세보엠이씨 사업보고서 (2024.12)
4. 매출 및 수주상황

가 . 매출에 관한 사항 (1) 매출실적

(단위 : 백만원)

구 분	공사종류	제 47 기	제 46 기	제 45 기	비고

금액	비율	금액	비율	금액	비율

국내도급공사	설 비	747,236	93.70%	828,414	95.03%	987,043	95.65%	-

플랜트	41,339	5.18%	31,945	3.67%	30,712	2.97%	-

해외도급공사	설 비	-	-	-	-	90	0.01%	-

플랜트	-	-	-	-	-	-	-

자체공사	-	-	-	-	-	-	-

기 타	8,926	1.12%	11,366	1.30%	14,124	1.37%	-

합 계	797,501	100.00%	871,725	100.00%	1,031,969	100.00%	-

나. 수주상황 영업정보 보안 문제로 별도 공시 하지 않습니다. 건별 수주 발생시 공정공시를 통해 제공하도록 하겠습니다.

다. 진행률적용 수주상황

(단위: 천원)

품목	수주일자	납기일자	수주총액	기납품액	수주잔고	진행률	공사미수금	미청구공사

총액	대손충당금	총액	대손충당금

복합동 배관공사 A	20220829	20250228	150,900,000	150,304,167	595,833	99.61%	-	-	7,225,905	-

Ph.1 배관공사 A	20221104	20250228	140,100,000	133,436,360	6,663,640	95.24%	240,099	-	4,507,088	-

HVAC공사 1공구	20221108	20260331	135,963,000	10,260,586	125,702,414	7.55%	4,758,600	-	4,483,586	-

복합동 배관A	20210101	20250331	132,000,000	130,170,185	1,829,815	98.61%	-	-	15,474,529	(3,030,049)

일반배관공사3공구	20220401	20241130	123,500,000	123,500,000	-	-	-	-	-	-

소방기계공사	20231101	20251231	93,116,500	29,308,087	63,808,413	31.47%	7,700,000	-	-	-

일반배관 2 공구	20230313	20241031	84,717,650	81,339,074	3,378,576	96.01%	-	-	553,914	-

PH4 일반배관3공구	20230102	20240831	81,032,738	80,680,249	352,489	99.57%	-	-	9,608,726	-

일반덕트공사 1공구	20230424	20250615	75,763,000	71,924,787	3,838,213	94.93%	-	-	2,304,994	-

PH2 배관훅업	20220714	20241231	73,903,986	71,059,963	2,844,023	96.15%	84,407	-	-	-

공사 3공구(3)	20211201	20241231	69,845,000	69,845,000	-	-	12,247,400	-	-	-

일반설비 2 공구	20230313	20250228	69,500,000	64,280,674	5,219,326	92.49%	-	-	-	-

일반배관(PKG.1)	20240501	20250531	67,499,692	58,178,642	9,321,050	86.19%	-	-	5,513,446	-

소방기계공사(남)	20221104	20250630	64,607,000	63,476,093	1,130,907	98.25%	-	-	4,044,093	-

소방설비공사	20210405	20241231	64,449,000	64,449,000	-	-	-	-	-	-

UT배관공사-2(2)	20220110	20241130	62,870,000	62,870,000	-	-	7,908,131	-	-	-

Ph 덕트 1공구	20230425	20250131	62,731,000	58,789,060	3,941,940	93.72%	-	-	476,256	-

FAB 3기 신축공사	20210701	20240131	62,500,000	62,500,000	-	-	-	-	-	-

3일반덕트2공구	20220602	20240731	61,952,000	61,952,000	-	-	-	-	-	-

공사 3공구(2)	20210630	20240731	56,579,605	56,579,605	-	-	-	-	-	-

UT배관공사-(2)	20211030	20240630	52,000,000	52,000,000	-	-	-	-	-	-

복합동 신축공사	20230913	20251130	45,089,575	36,324,701	8,764,874	80.56%	4,455,000	-	12,077,301	-

기계설비공사(2차)	20180912	20220331	34,000,000	34,000,000	-	100.00%	-	-	4,910,049	(2,832,723)

2일반덕트2공구	20220411	20230731	26,350,000	26,200,208	149,792	99.43%	-	-	2,218,131	(1,106,793)

소방공사(설비) 7-2	20210610	20240331	42,092,674	42,092,674	-	-	-	-	-	-

P3-(3)배관	20220714	20241231	40,484,555	40,484,555	-	-	-	-	-	-

22 DS Site 통합	20220701	20240530	39,147,367	39,147,367	-	-	-	-	-	-

Ph2 마감공사	20230915	20241231	35,880,250	32,159,155	3,721,095	89.63%	-	-	-	-

공사-1공구(1)	20211018	20241130	34,400,000	34,400,000	-	-	3,082,200	-	-	-

기계설비(추가)	20210101	20250630	32,989,600	32,891,721	97,879	99.70%	506,000	-	94,321	-

공사 1공구	20210930	20240731	27,900,000	27,900,000	-	-	-	-	-	-

소방기계공사	20220101	20241231	25,500,000	25,500,000	-	-	1,319,670	-	-	-

RETROFIT 기계배관	20181201	20241129	12,456,549	12,456,549	-	-	-	-	-	-

HVAC 소방	20210201	20240229	10,545,000	10,545,000	-	-	-	-	-	-

기계설비공사업	20170809	20240630	43,710,510	43,710,510	-	100.00%	-	-	-	-

합계	2,236,076,251	1,994,715,972	241,360,279	42,301,507	-	73,492,339	(6,969,565)