민간	㈜두원파트너스	천안 문화동 주상복합 신축사업	2022-02-25	2026-05-20	73,109	13,324	59,785

건축민간	제주화북지역주택조합	제주화북지역주택조합 공동주택	2022-11-17	2024-11-12	52,760	27,961	24,799

건축민간	대한토지신탁㈜	전남 구례 백련리 공동주택 신축사업	2021-06-29	2024-04-20	46,018	35,992	10,026

기타	661,467	295,229	366,238

소계	1,207,579	704,042	503,537

합계	1,743,720	1,066,481	677,239

조경공공	에스에이치공사	위례 택지개발사업 조경공사(3공구)	2017-06-07	2026-06-30	7,837	6,833	1,004

소계	7,837	6,833	1,004

합계	7,837	6,833	1,004

토목공공	익산지방국토관리청	익산시관내 국도대체우회도로 (서수-평장1)건설공사	2021-05-24	2028-05-03	69,615	5,680	63,935

토목공공	대전지방국토관리청	충청내륙고속화(제1-1공구)도로건설공사	2017-05-22	2024-04-14	61,142	56,745	4,397

토목공공	경기도시공사	남양주 다산지금지구 부지조성공사	2014-09-30	2023-03-31	43,957	43,957	-

토목공공	국가철도공단	영동선 방기천교 등 4개소 교량 구조개선 기타공사	2021-03-22	2026-03-23	20,336	9,748	10,588

토목공공	한국철도시설공단	보성~임성리 철도건설 제1공구 노반시설 기타공사	2015-11-12	2024-03-31	17,871	17,637	234

토목공공	서울특별시도시기반시설본부	서울지하철 9호선 2단계 916공구 건설공사	2008-05-30	2015-09-30	16,395	16,395	-

기타	164,755	42,874	121,881

소계	394,071	193,036	201,035

토목민간	유에이치산업개발 주식회사	울산 반송지구 도시개발사업 중부지조성공사	2022-06-08	착공일로부터20개월	25,000	-	25,000

토목민간	MOPC(파라과이 건설교통부)	파라과이 Natalio 수출국도 건설공사	2018-02-14	2022-11-15	73,418	73,418	-

토목민간	MPWT(캄보디아 공공사업교통부)	캄보디아 48번 국도 개보수사업	2021-08-23	2024-06-30	56,143	29,803	26,340

토목민간	MRD(캄보디아 농촌개발부)	캄보디아 지방도로 3차 개선사업	2021-08-25	2024-06-17	57,570	38,888	18,682

토목민간	DPWH(필리핀 도로청)	필리핀 CLLEX PKG3	2016-10-18	2024-06-30	40,369	39,571	798

토목민간	MRD(캄보디아 농촌개발부)	캄보디아 기후탄력적 농촌인프라 개발사업	2022-11-29	2025-09-02	39,929	14,183	25,746

기타	112,397	84,917	27,480

소계	404,826	280,780	124,046

합계	806,734	480,649	326,085

총계	2,550,454	1,547,130	1,003,324

(2) 진행률적용 수주상황(단위 : 백만원)

공사명	발주처	수주일자	납기	수주총액	기납품액(완성공사금액)	수주잔고금액	진행률(%)	미청구공사	공사미수금

총 액	대손충당금	총 액	대손충당금

21-대미-오산 보육센터 시설공사(5001)	국군재정관리단	2021-12-29	2024-04-30	25,110	15,088	10,022	60.09%	-	-	-	-

21-대미-차량정비(5005)	국군재정관리단	2021-12-29	2025-05-13	56,160	15,149	41,011	26.97%	4,865	-	2,657	-

22-대미-00학교 신축 시설공사(5007)	국군재정관리단	2023-04-10	2026-03-24	69,653	4,056	65,596	5.82%	-	-	-	-

가좌라이프빌라구역주택재건축정비사업(*)	가좌라이프빌라구역주택재건축정비사업조합	2016-04-08	2023-08-18	220,435	217,758	2,678	98.79%	-	-	16,040	-

고령 송곡일반산업단지 조성공사	동명중공업 주식회사	2023-09-25	착공일로부터24개월	25,040	-	25,040	0.00%	-	-	-	-

김포 풍무2지구 환지 업무시설 신축사업	김포도시공사	2020-08-28	2024-02-15	34,102	33,988	113	99.67%	5,965	-	-	-

남양주 다산지금지구 부지조성공사	경기도시공사	2014-09-30	2023-03-31	43,957	43,957	-	100.00%	-	-	-	-

대구 범물동 공동주택 신축사업	주식회사 동인산업개발	2019-10-14	2022-12-11	33,626	33,626	-	100.00%	-	-	-	-

도화4구역 주택재개발정비사업	도화4구역주택재개발정비사업조합	2022-03-24	착공일로부터35개월	142,611	-	142,611	0.00%	-	-	-	-

램리서치 R KTC 오피스동 신축공사	램리서치코리아테크놀로지 유한회사	2023-04-11	2024-05-10	32,147	9,432	22,715	29.34%	3,011	-	1,586	-

부천욱일6차아파트 소규모재건축 정비사업	부천욱일6차아파트 소규모정비사업조합	2023-11-30	착공일로부터 26개월	44,383	-	44,383	0.00%	-	-	-	-

삼덕진주 소규모재건축 정비사업	삼덕진주아파트 소규모재건축 정비사업조합	2023-05-09	착공일로부터29개월	35,117	-	35,117	0.00%	-	-	-	-

삼성디스플레이 아산 2캠퍼스 주차타워 신축공사	삼성디스플레이㈜	2023-01-31	2024-06-30	73,500	44,665	28,835	60.77%	3,505	-	-	-

삼성전자 기흥 월계수동 환경개선공사(*)	삼성전자㈜	2023-02-14	2023-12-31	26,059	23,731	2,329	91.06%	-	-	-	-

삼성전자 평택 6층 남측 인테리어 공사	삼성전자㈜	2023-02-16	2024-03-31	23,565	20,320	3,245	86.23%	-	-	1,763	-

삼성전자 평택 사무복합동 7층 리모델링 공사	삼성전자㈜	2022-05-26	2023-08-31	23,623	23,623	-	100.00%	-	-	-	-

삼성전자 평택 주차타워동 3층,5층 사무실 전환 공사	삼성전자㈜	2022-07-06	2024-01-31	80,290	69,113	11,177	86.08%	-	-	-	-

서울 강서구 공항동 도시형생활주택 신축사업	㈜에어포트씨티	2022-01-26	2024-07-20	35,803	19,690	16,113	55.00%	5,085	-	6,591	-

안양시 향림아파트지구주택재건축정비사업	향림아파트지구 주택재건축정비사업조합	2018-05-24	착공일로부터26개월	47,181	-	47,181	0.00%	-	-	-	-

양산사송A-1BL 및 H-1BL 아파트 건설공사 2공구	한국토지주택공사	2019-12-12	2022-09-24	153,550	153,550	-	100.00%	-	-	-	-

양주회천A-24BL5공구	한국토지주택공사 서울지역본부	2020-12-08	2024-03-29	91,362	78,908	12,454	86.37%	12,280	-	-	-

울산 반송지구 도시개발사업 중 부지조성공사	유에이치산업개발 주식회사	2022-06-08	착공일로부터20개월	25,000	-	25,000	0.00%	-	-	-	-

익산시관내 국도대체우회도로(서수-평장1)건설공사	익산지방국토관리청	2021-05-24	2028-05-03	69,615	5,681	63,935	8.16%	1,634	-	-	-

인덕원~동탄 복선전철 제10공구 노반신설 기타공사	국가철도공단	2023-12-21	2028-11-24	25,651	8	25,643	0.03%	-	-	1,840	-

전남 구례 백련리 공동주택 신축사업	대한토지신탁㈜	2021-06-29	2024-04-20	46,018	35,992	10,026	78.21%	-	-	-	-

제2교통센터 단기주차장 증축공사	인천국제공항공사	2019-09-26	2022-11-26	32,520	32,520	-	100.00%	-	-	-	-

제주 노형동 생활형 숙박시설	㈜노형산업개발	2019-12-11	2023-03-31	34,067	34,067	-	100.00%	-	-	2,223	-

제주화북지역주택조합 공동주택	제주화북지역주택조합	2022-11-17	2024-11-12	52,760	27,961	24,799	53.00%	9,282	-	-	-

천안 문화동 주상복합 신축사업	㈜두원파트너스	2022-02-25	2026-05-20	73,109	13,324	59,784	18.23%	1,226	-	4,187	-

청주 오창읍 생활형숙박시설 신축사업	㈜빌더스건설	2021-11-05	2024-11-30	27,832	9,254	18,579	33.25%	465	-	1,783	-

충청내륙고속화(제1-1공구)도로건설공사	대전지방국토관리청	2017-05-22	2024-04-14	61,142	56,745	4,397	92.81%	-	-	-	-

캄보디아 48번 국도 개보수사업	MPWT(캄보디아 공공사업교통부)	2021-08-23	2024-06-30	56,143	29,803	26,340	53.08%	1,228	-	699	-

캄보디아 5번국도 중부구간 CP1	MPWT(캄보디아 공공사업교통부)	2019-01-28	2024-01-24	36,481	36,303	178	94.73%	-	-	-	-

캄보디아 기후탄력적 농촌인프라 개발사업	MRD(캄보디아 농촌개발부)	2022-11-29	2025-09-02	39,929	14,183	25,745	35.52%	-	-	1,445	-

캄보디아 지방도로 3차 개선사업	MRD(캄보디아 농촌개발부)	2021-08-25	2024-06-17	57,570	38,889	18,682	67.55%	3,438	-	751	-

파라과이 Natalio 수출국도 건설공사	MOPC(파라과이 건설교통부)	2018-02-14	2022-11-15	73,418	73,418	-	100.00%	-	-	7,374	-

포항시 남구 오천읍 공동주택 신축사업	우리자산신탁	2021-02-04	2024-03-10	45,827	36,600	9,227	79.86%	-	-	10,595	-

필리핀 CLLEX PKG3	DPWH(필리핀 도로청)	2016-10-18	2024-06-30	40,369	39,571	798	97.92%	357	-	-	-

화물기 개조(정비)시설 신축공사	인천국제공항공사	2023-10-31	2025-10-31	29,189	10	29,179	0.03%	10	-	-	-

캄보디아 312번 지방도 개보수 및 유지관리사업	MPWT(캄보디아 공공사업교통부)	2023-04-06	2025-01-07	29,549	4,970	24,579	16.82%	-	-	-	-

2,173,463	1,295,953	877,511	52,351	-	59,534	-

(*)완공되었으나 주관사 원가 미정산 등으로 공사 미완성 - 상기 진행률적용 수주상황은 매출액의 5% 이상 계약금 기준으로 작성하였습니다.