동부건설 분기보고서 (2025.09)
1. 공시내용 진행 및 변경사항

가. 투자판단관련주요경영사항 등

공시일자	제목	공시내용	공시사항의 진행상황 등

2017.10.20	기타 경영사항(자율공시)	(1) 서초중앙하이츠 1,2구역 주택재건축정비사업 시공사 선정 (2) 주요내용 - 사업명 : 서초중앙하이츠 1,2구역 주택재건축정비사업 - 위 치 : 서울시 서초구 방배동 1000-3, 1000-4번지 (구역면적 : 2,007평) - 시공사 선정에 대한 공시이며, 공사도급계약체결과정에서 계약금액 및 일정등은 변경될 수 있음 - 향후 본계약 체결할 경우 확정된 내용을 공시할 예정임	- 2017.10.20 시공사 선정 - 2018.04.25 사업시행인가

2019.09.30	투자판단관련주요경영사항	(1) 북변5구역 도시환경정비사업 시공사 선정 (2) 주요내용 - 사업명 : 북변5구역 도시환경정비사업 - 위 치 : 경기도 김포시 북변동 380-8번지 일원 (구역면적 : 34,794평) - 시공사 선정에 대한 공시이며, 공사도급계약체결과정에서 계약금액 및 일정등은 변경될 수 있음 - 향후 본계약 체결할 경우 확정된 내용을 공시할 예정임	- 2019.09.28 시공사 선정 - 2019.12.27 공사도급가계약 체결 - 2022.02 조합설립변경인가 - 2022.12 건축심의 - 2024.04 사업시행 변경인가 - 2025.12 관리처분인가 - 2028.05 착공 예정

2019.12.13	투자판단관련주요경영사항	(1) 삼흥연립 주택재건축정비사업 공사도급가계약 체결 (2) 주요내용 - 사업명 : 삼흥연립 주택재건축정비사업 - 위 치 : 서울시 강북구 수유동 486-2외 1필지 (구역면적 : 2,794평) - 시공사 선정에 대한 공시이며, 공사도급계약체결과정에서 계약금액 및 일정등은 변경될 수 있음 - 향후 본계약 체결할 경우 확정된 내용을 공시할 예정임	- 2019.10.19 시공사 선정 - 2019.12.13 공사도급가계약 체결 - 2021.12 사업시행변경인가 - 2024.06 고도지구 완화 고시 - 2025.02 건축심의 통과 - 2026.04 사업시행변경인가

2020.08.28	투자판단관련주요경영사항	(1) 고덕대우아파트 소규모재건축정비사업 공사도급가계약 체결 (2) 주요내용 - 사업명 : 고덕대우아파트 소규모재건축정비사업 - 위 치 : 서울시 강동구 고덕동 470번지 - 본 건은 공사도급가계약체결에 대한 공시이며, 공사도급계약체결과정에서 계약금액, 일정, 본계약 체결 여부 등은 변경될 수 있음 - 향후 본계약 체결할 경우 확정된 내용을 공시할 예정임	- 2020.05.23 시공사 선정 - 2021.12 지구단위계획 수립 - 2025.12 건축통합심의 총회 - 2027.06 사업시행(관리처분)인가 - 2028.05 착공 예정

2021.01.10	투자판단관련주요경영사항	(1) 상계2구역 주택재개발정비사업 시공사 선정 (2) 주요내용 - 사업명 : 상계2구역 주택재개발정비사업 - 위 치 : 서울시 노원구 상계동 111-206번지 일원 (구역면적 : 30,504평) - 시공사 선정에 대한 공시이며, 공사도급계약체결과정에서 계약금액 및 일정등은 변경될 수 있음 - 향후 본계약 체결할 경우 확정된 내용을 공시할 예정임	- 2021.01.10 시공사 선정 - 2023.07 사업시행변경인가 - 2023.12 관리처분인가 - 2028.02 착공 예정

2022.05.19	투자판단관련주요경영사항	(1) 중부고속도로 364k 하남드림휴게소 환승형 복합휴게시설 개발 민자유치 사업 우선협상대상자 선정 (2) 주요내용 - 사업명 : 중부고속도로 364k 하남드림휴게소 환승형 복합휴게시설 개발 민자유치 사업 - 위 치 : 경기도 하남시 천현동(중부고속도로 통영기점 364㎞) - 향후 본계약 체결할 경우 확정된 내용을 공시할 예정임	- 2022.05.19 우선협상대상자 선정 - 2022.07.06 사업협약 체결 - 2024.02.01 GB변경 수요조사 신청 - 2025.12 GB변경 수립 승인 예정 - 2026.하반기 착공 예정 - 2029.상반기 준공 예정

2022.06.232022.07.212022.08.05	주요사항보고서(유상증자결정)	(1) 변경회생계획(2016)에 근거한 제3자배정 유상증자 결정 (2) 주요내용 - 변경회생계획 인가 시 채권금액 미확정 채권자 중 2022년 2분기에 채권금액이 확정된 채권자를 대상으로 32,153주를 출자 전환하고자 주요사항보고서(유상증자결정)를 공시함 - 제3자배정 대상자의 증권계좌 미제공 등으로 인해 신주의 상장 예정일이 연기됨 - 추후 확정시 재공시 및 정기 보고서에 반영할 예정임	- 2022.06.23 제15차 이사회 가결 - 2022.08.05 상장 예정일 연기에 따른 정정공시

2022.11.15	기타 경영사항(자율공시)	(1) 인천국제공항 아트허브 미술품 수장고 개발사업 실시협약 체결 (2) 주요내용 - 사업명 : 인천국제공항 아트허브 미술품 수장고 개발사업 - 위 치 : 인천광역시 중구 운서동 2959 및 3233 일원 - 향후 본계약 체결할 경우 확정된 내용을 공시할 예정임	- 2022.01.07 제3자제안 공고 - 2022.02.16 사업제안서 제출 - 2022.03.02 우선협상대상자 선정 - 2022.11.14 실시협약 체결 - 2024.09.12 공항개발사업 시행허가 - 2026.상반기 착공 예정

2024.02.01	주요사항보고서(영업정지)	(1) 토목건축공사업, 조경공사업에 대한 영업정지 8개월(2024.04.01 ~ 2024.11.30) (국토교통부) (2) 주요내용 - 행정처분에 대한 집행정지 신청 및 행정처분 취소소송을 통해 적극 대응 중 - 영업정지 행정처분에 대한 집행정지 신청이 받아들여지며, 행정처분 취소소송의 판결시까지 당사의 영업활동에 영향이 없음	- 2024.02.01 행정처분 통지 - 2024.02.05 행정처분 취소소송 제기, 집행정지 신청 - 2024.02.27 집행정지 인용 결정 (별도 공시) - 2025.08월 취소소송 변론 진행중

2024.02.08	주요사항보고서(영업정지)	(1) 토목건축공사업에 대한 영업정지 1개월(2024.03.01 ~ 2024.03.31) (서울시, 품질시험) (2) 주요내용 - 행정처분에 대한 집행정지 신청 및 행정처분 취소소송을 통해 적극 대응 중 - 영업정지 행정처분에 대한 집행정지 신청이 받아들여지며, 행정처분 취소소송의 판결시까지 당사의 영업활동에 영향이 없음	- 2024.02.08 행정처분 통지 - 2024.02.13 행정처분 취소소송 제기, 집행정지 신청 - 2024.03.12 집행정지 인용 결정 (별도 공시) - 2025.08월 취소소송 변론 진행중

2024.05.03	거래처와의거래중단	(1) 인천검단AA13BL 무량판 붕괴에 대한 LH의 입찰제한 행정처분 (2024.05.22~2025.05.21.) (2) 주요내용 - 행정처분에 대한 집행정지 신청 및 행정처분 취소소송을 통해 적극 대응 중 - 영업정지 행정처분에 대한 집행정지 신청이 받아들여지며, 행정처분 취소소송의 판결시까지 당사의 영업활동에 영향이 없음	- 2024.05.03. 행정처분 통지 - 2024.05.03. 행정처분 취소소송 제기, 집행정지 신청 - 2024.05.13. 집행정지 인용 결정 (별도 공시) - 2025.08월 취소소송 변론 진행중

2024.10.302024.11.19	주요사항보고서(영업정지)	(1) 인천검단AA13BL 토목건축공사업에 대한 영업정지 1개월(2024.12.01. ~ 2024.12.31) (서울시, 안전) (2) 주요내용 - 행정처분에 대한 집행정지 신청 및 행정처분 취소소송을 통해 적극 대응 중 - 영업정지 행정처분에 대한 집행정지 신청이 받아들여지며, 행정처분 취소소송의 판결시까지 당사의 영업활동에 영향이 없음	- 2024.10.30. 행정처분 통지 - 2024.11.01. 행정처분 취소소송 제기, 집행정지 신청 - 2024.11.18. 집행정지 인용결정 - 2024.12.02. 서울시 즉시항고 - 2025.01.07. 항고이유제출 - 2025.08월 취소소송 변론 진행중

2025.06.30	투자판단관련주요경영사항	(1) 천호동 145-66 일대 가로주택정비사업 시공자 선정 (2) 주요내용 - 사업명 : 천호동 145-66 일대 가로주택정비사업 - 위 치 : 서울특별시 강동구 천호동 145-66번지 일원 - 시공사 선정에 대한 공시이며, 공사도급계약체결과정에서 계약금액 및 일정등은 변경될 수 있음 - 향후 본계약 체결할 경우 확정된 내용을 공시할 예정임	- 2024.08. 조합설립인가 - 2025.06. 시공사 선정

2025.07.16	투자판단관련주요경영사항	(1) 의왕군포안산 S1-1BL 및 S1-3BL 민간참여 공공주택건설사업 우선협상대상자 선정 (2) 주요내용 - 사업명 : 의왕군포안산 S1-1BL 및 S1-3BL 민간참여 공공주택건설사업 - 위치 : 의왕군포안산 지구 내 S1-1, S1-3BL - 시공사 선정에 대한 공시이며, 공사도급계약체결과정에서 계약금액 및 일정등은 변경될 수 있음 - 향후 본계약 체결할 경우 확정된 내용을 공시할 예정임	- 2025. 11. 사업협약 체결 예정

2025.07.21	투자판단관련주요경영사항	(1) 개포현대4차아파트 소규모재건축정비사업 시공자 선정 (2) 주요내용 - 사업명 : 개포현대4차아파트 소규모재건축정비사업 - 위치 : 서울특별시 강남구 개포로110길 21 - 시공사 선정에 대한 공시이며, 공사도급계약체결과정에서 계약금액 및 일정등은 변경될 수 있음 - 향후 본계약 체결할 경우 확정된 내용을 공시할 예정임	- 2024.11. 조합설립인가 - 2025.07. 시공사 선정

2025.07.23	투자판단관련주요경영사항	(1) 광명시흥 A2-5BL, A1-1BL, B1-7BL 민감참여 공공주택건설사업 우선협상대상자 선정 (2) 주요내용 - 사업명 : 광명시흥 A2-5BL, A1-1BL, B1-7BL 민감참여 공공주택건설사업 - 위치 : 광명시흥 택지지구 내 A2-5, A1-1, B1-7BL - 시공사 선정에 대한 공시이며, 공사도급계약체결과정에서 계약금액 및 일정등은 변경될 수 있음 - 향후 본계약 체결할 경우 확정된 내용을 공시할 예정임	- 2025. 11. 사업협약 체결 예정

2025.09.02	투자판단관련주요경영사항	(1) 광교 A17블록 및 교산 A1블록 민간참여 공공주택사업 우선협상대상자 선정 (2) 주요내용 - 사업명 : 광교 A17블록 및 교산 A1블록 민간참여 공공주택사업 - 위치 : 경기도 수원시 광교지구 내 A17블록, 경기도 하남시 교산지구 내 A1블록 - 시공사 선정에 대한 공시이며, 공사도급계약체결과정에서 계약금액 및 일정등은 변경될 수 있음 - 향후 본계약 체결할 경우 확정된 내용을 공시할 예정임	- 발주처와의 협의중, 추후 진행사항 반영 예정

2025.09.16	투자판단관련주요경영사항	(1) 축산자원개발부 이전사업 실시설계적격자 선정 (2) 주요내용 - 사업명 : 축산자원개발부 이전사업 - 위치 : 전남 함평군 신광면 및 손불면 일원 - 시공사 선정에 대한 공시이며, 공사도급계약체결과정에서 계약금액 및 일정등은 변경될 수 있음 - 향후 본계약 체결할 경우 확정된 내용을 공시할 예정임	- 현재 실시설계 도서 작성중 - 2026.05. 도급계약 체결 예정 - 2026.06. 착공 예정

나. 단일판매ㆍ공급계약체결 공시 진행사항

당사는 기업공시서식 작성기준에 따라 분기보고서 내 본 항목의 기재를 생략합니다.(반기 및 사업보고서에 기재 예정)