삼성중공업 반기보고서 (2025.06)
1. 공시내용 진행 및 변경사항

가. 단일판매ㆍ공급계약 해지 공시

신고일자	제 목	신 고 내 용	신고사항의 진행상황

2020-11-23	단일판매ㆍ공급계약 체결	블록 및 기자재공급계약 수주	- 2020-11-20, 선주사로부터 쇄빙LNG 10척에 대한 블록 및 기자재 공급계약 수주- 2022-02-24~2024-06-10, 미국정부 및 대한민국 정부의 대 러시아 관련 제재 및 수출 통제 조치 시행, 선주사의 SDN (Specially Designated Nationals and Blocked Persons, 특별 제재 대상자)지정에 따라 진행 중이던 설계공정을 중단하고 선주사와 계약이행 및 유지여부에 대한 상호간 협상을 진행함- 2024-06-11, 선주사는 협상이 진행 중인 상황에서 일방적으로 당사의 계약불이행을 주장하며 상기 10척에 대해 계약해지를 통보하고 기 납입 선수금(6억불)과 지연이자를 지급할 것을 요구함- 2024-07-09, 당사는 싱가폴 중재법원에 선주사가 통지한 계약해지의 위법성을 확인해 달라는 중재를 신청함- 2025-06-18, 당사는 2024-06-11일 Zvezda사(이하, 선주사)가 통지한 위법한 계약해지 등 선주사 귀책을 이유로 쇄빙 LNG선 10척에 대한 계약해지 및 기수령한 선수금 6억불을 유보하고 유보한 선수금을 초과하는 손해에 대해서는 선주사에 배상을 청구하겠다는 의사를 통지함- 당사는 진행 중인 싱가폴 국제 중재 과정에서 당사의 직간접 손해에 대한 배상을 적극적으로 주장할 계획임

2021-10-18	단일판매ㆍ공급계약 체결	블록 및 기자재공급계약 수주(기타판매ㆍ공급계약)	- 2021-10-15, 선주사로부터 쇄빙 셔틀탱커 7척에 대한 블록 및 기자재 공급계약 수주 - 2022-02-24~2024-06-10, 미국정부 및 대한민국 정부의 대 러시아 관련 제재 및 수출 통제 조치 시행, 선주사의 SDN (Specially Designated Nationals and Blocked Persons, 특별 제재 대상자)지정에 따라 진행 중이던 설계공정을 중단하고 선주사와 계약이행 및 유지여부에 대한 상호간 협상을 진행함- 2024-06-11, 선주사는 협상이 진행 중인 상황에서 일방적으로 당사의 계약불이행을 주장하며 상기 7척에 대해 계약해지를 통보하고 기 납입 선수금(2억불)과 지연이자를 지급할 것을 요구함- 2024-07-09, 당사는 싱가폴 중재법원에 선주사가 통지한 계약해지의 위법성을 확인해 달라는 중재를 신청함- 2025-06-18, 당사는 2024-06-11일 Zvezda사(이하, 선주사)가 통지한 위법한 계약해지 등 선주사 귀책을 이유로 쇄빙 셔틀탱커 7척에 대한 계약해지 및 기수령한 선수금 2억불을 유보하고 유보한 선수금을 초과하는 손해에 대해서는 선주사에 배상을 청구하겠다는 의사를 통지함- 당사는 진행 중인 싱가폴 국제 중재 과정에서 당사의 직간접 손해에 대한 배상을 적극적으로 주장할 계획임

나. 단일판매ㆍ공급계약체결 공시한 계약 진행상황 공시서류작성기준일 현재 단일판매ㆍ공급계약체결 공시한 진행중인 계약은 다음과 같습니다.

(기준일 : 2025년 6월 30일) (단위 : 백만원)

신고일자	계약내용	판매ㆍ공급금액	대금수령금액

체결계약명	계약상대	계약일	종료일	계약금액	당반기	누적	당반기	누적

2019-02-21(2022-07-22정정)	LNGC 4척	미주지역	2019-02-20	2027-06-30	870,400	2,514	210,973	-	406,293

2020-12-21(2024-05-17 정정)	LNG선 2척	오세아니아지역 선주	2020-12-18	2028-07-31	408,200	-	-	-	-

2020-12-22(2024-05-17 정정)	LNG선 2척	오세아니아지역 선주	2020-12-21	2028-12-31	403,500	-	-	-	-

2020-12-23(2024-05-17 정정)	LNG선 4척	아프리카지역 선주	2020-12-22	2028-10-31	815,000	-	-	-	-

2021-03-26	컨테이너선 20척	파나마지역선주	2021-03-25	2025-06-30	2,809,900	377,294	2,478,707	516,734	2,911,422

2021-12-07	LNG선 2척	버뮤다지역 선주	2021-12-06	2025-01-31	488,000	15,537	489,240	181,427	569,110

2021-12-07	LNG선 1척	오세아니아지역 선주	2021-12-06	2025-01-31	245,900	12,692	242,996	197,156	293,553

2021-12-10	LNG선 1척	오세아니아지역 선주	2021-12-09	2025-05-31	244,800	30,275	240,288	189,207	284,490

2022-02-23	LNG선 4척	아프리카지역 선주	2022-02-23	2025-09-30	998,500	130,328	950,157	558,872	973,241

2022-03-11	컨테이너선 4척	유럽 지역	2022-03-10	2024-12-31	609,100	5,763	608,473	95,009	684,740

2022-03-28(2025-04-25 정정)	컨테이너선 5척	아시아 지역 선주	2022-03-25	2025-08-12	803,600	133,971	776,212	191,732	798,330

2022-04-01	LNG선 1척	오세아니아지역 선주	2022-03-31	2025-10-15	263,300	84,283	226,117	63,673	106,230

2022-05-17	LNG선 3척	아프리카지역 선주	2022-05-16	2026-01-31	862,300	335,198	682,585	127,026	337,065

2022-05-18	LNG선 2척	오세아니아지역 선주	2022-05-17	2026-03-31	591,300	162,969	488,134	30,911	438,677

2022-06-22	LNG선 12척	버뮤다지역 선주	2022-06-21	2026-07-16	3,331,000	875,445	2,425,045	594,312	1,876,670

2022-09-06	LNG선 2척	버뮤다지역 선주	2022-09-05	2025-09-16	583,000	139,334	488,158	60,602	238,708

2022-10-19	VLGC 2척	아프리카지역 선주	2022-10-18	2025-12-31	270,700	75,200	219,348	27,313	116,520

2022-09-06	LNG선 2척	아프리카지역 선주	2022-09-05	2025-03-17	582,100	34,133	523,777	376,091	609,069

2022-11-11	LNG선 2척	아프리카지역 선주	2022-11-10	2026-03-31	589,700	282,104	366,026	60,049	231,037

2022-11-22	셔틀탱커 2척	오세아니아지역 선주	2022-11-21	2025-06-30	346,600	45,342	331,959	131,551	251,174

2022-11-23	LNG선 5척	오세아니아지역 선주	2022-11-22	2027-12-31	1,456,800	3,409	3,409	-	275,040

2022-11-30	LNG선 1척	오세아니아지역 선주	2022-11-30	2025-12-31	331,300	148,029	268,472	70,366	134,900

2023-02-01	LNG선 2척	오세아니아지역 선주	2023-01-31	2027-01-15	609,700	80,924	88,499	762	188,670

2023-04-03	LNG선 2척	아시아 태평양지역 선주	2023-03-31	2026-11-30	674,500	138,957	154,535	70,872	268,569

2023-06-02	원유운반선 2척	오세아니아지역 선주	2023-06-02	2026-02-28	227,500	120,451	130,493	-	80,154

2023-06-13	LNG선 2척	북미 지역 선주	2023-06-12	2028-02-15	659,200	756	2,549	109,650	309,970

2023-07-17	컨테이너선 16척	아시아지역 선주	2023-07-14	2027-12-31	3,959,300	532,453	617,166	149,535	1,691,700

2023-10-10	LNG운반선 1척	아시아지역 선주	2023-10-06	2026-09-30	350,800	57,981	57,981	37,629	173,205

2023-12-26	초대형 LPG/암모니아 운반선 2척	오세아니아지역 선주	2023-12-22	2027-06-30	310,800	16,112	19,198	-	49,759

2024-01-18	초대형 LPG/암모니아 운반선 2척	오세아니아지역 선주	2024-01-17	2027-11-30	315,000	-	-	-	49,721

2024-02-06(2024-04-02 정정)	LNG 운반선 15척	중동지역 선주	2024-02-05	2028-10-16	4,571,600	100,857	108,198	65,810	537,590

2024-03-04	셔틀탱커 1척	오세아니아지역 선주	2024-02-29	2026-08-31	198,800	40,671	44,474	21,273	61,253

2024-07-01	LNG운반선 4척	중동지역 선주	2024-06-30	2028-08-31	1,438,100	279	2,377	-	142,336

2024-10-02	LNG운반선 2척	아시아지역 선주	2024-09-30	2027-04-30	678,300	3,146	3,146	-	70,438

2024-11-01	LNG운반선 1척	아시아지역 선주	2024-10-30	2027-06-30	358,200	2,285	2,285	-	34,593

2024-11-01	유조선 4척	아프리카지역 선주	2024-10-31	2027-12-31	4,859,300	3,181	3,181	-	46,240

2024-11-25	컨테이너선 4척	아시아지역 선주	2024-11-22	2027-12-31	1,098,500	-	-	-	109,584

2024-12-26	에탄운반선 3척	아시아지역 선주	2024-12-24	2027-12-31	742,200	2,069	2,069	139,914	139,914

2025-01-20	LNG운반선 1척	오세아니아지역 선주	2025-01-17	2027-06-30	379,600	4,431	4,431	37,770	37,770

2025-03-17	셔틀탱커 9척	오세아니아지역 선주	2025-03-14	2028-12-31	1,935,500	-	-	97,041	97,041

2025-03-18	에탄운반선 2척	아시아지역 선주	2025-03-17	2028-02-29	466,100	-	-	44,736	44,736

2025-04-08	유조선 4척	오세아니아지역 선주	2025-04-07	2028-12-31	477,800	-	-	45,544	45,544

2025-04-28	컨테이너선 2척	아시아지역 선주	2025-04-25	2028-01-31	561,900	-	-	53,866	53,866

2022-12-22	해양생산설비 1기	아시아지역선주	2022-12-21	2027-08-17	1,961,100	337,467	1,143,055	306,765	1,202,361

2023-01-02	해양생산설비 1기	북미 지역 선주	2023-12-29	2028-02-28	2,010,100	67,981	116,227	157,197	416,757

2022-12-26(2025-03-27정정)	P4 Ph1 FAB동 마감공사	삼성전자㈜	2023-01-01	2025-12-31	282,500	438	355,000	49,755	279,655

2024-06-14	P4 Ph3 FAB동 마감공사	삼성전자㈜	2023-01-01	2025-10-31	544,400	209,081	369,879	348,847	380,802

2023-12-14(2024-10-24 정정)	P4 Ph2 FAB동 마감공사	삼성전자㈜	2023-07-15	2025-12-31	550,000	317	176,315	-	182,270

※ 당반기: 2025년 1월 1일~2025년 6월 30일, 누적: 최초계약일~2025년 6월 30일※ 상기 계약금액총액은 계약일 최초 고시환율을 적용하여 계산한 금액입니다.※ 상기 판매ㆍ공급금액은 평균 환율을 적용하여 계산한 금액입니다.※ 대금수령 금액은 입금 당일 환율을 적용한 금액입니다.※ 당사는 프로젝트별 계약조건에 따라 공사 대금을 청구 및 수령할 예정입니다. 다. 대금 미수령 사유

(기준일 : 2025년 6월 30일) (단위 : 백만원)

신고일자	계약명	계약금액총액	대금미수령사유

2020-12-21(2024-05-17 정정)	LNG선 2척	408,200	조건부 계약으로 선주사의 사정으로 계약 발효 시점이 연기되어 공사 개시 전입니다.

2020-12-22(2024-05-17 정정)	LNG선 2척	403,500	조건부 계약으로 선주사의 사정으로 계약 발효 시점이 연기되어 공사 개시 전입니다.

2020-12-23(2024-05-17 정정)	LNG선 4척	815,000	조건부 계약으로 선주사의 사정으로 계약 발효 시점이 연기되어 공사 개시 전입니다.

라. 향후 추진 계획

(기준일 : 2025년 6월 30일) (단위 : 백만원)

신고일자	계약명	게약금액총액	향후추진계획	변동가능성

판매공급 이행	대금수령

2019-02-21(2022-07-22정정)	LNGC 4척	870,400	계약상 납기(또는 종료)에 따라공사수행하여 최종 인도예정	계약에 따라 호선별 주요일정[계약(RG발급)-절단(착공)-탑재-진수-인도]에 대금 수령 예정	보고일 현재 계획의 변동 가능성은 없으며, 향후 변동 발생시 해당 사실과 그 사유를 상세히 기재할 예정입니다.

2020-12-21(2024-05-17 정정)	LNG선 2척	408,200	선주사의 계약 발표 Notice가 있거나 BOD 승인이 있을 때 계약 발효 후 진행	선주사의 계약 발표 Notice가 있거나 BOD 승인이 있을 때 계약 발효 후 진행	조건부 계약으로 선주사의 사정으로 계약 발효 시점이 연기될 가능성 존재

2020-12-22(2024-05-17 정정)	LNG선 2척	403,500	선주사의 계약 발표 Notice가 있거나 BOD 승인이 있을 때 계약 발효 후 진행	선주사의 계약 발표 Notice가 있거나BOD 승인이 있을 때 계약 발효 후 진행	조건부 계약으로 선주사의 사정으로 계약 발효 시점이 연기될 가능성 존재

2020-12-23(2024-05-17 정정)	LNG선 4척	815,000	선주사의 계약 발표 Notice가 있거나 BOD 승인이 있을 때 계약 발효 후 진행	선주사의 계약 발표 Notice가 있거나 BOD 승인이 있을 때 계약 발효 후 진행	조건부 계약으로 선주사의 사정으로 계약 발효 시점이 연기될 가능성 존재

2021-03-26	컨테이너선 20척	2,809,900	계약상 납기(또는 종료)에 따라공사수행하여 최종 인도예정	계약에 따라 호선별 주요일정[계약(RG발급)-절단(착공)-탑재-진수-인도]에 대금 수령 예정	보고일 현재 계획의 변동 가능성은 없으며, 향후 변동 발생시 해당 사실과 그 사유를 상세히 기재할 예정입니다.

2021-12-07	LNG선 2척	488,000	계약상 납기(또는 종료)에 따라공사수행하여 최종 인도예정	계약에 따라 호선별 주요일정[계약(RG발급)-절단(착공)-탑재-진수-인도]에 대금 수령 예정	보고일 현재 계획의 변동 가능성은 없으며, 향후 변동 발생시 해당 사실과 그 사유를 상세히 기재할 예정입니다.

2021-12-07	LNG선 1척	245,900	계약상 납기(또는 종료)에 따라공사수행하여 최종 인도예정	계약에 따라 호선별 주요일정[계약(RG발급)-절단(착공)-탑재-진수-인도]에 대금 수령 예정	보고일 현재 계획의 변동 가능성은 없으며, 향후 변동 발생시 해당 사실과 그 사유를 상세히 기재할 예정입니다.

2021-12-10	LNG선 1척	244,800	계약상 납기(또는 종료)에 따라공사수행하여 최종 인도예정	계약에 따라 호선별 주요일정[계약(RG발급)-절단(착공)-탑재-진수-인도]에 대금 수령 예정	보고일 현재 계획의 변동 가능성은 없으며, 향후 변동 발생시 해당 사실과 그 사유를 상세히 기재할 예정입니다.

2022-02-23	LNG선 4척	998,500	계약상 납기(또는 종료)에 따라공사수행하여 최종 인도예정	계약에 따라 호선별 주요일정[계약(RG발급)-절단(착공)-탑재-진수-인도]에 대금 수령 예정	보고일 현재 계획의 변동 가능성은 없으며, 향후 변동 발생시 해당 사실과 그 사유를 상세히 기재할 예정입니다.

2022-03-11	컨테이너선 4척	609,100	계약상 납기(또는 종료)에 따라공사수행하여 최종 인도예정	계약에 따라 호선별 주요일정[계약(RG발급)-절단(착공)-탑재-진수-인도]에 대금 수령 예정	보고일 현재 계획의 변동 가능성은 없으며, 향후 변동 발생시 해당 사실과 그 사유를 상세히 기재할 예정입니다.

2022-03-28(2025-04-25 정정)	컨테이너선 5척	803,600	계약상 납기(또는 종료)에 따라공사수행하여 최종 인도예정	계약에 따라 호선별 주요일정[계약(RG발급)-절단(착공)-탑재-진수-인도]에 대금 수령 예정	보고일 현재 계획의 변동 가능성은 없으며, 향후 변동 발생시 해당 사실과 그 사유를 상세히 기재할 예정입니다.

2022-04-01	LNG선 1척	263,300	계약상 납기(또는 종료)에 따라공사수행하여 최종 인도예정	계약에 따라 호선별 주요일정[계약(RG발급)-절단(착공)-탑재-진수-인도]에 대금 수령 예정	보고일 현재 계획의 변동 가능성은 없으며, 향후 변동 발생시 해당 사실과 그 사유를 상세히 기재할 예정입니다.

2022-05-17	LNG선 3척	862,300	계약상 납기(또는 종료)에 따라공사수행하여 최종 인도예정	계약에 따라 호선별 주요일정[계약(RG발급)-절단(착공)-탑재-진수-인도]에 대금 수령 예정	보고일 현재 계획의 변동 가능성은 없으며, 향후 변동 발생시 해당 사실과 그 사유를 상세히 기재할 예정입니다.

2022-05-18	LNG선 2척	591,300	계약상 납기(또는 종료)에 따라공사수행하여 최종 인도예정	계약에 따라 호선별 주요일정[계약(RG발급)-절단(착공)-탑재-진수-인도]에 대금 수령 예정	보고일 현재 계획의 변동 가능성은 없으며, 향후 변동 발생시 해당 사실과 그 사유를 상세히 기재할 예정입니다.

2022-06-22	LNG선 12척	3,331,000	계약상 납기(또는 종료)에 따라공사수행하여 최종 인도예정	계약에 따라 호선별 주요일정[계약(RG발급)-절단(착공)-탑재-진수-인도]에 대금 수령 예정	보고일 현재 계획의 변동 가능성은 없으며, 향후 변동 발생시 해당 사실과 그 사유를 상세히 기재할 예정입니다.

2022-09-06	LNG선 2척	583,000	계약상 납기(또는 종료)에 따라공사수행하여 최종 인도예정	계약에 따라 호선별 주요일정[계약(RG발급)-절단(착공)-탑재-진수-인도]에 대금 수령 예정	보고일 현재 계획의 변동 가능성은 없으며, 향후 변동 발생시 해당 사실과 그 사유를 상세히 기재할 예정입니다.

2022-10-19	VLGC 2척	270,700	계약상 납기(또는 종료)에 따라공사수행하여 최종 인도예정	계약에 따라 호선별 주요일정[계약(RG발급)-절단(착공)-탑재-진수-인도]에 대금 수령 예정	보고일 현재 계획의 변동 가능성은 없으며, 향후 변동 발생시 해당 사실과 그 사유를 상세히 기재할 예정입니다.

2022-09-06	LNG선 2척	582,100	계약상 납기(또는 종료)에 따라공사수행하여 최종 인도예정	계약에 따라 호선별 주요일정[계약(RG발급)-절단(착공)-탑재-진수-인도]에 대금 수령 예정	보고일 현재 계획의 변동 가능성은 없으며, 향후 변동 발생시 해당 사실과 그 사유를 상세히 기재할 예정입니다.

2022-11-11	LNG선 2척	589,700	계약상 납기(또는 종료)에 따라공사수행하여 최종 인도예정	계약에 따라 호선별 주요일정[계약(RG발급)-절단(착공)-탑재-진수-인도]에 대금 수령 예정	보고일 현재 계획의 변동 가능성은 없으며, 향후 변동 발생시 해당 사실과 그 사유를 상세히 기재할 예정입니다.

2022-11-22	셔틀탱커 2척	346,600	계약상 납기(또는 종료)에 따라공사수행하여 최종 인도예정	계약에 따라 호선별 주요일정[계약(RG발급)-절단(착공)-탑재-진수-인도]에 대금 수령 예정	보고일 현재 계획의 변동 가능성은 없으며, 향후 변동 발생시 해당 사실과 그 사유를 상세히 기재할 예정입니다.

2022-11-23	LNG선 5척	1,456,800	계약상 납기(또는 종료)에 따라공사수행하여 최종 인도예정	계약에 따라 호선별 주요일정[계약(RG발급)-절단(착공)-탑재-진수-인도]에 대금 수령 예정	보고일 현재 계획의 변동 가능성은 없으며, 향후 변동 발생시 해당 사실과 그 사유를 상세히 기재할 예정입니다.

2022-11-30	LNG선 1척	331,300	계약상 납기(또는 종료)에 따라공사수행하여 최종 인도예정	계약에 따라 호선별 주요일정[계약(RG발급)-절단(착공)-탑재-진수-인도]에 대금 수령 예정	보고일 현재 계획의 변동 가능성은 없으며, 향후 변동 발생시 해당 사실과 그 사유를 상세히 기재할 예정입니다.

2023-02-01	LNG선 2척	609,700	계약상 납기(또는 종료)에 따라공사수행하여 최종 인도예정	계약에 따라 호선별 주요일정[계약(RG발급)-절단(착공)-탑재-진수-인도]에 대금 수령 예정	보고일 현재 계획의 변동 가능성은 없으며, 향후 변동 발생시 해당 사실과 그 사유를 상세히 기재할 예정입니다.

2023-04-03	LNG선 2척	674,500	계약상 납기(또는 종료)에 따라공사수행하여 최종 인도예정	계약에 따라 호선별 주요일정[계약(RG발급)-절단(착공)-탑재-진수-인도]에 대금 수령 예정	보고일 현재 계획의 변동 가능성은 없으며, 향후 변동 발생시 해당 사실과 그 사유를 상세히 기재할 예정입니다.

2023-06-02	원유운반선 2척	227,500	계약상 납기(또는 종료)에 따라공사수행하여 최종 인도예정	계약에 따라 호선별 주요일정[계약(RG발급)-절단(착공)-탑재-진수-인도]에 대금 수령 예정	보고일 현재 계획의 변동 가능성은 없으며, 향후 변동 발생시 해당 사실과 그 사유를 상세히 기재할 예정입니다.

2023-06-13	LNG선 2척	659,200	계약상 납기(또는 종료)에 따라공사수행하여 최종 인도예정	계약에 따라 호선별 주요일정[계약(RG발급)-절단(착공)-탑재-진수-인도]에 대금 수령 예정	보고일 현재 계획의 변동 가능성은 없으며, 향후 변동 발생시 해당 사실과 그 사유를 상세히 기재할 예정입니다.

2023-07-17	컨테이너선 16척	3,959,300	계약상 납기(또는 종료)에 따라공사수행하여 최종 인도예정	계약에 따라 호선별 주요일정[계약(RG발급)-절단(착공)-탑재-진수-인도]에 대금 수령 예정	보고일 현재 계획의 변동 가능성은 없으며, 향후 변동 발생시 해당 사실과 그 사유를 상세히 기재할 예정입니다.

2023-10-10	LNG운반선 1척	350,800	계약상 납기(또는 종료)에 따라공사수행하여 최종 인도예정	계약에 따라 호선별 주요일정[계약(RG발급)-절단(착공)-탑재-진수-인도]에 대금 수령 예정	보고일 현재 계획의 변동 가능성은 없으며, 향후 변동 발생시 해당 사실과 그 사유를 상세히 기재할 예정입니다.

2023-12-26	초대형 LPG/암모니아 운반선 2척	310,800	계약상 납기(또는 종료)에 따라공사수행하여 최종 인도예정	계약에 따라 호선별 주요일정[계약(RG발급)-절단(착공)-탑재-진수-인도]에 대금 수령 예정	보고일 현재 계획의 변동 가능성은 없으며, 향후 변동 발생시 해당 사실과 그 사유를 상세히 기재할 예정입니다.

2024-01-18	초대형 LPG/암모니아 운반선 2척	315,000	계약상 납기(또는 종료)에 따라공사수행하여 최종 인도예정	계약에 따라 호선별 주요일정[계약(RG발급)-절단(착공)-탑재-진수-인도]에 대금 수령 예정	보고일 현재 계획의 변동 가능성은 없으며, 향후 변동 발생시 해당 사실과 그 사유를 상세히 기재할 예정입니다.

2024-02-06(2024-04-02 정정)	LNG 운반선 15척	4,571,600	계약상 납기(또는 종료)에 따라공사수행하여 최종 인도예정	계약에 따라 호선별 주요일정[계약(RG발급)-절단(착공)-탑재-진수-인도]에 대금 수령 예정	보고일 현재 계획의 변동 가능성은 없으며, 향후 변동 발생시 해당 사실과 그 사유를 상세히 기재할 예정입니다.

2024-03-04	셔틀탱커 1척	198,800	계약상 납기(또는 종료)에 따라공사수행하여 최종 인도예정	계약에 따라 호선별 주요일정[계약(RG발급)-절단(착공)-탑재-진수-인도]에 대금 수령 예정	보고일 현재 계획의 변동 가능성은 없으며, 향후 변동 발생시 해당 사실과 그 사유를 상세히 기재할 예정입니다.

2024-07-01	LNG운반선 4척	1,438,100	계약상 납기(또는 종료)에 따라공사수행하여 최종 인도예정	계약에 따라 호선별 주요일정[계약(RG발급)-절단(착공)-탑재-진수-인도]에 대금 수령 예정	보고일 현재 계획의 변동 가능성은 없으며, 향후 변동 발생시 해당 사실과 그 사유를 상세히 기재할 예정입니다.

2024-10-02	LNG운반선 2척	678,300	계약상 납기(또는 종료)에 따라공사수행하여 최종 인도예정	계약에 따라 호선별 주요일정[계약(RG발급)-절단(착공)-탑재-진수-인도]에 대금 수령 예정	보고일 현재 계획의 변동 가능성은 없으며, 향후 변동 발생시 해당 사실과 그 사유를 상세히 기재할 예정입니다.

2024-11-01	LNG운반선 1척	358,200	계약상 납기(또는 종료)에 따라공사수행하여 최종 인도예정	계약에 따라 호선별 주요일정[계약(RG발급)-절단(착공)-탑재-진수-인도]에 대금 수령 예정	보고일 현재 계획의 변동 가능성은 없으며, 향후 변동 발생시 해당 사실과 그 사유를 상세히 기재할 예정입니다.

2024-11-01	유조선 4척	4,859,300	계약상 납기(또는 종료)에 따라공사수행하여 최종 인도예정	계약에 따라 호선별 주요일정[계약(RG발급)-절단(착공)-탑재-진수-인도]에 대금 수령 예정	보고일 현재 계획의 변동 가능성은 없으며, 향후 변동 발생시 해당 사실과 그 사유를 상세히 기재할 예정입니다.

2024-11-25	컨테이너선 4척	1,098,500	계약상 납기(또는 종료)에 따라공사수행하여 최종 인도예정	계약에 따라 호선별 주요일정[계약(RG발급)-절단(착공)-탑재-진수-인도]에 대금 수령 예정	보고일 현재 계획의 변동 가능성은 없으며, 향후 변동 발생시 해당 사실과 그 사유를 상세히 기재할 예정입니다.

2024-12-26	에탄운반선 3척	742,200	계약상 납기(또는 종료)에 따라공사수행하여 최종 인도예정	계약에 따라 호선별 주요일정[계약(RG발급)-절단(착공)-탑재-진수-인도]에 대금 수령 예정	보고일 현재 계획의 변동 가능성은 없으며, 향후 변동 발생시 해당 사실과 그 사유를 상세히 기재할 예정입니다.

2025-01-20	LNG운반선 1척	379,600	계약상 납기(또는 종료)에 따라공사수행하여 최종 인도예정	계약에 따라 호선별 주요일정[계약(RG발급)-절단(착공)-탑재-진수-인도]에 대금 수령 예정	보고일 현재 계획의 변동 가능성은 없으며, 향후 변동 발생시 해당 사실과 그 사유를 상세히 기재할 예정입니다.

2025-03-17	셔틀탱커 9척	1,935,500	계약상 납기(또는 종료)에 따라공사수행하여 최종 인도예정	계약에 따라 호선별 주요일정[계약(RG발급)-절단(착공)-탑재-진수-인도]에 대금 수령 예정	보고일 현재 계획의 변동 가능성은 없으며, 향후 변동 발생시 해당 사실과 그 사유를 상세히 기재할 예정입니다.

2025-03-18	에탄운반선 2척	466,100	계약상 납기(또는 종료)에 따라공사수행하여 최종 인도예정	계약에 따라 호선별 주요일정[계약(RG발급)-절단(착공)-탑재-진수-인도]에 대금 수령 예정	보고일 현재 계획의 변동 가능성은 없으며, 향후 변동 발생시 해당 사실과 그 사유를 상세히 기재할 예정입니다.

2025-04-08	유조선 4척	477,800	계약상 납기(또는 종료)에 따라공사수행하여 최종 인도예정	계약에 따라 호선별 주요일정[계약(RG발급)-절단(착공)-탑재-진수-인도]에 대금 수령 예정	보고일 현재 계획의 변동 가능성은 없으며, 향후 변동 발생시 해당 사실과 그 사유를 상세히 기재할 예정입니다.

2025-04-28	컨테이너선 2척	561,900	계약상 납기(또는 종료)에 따라공사수행하여 최종 인도예정	계약에 따라 호선별 주요일정[계약(RG발급)-절단(착공)-탑재-진수-인도]에 대금 수령 예정	보고일 현재 계획의 변동 가능성은 없으며, 향후 변동 발생시 해당 사실과 그 사유를 상세히 기재할 예정입니다.

2022-12-22	해양생산설비 1기	1,961,100	계약상 납기(또는 종료)에 따라공사수행하여 최종 인도예정	계약상 Milestone Payment에 따라 대금 수령 예정	보고일 현재 계획의 변동 가능성은 없으며, 향후 변동 발생시 해당 사실과 그 사유를 상세히 기재할 예정입니다.

2023-01-02	해양생산설비 1기	2,010,100	계약상 납기(또는 종료)에 따라공사수행하여 최종 인도예정	계약상 Milestone Payment에 따라 대금 수령 예정	보고일 현재 계획의 변동 가능성은 없으며, 향후 변동 발생시 해당 사실과 그 사유를 상세히 기재할 예정입니다.

2022-12-26(2025-03-27정정)	P4 Ph1 FAB동 마감공사	282,500	공사 완료 후 계약상대방과 정산 예정
(25년 內 예정)	계약상대방과 최종 정산 협의 진행하여기성금 정산 예정(서류 검토 중)	보고일 현재 계획의 변동 가능성은 없으며, 향후 변동 발생시 해당 사실과 그 사유를 상세히 기재할 예정입니다.

2024-06-14	P4 Ph3 FAB동 마감공사	544,400	공사 완료 후 계약상대방과 정산 예정
(26년 內 예정)	계약상대방과 최종 정산 협의 진행하여기성금 정산 예정(서류 보완 및 검토 중)	보고일 현재 계획의 변동 가능성은 없으며, 향후 변동 발생시 해당 사실과 그 사유를 상세히 기재할 예정입니다.

2023-12-14(2024-10-24 정정)	P4 Ph2 FAB동 마감공사	550,000	설계 변경 이슈에 따른 진행 중단 상태	발주처 설계 변경 확정 후 잔여공사 진행 예정	계약상대방과 소통하여 공사진행 여부 결정