태영건설 사업보고서 (2024.12)
정 정 신 고 (보고)

2025년 8월 14일

1. 정정대상 공시서류 : 제52기 사업보고서

2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2025년 3월 19일

3. 정정사항

항 목	정정요구ㆍ명령관련 여부	정정사유	정 정 전	정 정 후

Ⅲ. 재무에 관한 사항 - 8. 기타 재무에 관한 사항	(2) 재무제표 재작성	아니오	내용 기재	주1)	주2)

XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항 - 1. 공시내용 진행 및 변경사항	가. 기 신고한 공시사항의 진행상황	예	상세내용 기재	주3)	주4)

XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항 - 1. 공시내용 진행 및 변경사항	나. 기 신고한 공시사항의 진행상황	예	상세내용 기재	주5)	주6)

주1)(내용 없음)주2) (2) 재무제표 재작성

구분	재무제표 재작성 등 내용	재작성 등 사유	재무제표에 미치는 효과

제51기	(연결)재무제표 재작성	워크아웃 개시 이후 금융채권자협의회 의결 및 기업개선계획 이행을 위한 약정(MOU) 체결에 의한 채권행사유예, PF 사업장 처리방안 구분에 따른 사업장별 사업수지 추정에 근거한 손실충당금의 설정 등 보고기간후 사건으로 인한 (연결)재무제표 수정	제51기 연결감사보고서주석 49. 연결재무제표 재작성 참고 제51기 감사보고서주석 48. 재무제표 재작성 참고

주3) 가. 기 신고한 공시사항의 진행상황

(2024. 12. 31 현재)

신고일자	제 목	신 고 내 용	신고사항의 진행상황

2016.12.14.	단일판매공급계약체결	- 공사명 : 서울-세종고속도로안성-구리건설공사 제13공구 * 발주처 : 한국도로공사
* 계약금액 : 161,786,800,000원
* 계약기간: '16.12.13 ~ '21.11.16	* 착공일 : '16.12.13 . * 준공예정일 : '25.03.31. * 공정율 : 99.20% * 수주변경금액 : 196,538,532천원

2016.12.14.	단일판매공급계약체결	- 공사명 : 서울-세종고속도로안성-구리건설공사 제14공구 * 발주처 : 한국도로공사
* 계약금액 : 64,388,400,000원 * 계약기간: '16.12.13 ~ '21.11.16	* 착공일 : '16.12.13 . * 준공예정일 : '25.06.30. * 공정율 : 97.40% * 수주변경금액 : 79,319,600천원

2017.01.18.	단일판매공급계약체결	- 공사명 : 오전나구역 주택재개발 정비사업 * 발주처 : 오전나구역 주택재개발 정비사업조합
* 계약금액 : 121,286,018,362원 * 계약기간 : 철거공사 완료 후 실착공일로부터 34개월	* 착공일 : '22.03.28. * 준공예정일 : '26.10.31. * 공정율 : 34.00% * 수주변경금액 : 179,129,727천원

2018.10.31.	단일판매공급계약체결	- 공사명 : 광명~서울 고속도로 민간투자사업 * 발주처 : 서서울고속도로(주) * 계약금액 : 101,130,334,249원 * 계약기간: 실착공일로부터 60개월	* 착공일 : '19.09.20. * 준공예정일 : '27.12.31. * 공정율 : 51.20% * 수주변경금액 : 84,584,834천원

2019.07.15.	단일판매공급계약체결	- 공사명 : 방글라데시 반달주리 상수도 개발 * 발주처 : 치타공 상하수청 * 계약금액 : 168,637,749,326원 * 계약기간: 실착공일로부터 36개월	* 착공일 : '19.09.01. * 준공예정일 : '26.01.31. * 공정율 : 97.94%

2020.09.11.	단일판매공급계약체결	- 공사명 : 부천00부대 현대화 및 도시재생사업 건설공사* 발주처 : 네오시티㈜* 계약금액 : 131,223,890,000 원* 계약기간 : '20.06.16~'25.12.31	* 착공일 : '20.06.16. * 준공예정일 : '25.12.31. * 공정율 : 72.60% * 수주변경금액 : 154,192,430천원

2020.11.19.	단일판매공급계약체결	- 공사명 : 강릉 송정동 호텔 개발사업 신축공사 * 발주처 : 디오션259피에프브이 주식회사 * 계약금액 : 210,200,000,000 원 * 계약기간 : '20.12.01~'24.11.30	* 착공일 : '22.04.15. * 준공예정일 : '25.03.28. * 공정율 : 78.00% * 수주변경금액 : 369,782,000천원

2020.12.15.	단일판매공급계약체결	- 공사명 : 도봉산-옥정 광역철도 3공구 건설공사 * 발주처 : 경기도청 북부청사 * 계약금액 : 103,664,859,417 원 * 계약기간 : '20.12.21~'25.11.24	* 착공일 : '20.12.21. * 준공예정일 : '26.10.24. * 공정률 : 39.60% * 수주변경금액 : 130,350,400천원

2020.12.23.	단일판매공급계약체결	- 공사명 : 중랑구 묵동 청년주택 신축공사 * 발주처 : 이지스리뉴어블스 주식회사 * 계약금액 : 105,360,000,000 원 * 계약기간 : 실착공일로부터 33개월	* 착공일 : '22.06.30. * 준공예정일 : '26.04.30. * 공정률 : 40.00%
* 수주변경금액 : 157,002,400천원

2020.12.28.	단일판매공급계약체결	- 공사명 : 군포역 복합개발사업 신축공사 * 발주처 : 주식회사 군포복합개발피에프브이 * 계약금액 : 140,800,000,000 원 * 계약기간 : 실착공일로부터 35개월	* 착공일 : '22.12.19. * 준공예정일 : '26.04.30. * 공정률 : 39.00% * 수주변경금액 : 136,585,500천원

2020.12.31.	단일판매공급계약체결	- 공사명 : 성동구 용답동 청년주택 신축공사 * 발주처 : ㈜이지스엠에프용답위탁관리부동산 투자회사 * 계약금액 : 151,025,000,000 원 * 계약기간 : 실착공일로부터 43개월	* 착공일 : '22.02.03. * 준공예정일 : '25.12.02. * 공정률 : 36.00%
* 수주변경금액 : 159,381,000천원

2021.01.15.	단일판매공급계약체결	- 공사명 : 대구 신천동 공동주택 신축공사 * 발주처 : 주식회사 대동개발 * 계약금액 : 121,000,000,000 원 * 계약기간 : 실착공일로부터 34개월	* 착공일 : '22.01.19. * 준공예정일 : '25.08.31. * 공정률 : 62.00%
* 수주변경금액 : 140,330,000천원

2021.06.28.	단일판매공급계약체결	- 공사명 : 호남고속철도2단계(고막원~목포) 제5공구 건설공사 * 발주처 : 국가철도공단 * 계약금액 : 94,070,863,665 원 * 계약기간 : '21.06.29~'25.12.31	* 착공일 : '21.06.29. * 준공예정일 : '25.12.31. * 공정률 : 44.40% * 수주변경금액 : 110,181,280천원

2021.08.27.	단일판매 공급계약체결	- 공사명 : 서초동 1303-34번지 개발사업(백암빌딩) * 발주처 : 우리은행(이지스전문투자형사모부동산투자신탁제353호의 신탁업자) * 계약금액 : 67,061,000,000 원 * 계약기간 : '21.09.02~'24.06.01	* 착공일 : '21.09.02. * 준공예정일 : '25.04.30. * 공정율 : 65.00%
* 수주변경금액 : 86,200,000천원

2021.08.30.	단일판매 공급계약체결	- 공사명 : 서울도시철도 9호선 4단계 연장사업 2공구 건설공사 * 발주처 : 서울특별시 도시기반시설본부 * 계약금액 : 94,712,449,620 원 * 계약기간 : '21.08.31~'28.03.26	* 착공일 : '21.08.31. * 준공예정일 : '28.03.26. * 공정률 : 20.10% * 수주변경금액 : 106,783,244천원

2021.11.18.	단일판매 공급계약체결	- 공사명 : DB손해보험 부산사옥 신축공사 * 발주처 : DB손해보험(주) * 계약금액 : 87,990,000,000 원 * 계약기간 : 실착공일로부터 36개월	* 착공일 : '22.07.15. * 준공예정일 : '26.05.31. * 공정률 : 37.00%
* 수주변경금액 : 120,760,000천원

2021.11.18.	단일판매 공급계약체결	- 공사명 : 고성 아야진 공동주택 신축공사 * 발주처 : 주식회사 지앤디 * 계약금액 : 156,000,000,000 원 * 계약기간 : 실착공일로부터 36개월	* 착공일 : '22.12.15. * 준공예정일 : '25.12.14. * 공정률 : 51.00% * 수주변경금액 : 172,883,000천원

2022.01.12.	단일판매 공급계약체결	- 공사명 : 방글라데시 차토그람 하수도 사업 * 발주처 : 차토그람 상하수청 * 계약금액 : 369,236,940,518 원 * 계약기간 : 실착공일로부터 48개월	* 착공일 : '22.01.11. * 준공예정일 : '27.01.10. * 공정률 : 58.52%

2022.03.11.	단일판매 공급계약체결	- 공사명 : 진천 테크노폴리스 산업단지 조성공사 * 발주처 : 진천테크노폴리스개발(주) * 계약금액 : 69,300,000,000 원 * 계약기간 : 실착공일로부터 48개월	* 착공일 : '22.04.01. * 준공예정일 : '25.10.31. * 공정률 : 66.80% * 수주변경금액 : 99,205,920천원

2022.04.15.	단일판매 공급계약체결	- 공사명 : 자산구역 재개발정비사업 * 발주처 : 자산구역 재개발정비사업조합 * 계약금액 : 220,413,526,000 원 * 계약기간 : 실착공일로부터 35개월	* 착공일 : 미착공

2022.04.22.	단일판매 공급계약체결	- 공사명 : 생각공장 구로 신축공사 * 발주처 : 에스케이디앤디㈜, ㈜태영디앤아이 * 계약금액 : 200,600,000,000 원 * 계약기간 : 실착공일로부터 37개월	* 착공일 : '22.07.20. * 준공예정일 : '25.10.19. * 공정률 : 55.00%

2022.04.22.	단일판매 공급계약체결	- 공사명 : 외동주공아파트 재건축정비사업 * 발주처 : 외동주공아파트 재건축정비사업조합 * 계약금액 : 243,200,000,000 원 * 계약기간 : 실착공일로부터 33개월	* 착공일 : '23.12.15. * 준공예정일 : '26.08.31. * 공정률 : 0.00%

2022.07.11.	단일판매 공급계약체결	- 공사명 : 광주 남구덕림 지역주택조합사업 신축공사 * 발주처 : 남구덕림 지역주택조합 * 계약금액 : 119,996,783,100원 * 계약기간 : 실착공일로부터 30개월	* 착공일 : '22.12.10. * 준공예정일 : '25.09.29. * 공정률 : 65.00%
* 수주변경금액 : 139,865,000천원

2022.10.21.	단일판매 공급계약체결	- 공사명 : 부산 부암동 서면메디컬 지역주택조합사업 * 발주처 : 메디컬카운티 지역주택조합 * 계약금액 : 255,293,100,000원 * 계약기간 : 실착공일로부터 52개월	* 착공일 : '23.03.20. * 준공예정일 : '27.07.19. * 공정률 : 28.00%

2022.11.02.	단일판매 공급계약체결	- 공사명 : 부산 명보아파트 가로주택정비사업 * 발주처 : 명보아파트 가로주택정비사업 조합 * 계약금액 : 74,391,819,000원 * 계약기간 : 실착공일로부터 39개월	* 착공일 : 미착공

2022.11.02.	단일판매 공급계약체결	- 공사명 : 거제2 지역주택조합사업 * 발주처 : 거제2 지역주택조합 * 계약금액 : 149,701,760,000원 * 계약기간 : 실착공일로부터 37개월	* 착공일 : 미착공

2022.12.07.	단일판매 공급계약체결	- 공사명 : 대전 유천 주상복합 1BL 신축공사 * 발주처 : 진현홀딩스, 제이아이디앤씨 * 계약금액 : 249,707,000,000 원 * 계약기간 : 실착공일로부터 49개월	* 착공일 : 미착공

2022.12.07.	단일판매 공급계약체결	- 공사명 : 대전 유천 주상복합 2BL 신축공사 * 발주처 : 제이케이주택개발, 윤한개발 * 계약금액 : 345,222,000,000 원 * 계약기간 : 실착공일로부터 51개월	* 착공일 : 미착공

2022.12.22.	단일판매 공급계약체결	- 공사명 : 부산항 신항 웅동지구(2단계) 1종 항만배후단지 개발사업 * 발주처 : 부산신항웅동개발㈜ * 계약금액 : 166,979,364,300 원 * 계약기간 : 실착공일로부터 48개월	* 착공일 : '23.02.28. * 준공예정일 : '27.03.28. * 공정률 : 46.50%

2022.12.29.	단일판매 공급계약체결	- 공사명 : 구미 꽃동산공원 민간공원조성사업 공동주택 신축공사 * 발주처 : 지엠파크 주식회사 * 계약금액 : 711,541,037,430 원 * 계약기간 : 실착공일로부터 38개월	* 착공일 : '23.10.10.(1BL), (2,3BL미정) * 준공예정일 : '27.02.28.(1BL) (2,3BL미정) * 공정률 : 4.00%

2023.06.02.	단일판매 공급계약체결	- 공사명 : 서울 하월곡2구역 가로주택정비사업 * 발주처 : 하월곡2구역 가로주택정비사업조합 * 계약금액 : 70,742,265,000 원 * 계약기간 : 실착공일로부터 27개월	* 착공일 : 미착공

2023.06.08.	단일판매 공급계약체결	- 공사명 : 평택~오송 2복선화 제3공구 건설공사 * 발주처 : 국가철도공단 * 계약금액 : 158,318,063,774 원 * 계약기간 : '23.06.05~'28.06.04	* 착공일 : '23.06.05. * 준공예정일 : '28.06.04. * 공정률 : 13.30%
* 수주변경금액 : 173,358,114천원

2023.07.10.	단일판매 공급계약체결	- 공사명 : 남해 서면~여수 신덕 국도건설공사 * 발주처 : 국토교통부 부산지방국토관리청 * 계약금액 : 167,935,000,000 원 * 계약기간 : '23.07.10~'31.10.25	* 착공일 : '23.07.10. * 준공예정일 : '31.10.25. * 공정률 : 3.20% * 수주변경금액 : 188,639,034천원

2023.08.04	단일판매 공급계약체결	- 공사명 : 전주바이오그린에너지㈜ 연료전지발전소 건설공사
* 발주처 : 전주바이오그린에너지㈜ * 계약금액 : 97,210,000,000 원 * 계약기간 : 실착공일로부터 15개월	* 착공일 : 미착공

2023.09.18.	단일판매 공급계약체결	- 공사명 : 수도권광역급행철도 C노선(GTX-C) 민간투자시설사업 건설공사 * 발주처 : 지티엑스씨㈜ * 계약금액 : 383,225,300,000 원 * 계약기간 : 실착공일로부터 60개월	* 착공일 : 미착공

2023.09.26.	단일판매 공급계약체결	- 공사명 : 대전 유천1구역 지역주택조합사업 건설공사 * 발주처 : 유천1구역 지역주택조합 * 계약금액 : 372,879,918,000 원 * 계약기간 : 실착공일로부터 53개월	* 착공일 : 미착공

2023.12.08.	단일판매 공급계약체결	- 공사명 : 남양주왕숙 국도47호선 이설(지하화) 공사 * 발주처 : 한국토지주택공사 * 계약금액 : 210,029,600,000 원 * 계약기간 : 실착공일로부터 54개월	* 착공일 : '23.12.27. * 준공예정일 : '28.06.02. * 공정률 : 4.20%
* 수주변경금액 : 209,902,600천원

2024.01.05.	단일판매 공급계약체결	- 공사명 : 김량장동 342-5번지 일원 가로주택정비사업 * 발주처 : 김량장동 342-5번지 일원 가로주택정비사업조합 * 계약금액 : 101,131,140,000 원 * 계약기간 : 실착공일로부터 41개월	* 착공일 : 미착공

2024.01.05.	단일판매 공급계약체결	- 공사명 : 송정역지역주택조합사업 * 발주처 : 송정역지역주택조합 * 계약금액 : 114,988,010,000 원 * 계약기간 : 실착공일로부터 34개월	* 착공일 : 미착공

2024.03.18.	단일판매 공급계약체결	- 공사명 : 송산그린시티 서측지구 1단계 제3공구 조성공사 * 발주처 : 한국수자원공사 * 계약금액 : 114,988,010,000 원 * 계약기간 : '24.04.09~'30.04.07	* 착공일 : '24.04.09. * 준공예정일 : '30.04.07. * 공정률 : 6.03% * 수주변경금액 : 94,615,200천원

주4) 가. 기 신고한 공시사항의 진행상황

(2024. 12. 31 현재)

신고일자	제 목	신 고 내 용	신고사항의 진행상황

2024.12.30.	단일판매공급계약체결	* 공사명 : 서울-세종고속도로안성-구리건설공사 제13공구 * 발주처 : 한국도로공사
* 계약금액 : 161,786,800,000원
* 계약기간: '16.12.13 ~ '21.11.16	* 착공일 : '16.12.13. * 준공예정일 : '25.03.31. * 공정율 : 99.20% * 수주변경금액 : 196,538,532천원

2024.12.30.	단일판매공급계약체결	* 공사명 : 서울-세종고속도로안성-구리건설공사 제14공구 * 발주처 : 한국도로공사
* 계약금액 : 64,388,400,000원 * 계약기간: '16.12.13 ~ '21.11.16	* 착공일 : '16.12.13. * 준공예정일 : '25.06.30. * 공정율 : 97.40% * 수주변경금액 : 79,319,600천원

2023.08.31.	단일판매공급계약체결	* 공사명 : 오전나구역 주택재개발 정비사업 * 발주처 : 오전나구역 주택재개발 정비사업조합
* 계약금액 : 121,286,018,362원 * 계약기간 : 철거공사 완료 후 실착공일로부터 34개월	* 착공일 : '22.03.28. * 준공예정일 : '26.10.31. * 공정율 : 34.00% * 수주변경금액 : 179,129,727천원

2024.05.24.	단일판매공급계약체결	* 공사명 : 광명~서울 고속도로 민간투자사업 * 발주처 : 서서울고속도로(주) * 계약금액 : 101,130,334,249원 * 계약기간: 실착공일로부터 60개월	* 착공일 : '19.09.20. * 준공예정일 : '27.12.31. * 공정율 : 51.20% * 수주변경금액 : 84,584,834천원

2019.07.15.	단일판매공급계약체결	* 공사명 : 방글라데시 반달주리 상수도 개발 * 발주처 : 치타공 상하수청 * 계약금액 : 168,637,749,326원 * 계약기간: 실착공일로부터 36개월	* 착공일 : '19.09.01. * 준공예정일 : '26.01.31. * 공정율 : 97.94%

2024.02.16.	단일판매공급계약체결	* 공사명 : 부천00부대 현대화 및 도시재생사업 건설공사 * 발주처 : 네오시티㈜ * 계약금액 : 131,223,890,000 원 * 계약기간 : '20.06.16~'25.12.31	* 착공일 : '20.06.16. * 준공예정일 : '25.12.31. * 공정율 : 72.60% * 수주변경금액 : 154,192,430천원

2023.11.16.	단일판매공급계약체결	* 공사명 : 강릉 송정동 호텔 개발사업 신축공사 * 발주처 : 디오션259피에프브이 주식회사 * 계약금액 : 210,200,000,000 원 * 계약기간 : '20.12.01~'24.11.30	* 착공일 : '22.04.15. * 준공예정일 : '25.03.28. * 공정율 : 78.00% * 수주변경금액 : 369,782,000천원

2020.12.15.	단일판매공급계약체결	* 공사명 : 도봉산-옥정 광역철도 3공구 건설공사 * 발주처 : 경기도청 북부청사 * 계약금액 : 103,664,859,417 원 * 계약기간 : '20.12.21~'25.11.24	* 착공일 : '20.12.21. * 준공예정일 : '26.10.24. * 공정률 : 39.60% * 수주변경금액 : 130,350,400천원

2020.12.23.	단일판매공급계약체결	* 공사명 : 중랑구 묵동 청년주택 신축공사 * 발주처 : 이지스리뉴어블스 주식회사 * 계약금액 : 105,360,000,000 원 * 계약기간 : 실착공일로부터 33개월	* 착공일 : '22.06.30. * 준공예정일 : '26.04.30. * 공정률 : 40.00%
* 수주변경금액 : 157,002,400천원

2023.10.17.	단일판매공급계약체결	* 공사명 : 군포역 복합개발사업 신축공사 * 발주처 : 주식회사 군포복합개발피에프브이 * 계약금액 : 140,800,000,000 원 * 계약기간 : 실착공일로부터 35개월	* 착공일 : '22.12.19. * 준공예정일 : '26.04.30. * 공정률 : 39.00% * 수주변경금액 : 180,100,000천원

2020.12.31.	단일판매공급계약체결	* 공사명 : 성동구 용답동 청년주택 신축공사 * 발주처 : ㈜이지스엠에프용답위탁관리부동산 투자회사 * 계약금액 : 151,025,000,000 원 * 계약기간 : 실착공일로부터 43개월	* 착공일 : '22.02.03. * 준공예정일 : '25.12.02. * 공정률 : 36.00%
* 수주변경금액 : 159,381,000천원

2021.01.15.	단일판매공급계약체결	* 공사명 : 대구 신천동 공동주택 신축공사 * 발주처 : 주식회사 대동개발 * 계약금액 : 121,000,000,000 원 * 계약기간 : 실착공일로부터 34개월	* 착공일 : '22.01.19. * 준공예정일 : '25.08.31. * 공정률 : 62.00%
* 수주변경금액 : 140,330,000천원

2022.12.26.	단일판매공급계약체결	* 공사명 : 호남고속철도2단계(고막원~목포)제5공구 건설공사 * 발주처 : 국가철도공단 * 계약금액 : 94,070,863,665 원 * 계약기간 : '21.06.29~'25.12.31	* 착공일 : '21.06.29. * 준공예정일 : '25.12.31. * 공정률 : 44.40% * 수주변경금액 : 105,894,800천원

2024.07.26.	단일판매 공급계약체결	* 공사명 : 서초동 1303-34번지 개발사업(백암빌딩) * 발주처 : 우리은행(이지스전문투자형사모부동산투자신탁제353호의 신탁업자) * 계약금액 : 67,061,000,000 원 * 계약기간 : '21.09.02~'24.06.01	* 착공일 : '21.09.02. * 준공예정일 : '25.04.30. * 공정율 : 65.00%
* 수주변경금액 : 86,200,000천원

2023.12.18.	단일판매 공급계약체결	* 공사명 : 서울도시철도 9호선4단계 연장사업 2공구 건설공사 * 발주처 : 서울특별시 도시기반시설본부 * 계약금액 : 94,712,449,620 원 * 계약기간 : '21.08.31~'28.03.26	* 착공일 : '21.08.31. * 준공예정일 : '28.03.26. * 공정률 : 20.10% * 수주변경금액 : 106,783,244천원

2021.11.18.	단일판매 공급계약체결	* 공사명 : DB손해보험 부산사옥 신축공사 * 발주처 : DB손해보험(주) * 계약금액 : 87,990,000,000 원 * 계약기간 : 실착공일로부터 36개월	* 착공일 : '22.07.15. * 준공예정일 : '26.05.31. * 공정률 : 37.00%
* 수주변경금액 : 120,760,000천원

2023.10.31.	단일판매 공급계약체결	* 공사명 : 고성 아야진 공동주택 신축공사 * 발주처 : 주식회사 지앤디 * 계약금액 : 156,000,000,000 원 * 계약기간 : 실착공일로부터 36개월	* 착공일 : '22.12.15. * 준공예정일 : '25.12.14. * 공정률 : 51.00% * 수주변경금액 : 172,883,000천원

2022.01.12.	단일판매 공급계약체결	* 공사명 : 방글라데시 차토그람 하수도 사업 * 발주처 : 차토그람 상하수청 * 계약금액 : 369,236,940,518 원 * 계약기간 : 실착공일로부터 48개월	* 착공일 : '22.01.11. * 준공예정일 : '27.01.10. * 공정률 : 58.52%

2024.11.12.	단일판매 공급계약체결	* 공사명 : 진천 테크노폴리스 산업단지 조성공사 * 발주처 : 진천테크노폴리스개발(주) * 계약금액 : 69,300,000,000 원 * 계약기간 : 실착공일로부터 48개월	* 착공일 : '22.04.01. * 준공예정일 : '25.10.31. * 공정률 : 66.80% * 수주변경금액 : 99,205,920천원

2022.04.15.	단일판매 공급계약체결	* 공사명 : 자산구역 재개발정비사업 * 발주처 : 자산구역 재개발정비사업조합 * 계약금액 : 220,413,526,000 원 * 계약기간 : 실착공일로부터 35개월	* 착공일 : 미착공

2022.08.19.	단일판매 공급계약체결	* 공사명 : 광주 중앙공원 민간공원조성 특례사업 공동주택 신축공사 * 발주처 : 주식회사 지파크개발 * 계약금액 : 187,500,825,000 원 * 계약기간 : 실착공일로부터 43개월	* 착공일 : '22.09.02. * 준공예정일 : '26.03.31. * 공정률 : 57.00%

2022.04.22.	단일판매 공급계약체결	* 공사명 : 생각공장 구로 신축공사 * 발주처 : 에스케이디앤디㈜, ㈜태영디앤아이 * 계약금액 : 200,600,000,000 원 * 계약기간 : 실착공일로부터 37개월	* 착공일 : '22.07.20. * 준공예정일 : '25.10.19. * 공정률 : 55.00%

2022.04.22.	단일판매 공급계약체결	* 공사명 : 외동주공아파트 재건축정비사업 * 발주처 : 외동주공아파트 재건축정비사업조합 * 계약금액 : 243,200,000,000 원 * 계약기간 : 실착공일로부터 33개월	* 착공일 : '23.12.15. * 준공예정일 : '26.08.31. * 공정률 : 0.00%

2024.06.12.	단일판매 공급계약체결	* 공사명 : 광주 남구덕림 지역주택조합사업 신축공사 * 발주처 : 남구덕림 지역주택조합 * 계약금액 : 119,996,783,100원 * 계약기간 : 실착공일로부터 30개월	* 착공일 : '22.12.10. * 준공예정일 : '25.09.29. * 공정률 : 65.00%
* 수주변경금액 : 139,865,000천원

2022.10.21.	단일판매 공급계약체결	* 공사명 : 부산 부암동 서면메디컬 지역주택조합사업 * 발주처 : 메디컬카운티 지역주택조합 * 계약금액 : 255,293,100,000원 * 계약기간 : 실착공일로부터 52개월	* 착공일 : '23.03.20. * 준공예정일 : '27.07.19. * 공정률 : 28.00%

2022.11.02.	단일판매 공급계약체결	* 공사명 : 부산 명보아파트 가로주택정비사업 * 발주처 : 명보아파트 가로주택정비사업 조합 * 계약금액 : 74,391,819,000원 * 계약기간 : 실착공일로부터 39개월	* 착공일 : 미착공

2022.11.02.	단일판매 공급계약체결	* 공사명 : 거제2 지역주택조합사업 * 발주처 : 거제2 지역주택조합 * 계약금액 : 149,701,760,000원 * 계약기간 : 실착공일로부터 37개월	* 착공일 : 미착공

2022.12.07.	단일판매 공급계약체결	* 공사명 : 대전 유천 주상복합 1BL 신축공사 * 발주처 : 진현홀딩스, 제이아이디앤씨 * 계약금액 : 249,707,000,000 원 * 계약기간 : 실착공일로부터 49개월	* 착공일 : 미착공

2022.12.07.	단일판매 공급계약체결	* 공사명 : 대전 유천 주상복합 2BL 신축공사 * 발주처 : 제이케이주택개발, 윤한개발 * 계약금액 : 345,222,000,000 원 * 계약기간 : 실착공일로부터 51개월	* 착공일 : 미착공

2022.12.22.	단일판매 공급계약체결	* 공사명 : 부산항 신항 웅동지구(2단계) 1종 항만배후단지 개발사업 * 발주처 : 부산신항웅동개발㈜ * 계약금액 : 166,979,364,300 원 * 계약기간 : 실착공일로부터 48개월	* 착공일 : '23.02.28. * 준공예정일 : '27.03.28. * 공정률 : 46.50%

2022.12.29.	단일판매 공급계약체결	* 공사명 : 구미 꽃동산공원 민간공원조성사업 공동주택 신축공사 * 발주처 : 지엠파크 주식회사 * 계약금액 : 711,541,037,430 원 * 계약기간 : 실착공일로부터 38개월	* 착공일 : '23.10.10.(1BL), (2,3BL미정) * 준공예정일 : '27.02.28.(1BL) (2,3BL미정) * 공정률 : 4.00%

2023.06.02.	단일판매 공급계약체결	* 공사명 : 서울 하월곡2구역 가로주택정비사업 * 발주처 : 하월곡2구역 가로주택정비사업조합 * 계약금액 : 70,742,265,000 원 * 계약기간 : 실착공일로부터 27개월	* 착공일 : 미착공

2023.06.08.	단일판매 공급계약체결	* 공사명 : 평택~오송 2복선화 제3공구 건설공사 * 발주처 : 국가철도공단 * 계약금액 : 158,318,063,774 원 * 계약기간 : '23.06.05~'28.06.04	* 착공일 : '23.06.05. * 준공예정일 : '28.06.04. * 공정률 : 13.30%
* 수주변경금액 : 173,358,114천원

2024.12.19.	단일판매 공급계약체결	* 공사명 : 남해 서면~여수 신덕 국도건설공사 * 발주처 : 국토교통부 부산지방국토관리청 * 계약금액 : 167,935,000,000 원 * 계약기간 : '23.07.10~'31.10.25	* 착공일 : '23.07.10. * 준공예정일 : '31.10.25. * 공정률 : 3.20% * 수주변경금액 : 188,639,034천원

2023.08.04	단일판매 공급계약체결	* 공사명 : 전주바이오그린에너지㈜ 연료전지발전소 건설공사
* 발주처 : 전주바이오그린에너지㈜ * 계약금액 : 97,210,000,000 원 * 계약기간 : 실착공일로부터 15개월	* 착공일 : 미착공

2024.09.06.	단일판매 공급계약체결	* 공사명 : 수도권광역급행철도 C노선(GTX-C) 민간투자시설사업 건설공사 * 발주처 : 지티엑스씨㈜ * 계약금액 : 383,225,300,000 원 * 계약기간 : 실착공일로부터 60개월	* 착공일 : 미착공 * 수주변경금액 : 191,612,650천원

2023.09.26.	단일판매 공급계약체결	* 공사명 : 대전 유천1구역 지역주택조합사업 건설공사 * 발주처 : 유천1구역 지역주택조합 * 계약금액 : 372,879,918,000 원 * 계약기간 : 실착공일로부터 53개월	* 착공일 : 미착공

2024.12.12.	단일판매 공급계약체결	* 공사명 : 남양주왕숙 국도47호선 이설(지하화) 공사 * 발주처 : 한국토지주택공사 * 계약금액 : 210,029,600,000 원 * 계약기간 : 실착공일로부터 54개월	* 착공일 : '23.12.27. * 준공예정일 : '28.10.26. * 공정률 : 4.20%
* 수주변경금액 : 209,902,600천원

2024.01.05.	단일판매 공급계약체결	* 공사명 : 김량장동 342-5번지 일원 가로주택정비사업 * 발주처 : 김량장동 342-5번지 일원 가로주택정비사업조합 * 계약금액 : 101,131,140,000 원 * 계약기간 : 실착공일로부터 41개월	* 착공일 : 미착공

2024.01.05.	단일판매 공급계약체결	* 공사명 : 송정역지역주택조합사업 * 발주처 : 송정역지역주택조합 * 계약금액 : 114,988,010,000 원 * 계약기간 : 실착공일로부터 34개월	* 착공일 : 미착공

2024.03.18.	단일판매 공급계약체결	* 공사명 : 송산그린시티 서측지구 1단계 제3공구 조성공사 * 발주처 : 한국수자원공사 * 계약금액 : 86,681,250,000 원 * 계약기간 : '24.04.09.~'30.04.07.	* 착공일 : '24.04.09. * 준공예정일 : '30.04.07. * 공정률 : 6.03% * 수주변경금액 : 94,615,200천원

2024.10.15.	단일판매 공급계약체결	* 공사명 : 옥정-포천 광역철도 1공구 건설공사 * 발주처 : 경기도 * 계약금액 : 164,842,302,000 원 * 계약기간 : '24.12.16.~'30.12.15.	* 착공일 : '24.12.16. * 준공예정일 : '30.12.15. * 공정률 : 0%

2024.11.28.	단일판매 공급계약체결	* 공사명 : 고속국도 제30호 서산~영덕선 대산~당진간 건설공사(제3공구) * 발주처 : 한국도로공사 * 계약금액 : 164,169,680,054 원 * 계약기간 : '24.04.20.~'30.01.18.	* 착공일 : '24.04.20. * 준공예정일 : '30.01.18. * 공정률 : 0%

* 당기 준공, 계약 해지된 경우는 제외하였습니다.주5) 나. 기 신고한 공시사항의 진행상황

(단위 : 백만원)

신고일자	계약내역	계약금액총액	판매공급금액	대금수령금액	비고

당기	누적	당기	누적

2016.12.14.	서울-세종고속도로안성-구리건설공사 제13공구	196,539	5,351	196,108	2,063	196,108	-

2016.12.14.	서울-세종고속도로안성-구리건설공사 제14공구	79,320	5,592	78,253	1,750	72,927	-

2017.01.18.	오전나구역 주택재개발 정비사업	179,130	66,175	66,175	61,550	61,550	-

2018.10.31.	광명~서울 고속도로 민간투자사업	84,585	8,571	22,260	5,678	19,367	-

2019.07.15.	방글라데시 반달주리 상수도 개발	168,638	1,186	162,948	2,463	153,338	-

2020.09.11.	부천00부대 현대화 및 도시재생사업 건설공사	154,192	-361	111,239	53	105,251	(주1)

2020.11.19.	강릉 송정동 호텔 개발사업 신축공사	369,782	225,747	350,713	188,026	312,992	-

2020.12.15.	도봉산-옥정 광역철도 3공구 건설공사	130,350	17,462	60,860	17,462	60,860	-

2020.12.23.	중랑구 묵동 청년주택 신축공사	157,002	26,760	49,832	14,082	36,290	-

2020.12.28.	군포역 복합개발사업 신축공사	136,586	34,256	52,781	34,256	52,781	-

2020.12.31.	성동구 용답동 청년주택 신축공사	159,381	-	44,428	-	44,428	-

2021.01.15.	대구 신천동 공동주택 신축공사	140,330	38,940	97,284	38,940	97,284	-

2021.06.28.	호남고속철도2단계(고막원~목포) 제5공구 건설공사	110,181	18,686	47,940	18,686	47,940	-

2021.08.27.	서초동 1303-34번지 개발사업(백암빌딩)	86,200	35,975	52,441	31,251	47,717	-

2021.08.30.	서울도시철도 9호선 4단계 연장사업 2공구 건설공사	106,783	9,641	18,932	9,639	18,929	-

2021.11.18.	DB손해보험 부산사옥 신축공사	120,760	19,988	39,365	19,988	39,365	-

2021.11.18.	고성 아야진 공동주택 신축공사	172,883	62,934	94,156	62,934	94,156	-

2022.01.12.	방글라데시 차토그람 하수도 사업	369,237	84,940	196,980	59,133	153,283	-

2022.03.11.	진천 테크노폴리스 산업단지 조성공사	99,206	39,356	62,640	39,356	62,640	-

2022.04.15.	자산구역 재개발정비사업	220,414	-	-	-	-	미착공

2022.04.22.	생각공장 구로 신축공사	200,600	87,050	123,364	87,050	123,364	-

2022.04.22.	외동주공아파트 재건축정비사업	243,200	-	-	-	-	-

2022.07.11.	광주 남구덕림 지역주택조합사업 신축공사	139,865	44,288	57,219	44,288	57,219	-

2022.10.21.	부산 부암동 서면메디컬 지역주택조합사업	255,293	18,197	48,504	15,451	45,758	-

2022.11.02.	부산 명보아파트 가로주택정비사업	74,392	-	-	-	-	미착공

2022.11.02.	거제2 지역주택조합사업	149,702	-	-	-	-	미착공

2022.12.07.	대전 유천 주상복합 1BL 신축공사	249,707	-	-	-	-	미착공

2022.12.07.	대전 유천 주상복합 2BL 신축공사	345,222	-	-	-	-	미착공

2022.12.22.	부산항 신항 웅동지구(2단계) 1종 항만배후단지 개발사업	166,979	57,161	60,221	57,161	60,221	-

2022.12.29.	구미 꽃동산공원 민간공원조성사업 공동주택 신축공사	711,541	5,848	16,784	-	6,643	-

2023.06.02.	서울 하월곡2구역 가로주택정비사업	70,742	-	-	-	-	미착공

2023.06.08.	평택~오송 2복선화 제3공구 건설공사	157,598	5,780	22,648	5,780	22,648	-

2023.07.10.	남해 서면~여수 신덕 국도건설공사	171,490	526	3,998	526	3,998	-

2023.08.04	전주바이오그린에너지㈜ 연료전지발전소 건설공사	97,210	-	-	-	-	미착공

2023.09.18.	수도권광역급행철도 C노선(GTX-C) 민간투자시설사업 건설공사	383,225	-	-	-	-	미착공

2023.09.26.	대전 유천1구역 지역주택조합사업 건설공사	372,880	-	-	-	-	미착공

2023.12.08.	남양주왕숙 국도47호선 이설(지하화) 공사	190,821	4,765	7,720	4,765	7,720	-

2024.01.05.	김량장동 342-5번지 일원 가로주택정비사업	101,131	-	-	-	-	미착공

2024.01.05.	송정역지역주택조합사업	114,988	-	-	-	-	미착공

2024.03.18.	송산그린시티 서측지구 1단계 제3공구 조성공사	86,014	6,037	6,037	6,037	6,037	-

(주1) 도급 감액계약으로 인해 대금 반환 대금 미수령 사유 - 성동구 용답동 청년주택 신축공사 당사 워크아웃 이후 공사가 중단되어 대금 수령하지 못했습니다. - 외동주공아파트 재건축정비사업 당사의 워크아웃 및 조합장 교체가 진행됨에 따라 공사가 중단되어 대금 수령하지 못했습니다. - 구미 꽃동산공원 민간공원조성사업 공동주택 신축공사 공동주택 1단지부터 분양을 시작하였으나, 부동산 경기 침체로 미분양이 많이 발생하여 발주처로부터 대금 수령하지 못했습니다. 향후 계획 - 성동구 용답동 청년주택 신축공사 대주단과 협의하여 공사재개 추진 중입니다. - 외동주공아파트 재건축정비사업 조합장 교체에 따른 조합 정상화가 완료되어, 협의 후 공사재개 추진중입니다. - 구미 꽃동산공원 민간공원조성사업 공동주택 신축공사 발주처와 추후 분양시장 고려하여 재분양 예정하여 수금할 계획입니다.주6)

나. 기 신고한 공시사항의 진행상황(단위 : 백만원)

신고일자	계약내역	계약금액총액
(VAT 포함)	판매공급금액	대금수령금액	대금 미수령 사유	향후 추진계획	비고

당기	누적	당기	누적

2024.12.30.	* 공사명 : 서울-세종고속도로안성-구리건설공사 제13공구 * 발주처 : 한국도로공사
* 계약기간: '16.12.13. ~ '25.03.31.	196,539	5,351	196,108	2,063	196,108	-	25년 7월 준공 및준공금 수령	-

2024.12.30.	* 공사명 : 서울-세종고속도로안성-구리건설공사 제14공구 * 발주처 : 한국도로공사
* 계약기간: '16.12.13. ~ '25.06.30.	79,320	5,592	78,253	1,750	72,927	-	25년 7월 준공 및준공금 수령	-

2023.08.31.	* 공사명 : 오전나구역 주택재개발 정비사업 * 발주처 : 오전나구역 주택재개발 정비사업조합
* 계약기간 : 철거공사 완료 후 실착공일로부터 34개월	179,130	66,175	66,175	61,550	61,550	-	공사 진행 및 대금 수령	-

2024.05.24.	* 공사명 : 광명~서울 고속도로 민간투자사업 * 발주처 : 서서울고속도로(주) * 계약기간: '19.03.27.~'27.12.31.	84,585	8,571	22,260	5,678	19,367	-	공사 진행 및 대금 수령	-

2019.07.15.	* 공사명 : 방글라데시 반달주리 상수도 개발 * 발주처 : 치타공 상하수청 * 계약기간: 실착공일로부터 36개월	168,638	1,186	162,948	2,463	153,338	-	공사 진행 및 대금 수령	-

2024.02.16.	* 공사명 : 부천00부대 현대화 및 도시재생사업 건설공사 * 발주처 : 네오시티㈜ * 계약기간 : '20.06.16.~'25.12.31.	154,192	-361	111,239	53	105,251	-	현대화공사 준공 후 PF 미협의로 도시재생사업 미착공 상태 → 민간사업자 대체 추진	(주1)

2023.11.16.	* 공사명 : 강릉 송정동 호텔 개발사업 신축공사 * 발주처 : 디오션259피에프브이 주식회사 * 계약기간 : 실착공일로부터 35개월	369,782	225,747	350,713	188,026	312,992	-	공사 진행 및 대금 수령	-

2020.12.15.	* 공사명 : 도봉산-옥정 광역철도 3공구 건설공사 * 발주처 : 경기도청 북부청사 * 계약기간 : '20.12.21.~'26.10.24.	130,350	17,462	60,860	17,462	60,860	-	공사 진행 및 대금 수령	-

2020.12.23.	* 공사명 : 중랑구 묵동 청년주택 신축공사 * 발주처 : 이지스리뉴어블스 주식회사 * 계약기간 : 실착공일로부터 33개월	157,002	26,760	49,832	14,082	36,290	-	공사 진행 및 대금 수령	-

2023.10.17.	* 공사명 : 군포역 복합개발사업 신축공사 * 발주처 : 주식회사 군포복합개발피에프브이 * 계약기간 : 실착공일로부터 35개월	180,100	34,256	52,781	34,256	52,781	-	공사 진행 및 대금 수령	-

2020.12.31.	* 공사명 : 성동구 용답동 청년주택 신축공사 * 발주처 : ㈜이지스엠에프용답위탁관리부동산 투자회사 * 계약기간 : 실착공일로부터 43개월	159,984	-	44,428	-	44,428	-	대주단과 협의하여공사재개 추진 중	-

2021.01.15.	* 공사명 : 대구 신천동 공동주택 신축공사 * 발주처 : 주식회사 대동개발 * 계약기간 : 실착공일로부터 34개월	154,363	38,940	97,284	38,940	97,284	-	공사 진행 및 대금 수령	-

2022.12.26.	* 공사명 : 호남고속철도2단계(고막원~목포) 제5공구 건설공사 * 발주처 : 국가철도공단 * 계약기간 : '21.06.29.~'25.12.31.	105,895	18,686	47,940	18,686	47,940	-	공사 진행 및 대금 수령	-

2024.07.26.	* 공사명 : 서초동 1303-34번지 개발사업(백암빌딩) * 발주처 : 우리은행(이지스전문투자형사모부동산투자신탁제353호의 신탁업자) * 계약기간 : '21.09.02.~'25.04.30.	86,200	35,975	52,441	31,251	47,717	-	공사 진행 및 대금 수령	-

2023.12.18.	* 공사명 : 서울도시철도 9호선 4단계 연장사업 2공구 건설공사 * 발주처 : 서울특별시 도시기반시설본부 * 계약기간 : '21.08.31.~'28.03.26.	106,783	9,641	18,932	9,639	18,929	-	공사 진행 및 대금 수령	-

2021.11.18.	* 공사명 : DB손해보험 부산사옥 신축공사 * 발주처 : DB손해보험(주) * 계약기간 : 실착공일로부터 36개월	120,760	19,988	39,365	19,988	39,365	-	공사 진행 및 대금 수령	-

2023.10.31.	* 공사명 : 고성 아야진 공동주택 신축공사 * 발주처 : 주식회사 지앤디 * 계약기간 : 실착공일로부터 36개월	172,883	62,934	94,156	62,934	94,156	-	공사 진행 및 대금 수령	-

2022.01.12.	* 공사명 : 방글라데시 차토그람 하수도 사업 * 발주처 : 차토그람 상하수청 * 계약기간 : 실착공일로부터 48개월	369,237	84,940	196,980	59,133	153,283	-	공사 진행 및 대금 수령	-

2024.11.12.	* 공사명 : 진천 테크노폴리스 산업단지 조성공사 * 발주처 : 진천테크노폴리스개발(주) * 계약기간 : '22.04.01.~'25.10.31.	99,206	39,356	62,640	39,356	62,640	-	공사 진행 및 대금 수령	-

2022.04.15.	* 공사명 : 자산구역 재개발정비사업 * 발주처 : 자산구역 재개발정비사업조합 * 계약기간 : 실착공일로부터 35개월	220,414	-	-	-	-	발주처와 도급변경금액 협의 진행 및 인허가 진행으로 미착공	도급금액 확정 및 인허가변경 완료 후 착공 예정	-

2022.08.19.	* 공사명 : 광주 중앙공원 민간공원조성 특례사업 공동주택 신축공사 * 발주처 : 주식회사 무궁화신탁 * 계약기간 : '22.07.01.~'26.01.30.	195,189	56,486	114,103	55,583	113,200	-	공사 진행 및 대금 수령	-

2022.04.22.	* 공사명 : 생각공장 구로 신축공사 * 발주처 : 에스케이디앤디㈜, ㈜태영디앤아이 * 계약기간 : 실착공일로부터 37개월	200,600	87,050	123,364	87,050	123,364	-	공사 진행 및 대금 수령	-

2022.04.22.	* 공사명 : 외동주공아파트 재건축정비사업 * 발주처 : 외동주공아파트 재건축정비사업조합 * 계약기간 : 실착공일로부터 33개월	243,200	-	-	-	-	당사 워크아웃 및 조합장 교체 진행	조합장 교체에 따른 조합 정상화가 완료, 협의 후 공사재개 추진	-

2024.06.12.	* 공사명 : 광주 남구덕림 지역주택조합사업 신축공사 * 발주처 : 남구덕림 지역주택조합 * 계약기간 : 실착공일로부터 34개월	139,865	44,288	57,219	44,288	57,219	-	공사 진행 및 대금 수령	-

2022.10.21.	* 공사명 : 부산 부암동 서면메디컬 지역주택조합사업 * 발주처 : 메디컬카운티 지역주택조합 * 계약기간 : 실착공일로부터 52개월	255,293	18,197	48,504	15,451	45,758	-	공사 진행 및 대금 수령	-

2022.11.02.	* 공사명 : 부산 명보아파트 가로주택정비사업 * 발주처 : 명보아파트 가로주택정비사업 조합 * 계약기간 : 실착공일로부터 39개월	74,392	-	-	-	-	당사 워크아웃으로 인한 사업 EXIT 진행	25년 8월 말 계약해지 예정	-

2022.11.02.	* 공사명 : 거제2 지역주택조합사업 * 발주처 : 거제2 지역주택조합 * 계약기간 : 실착공일로부터 37개월	149,702	-	-	-	-	당사 워크아웃으로 인한 사업 EXIT 진행	조합 측에서 대체 시공사 검토 중	-

2022.12.07.	* 공사명 : 대전 유천 주상복합 1BL 신축공사 * 발주처 : 진현홀딩스, 제이아이디앤씨 * 계약기간 : 실착공일로부터 49개월	249,707	-	-	-	-	본 PF 미전환,채무불이행(EOD) 사유 발생	공매 추진(25.9 ~ 10)	-

2022.12.07.	* 공사명 : 대전 유천 주상복합 2BL 신축공사 * 발주처 : 제이케이주택개발, 윤한개발 * 계약기간 : 실착공일로부터 51개월	345,222	-	-	-	-	본 PF 미전환,채무불이행(EOD) 사유 발생, 공매 유찰	토지 매수 참여자 모색 난항으로 사업 표류 중	-

2022.12.22.	* 공사명 : 부산항 신항 웅동지구(2단계) 1종 항만배후단지 개발사업 * 발주처 : 부산신항웅동개발㈜ * 계약기간 : 실착공일로부터 48개월	166,979	57,161	60,221	57,161	60,221	-	공사 진행 및 대금 수령	-

2022.12.29.	* 공사명 : 구미 꽃동산공원 민간공원조성사업 공동주택 신축공사 * 발주처 : 지엠파크 주식회사 * 계약기간 : 실착공일로부터 38개월	711,541	5,848	16,784	-	6,643	-	발주처와 추후 분양시장 고려하여 재분양 예정	-

2023.06.02.	* 공사명 : 서울 하월곡2구역 가로주택정비사업 * 발주처 : 하월곡2구역 가로주택정비사업조합 * 계약기간 : 실착공일로부터 27개월	70,742	-	-	-	-	조합 모아타운 인허가 절차 진행 중	모아타운 추진 및 인허가절차 후 착공 예정	-

2023.06.08.	* 공사명 : 평택~오송 2복선화 제3공구 건설공사 * 발주처 : 국가철도공단 * 계약기간 : '23.06.05~'28.06.04	157,598	5,780	22,648	5,780	22,648	-	공사 진행 및 대금 수령	-

2024.12.19.	* 공사명 : 남해 서면~여수 신덕 국도건설공사 * 발주처 : 국토교통부 부산지방국토관리청 * 계약기간 : '23.07.10~'31.10.25	171,490	526	3,998	526	3,998	-	공사 진행 및 대금 수령	-

2023.08.04	* 공사명 : 전주바이오그린에너지㈜ 연료전지발전소 건설공사
* 발주처 : 전주바이오그린에너지㈜ * 계약기간 : 실착공일로부터 15개월	97,210	-	-	-	-	당사 워크아웃으로 인한 사업 EXIT 진행	'25년 계약해지 예정	-

2024.09.06.	* 공사명 : 수도권광역급행철도 C노선(GTX-C) 민간투자시설사업 건설공사 * 발주처 : 지티엑스씨㈜ * 계약기간 : 실착공일로부터 60개월	191,613	-	-	-	-	사업 관련 인허가 진행 중	인허가 후 '25년 착공 목표로 진행중	-

2023.09.26.	* 공사명 : 대전 유천1구역 지역주택조합사업 건설공사 * 발주처 : 유천1구역 지역주택조합 * 계약기간 : 실착공일로부터 53개월	372,880	-	-	-	-	착공 준비 진행 중	'25년 중순 착공 필증 수령 후 공사 진행 예정	-

2024.12.12.	* 공사명 : 남양주왕숙 국도47호선 이설(지하화) 공사 * 발주처 : 한국토지주택공사 * 계약기간 : '23.12.17.~'28.10.26.	209,903	4,765	7,720	4,765	7,720	-	공사 진행 및 대금 수령	-

2024.01.05.	* 공사명 : 김량장동 342-5번지 일원 가로주택정비사업 * 발주처 : 김량장동 342-5번지 일원 가로주택정비사업조합 * 계약기간 : 실착공일로부터 41개월	101,131	-	-	-	-	당사 워크아웃으로 인한 HUG 보증서 발급 지연	HUG 보증사고 해결 후 등급 재평가 신청	-

2024.01.05.	* 공사명 : 송정역지역주택조합사업 * 발주처 : 송정역지역주택조합 * 계약기간 : 실착공일로부터 34개월	114,988	-	-	-	-	특별약정 미체결로 미착공	특별약정 체결 후착공 예정	-

2024.03.18.	* 공사명 : 송산그린시티 서측지구 1단계 제3공구 조성공사 * 발주처 : 한국수자원공사 * 계약기간 : '24.04.09.~'30.04.07	86,014	6,037	6,037	6,037	6,037	-	공사 진행 및 대금 수령	-

2024.10.15.	* 공사명 : 옥정-포천 광역철도 1공구 건설공사 * 발주처 : 경기도 * 계약기간 : '24.12.16.~'30.12.15.	164,842	6,548	6,548	6,548	6,548	-	공사 진행 및 대금 수령

2024.11.28.	* 공사명 : 고속국도 제30호 서산~영덕선 대산~당진간 건설공사(제3공구) * 발주처 : 한국도로공사 * 계약기간 : '24.04.20.~'30.01.18.	164,170	1,980	1,980	1,980	1,980	-	공사 진행 및 대금 수령

* 당기 준공, 계약 해지된 경우는 제외하였습니다.(주1) 도급 감액계약으로 인해 대금 반환