동부건설 분기보고서 (2025.09)
4. 수주현황(상세)

☞ 본문 위치로 이동[건설부문 : 동부건설㈜]

(단위 : 백만원)

구분	발주처	현장명	착공일	준공일	도급액(당분기)	완성공사액	계약잔액

관공사	엘살바도르 공공사업교통부	엘살바도르 로스초로스	2023-10-24	2028-04-05	526,551	200,104	326,447

한국토지주택공사	인천 검단신도시 AB8+도시6-4 설계공모	2025-09-08	착공 후 35개월	378,100	-	378,100

서부광역메트로㈜	대장~홍대 광역철도 민간투자사업	'25.10	착공 후 72개월	268,934	-	268,934

한국토지주택공사	의왕군포안산 S1-1BL, S1-3BL 민간참여 공공주택건설사업	30년 12월	34년 2월	245,786	-	245,786

㈜도비도특구개발	당진 도비도-난지도 해양관광복합단지 조성사업	'27년 하반기	'36년 하반기	232,300	-	232,300

경기주택도시공사	광교 A17블록 및 교산 A1블록 민간참여 공공주택사업	'26.05	착공 후 32개월	218,997	-	218,997

한국도로공사	부산신항~김해간 고속국도 건설공사(제1공구)	2025-06-25	2032-06-24	215,745	388	215,356

한국도로공사(안성용인건설사업단)	안성-성남간 고속도로 제3공구	2017-12-27	2025-04-05	205,083	205,083	-

국가철도공단	월곶판교2	2023-12-19	2028-11-21	202,981	17,395	185,585

국가철도공단	강릉~제진 철도건설 제8공구 노반신설 기타	2024-09-02	2029-12-04	200,804	4,659	196,146

LH	남양주왕숙 A-25BL 민간참여 공공주택건설사업	'25.12	'28.10	193,899	-	193,899

국가철도공단	춘천~속초 철도건설 제2공구 노반신설 기타	2024-06-19	2029-03-19	186,194	3,649	182,545

조달청(농촌진흥청 국립축산과학원)	축산자원개발부 이전사업	26년 6월	30년 1월	163,964	-	163,964

인천도시공사	인천검단 AA-28BL 설계공모	2024-10-17	착공 후 38개월 (2027-11-30)	163,947	16,791	147,156

한국토지주택공사	광명시흥 A2-5, A1-1, B1-7BL 민간참여 공공주택건설사업	31년 12월	34년 12월	163,065	-	163,065

SH	송파 창의혁신 공공주택 건설사업	2025-01-26	2028-10-21	155,151	1,024	154,127

한국토지주택공사	평택고덕 A-12BL, A-27BL, A-65BL 통합형 민간참여 공공주택건설사업	'25.12	'28.12	154,335	-	154,335

해양수산부	부산항 진해신항 준설토투기장(3구역) 호안(1공구) 축조공사	2024-06-27	2028-05-22	152,015	7,890	144,125

한국토지주택공사	인천검단 AA-21BL 아파트 건설공사 7공구	2021-12-31	2026-07-08	144,789	117,409	27,380

국가철도공단	평택오송4	2023-06-02	2028-06-01	143,232	40,048	103,184

수도권광역급행철도비노선㈜	수도권광역급행철도 B노선 민간투자사업	2025-08-04	2031-08-03	131,682	3,924	127,758

국가철도공단	호남고속철도 2단계 2공구	2021-06-29	2025-12-31	123,776	75,169	48,607

베트남, PMU My Thuan	베트남 미안까오랑	2025-09-15	2028-08-25	113,008	57	112,951

한국토지주택공사	남원주A3, 충남RM5	미정	미정	111,642	1,195	110,447

경상남도	동읍-봉강도로건설공사	2008-08-18	2023-02-17	108,293	108,293	-

한국도로공사	김포-파주 2공구	2020-04-13	2027-12-31	106,493	61,713	44,780

LH	평택고덕 A-56BL 민간참여 공공주택건설사업	2025-03-31	2028-12-31	103,778	602	103,176

부산지방국토관리청	영주시우회도로	2009-03-04	2018-12-31	103,638	103,638	-

하남씨엔에프㈜	하남드림 환승형 복합휴게시설	'26.하반기	착공 후 30개월	101,720	-	101,720

한국토지주택공사(NHF11호)	의정부고산 S5BL 아파트 2공구	2017-05-31	2019-12-31	100,374	100,374	-

조달청	남양주진접2 A-7BL 아파트 건설공사 6공구	2025-05-31	2028-04-01	95,164	2,807	92,357

국가철도공단	보성-임성리 철도 4공구	2015-11-12	2022-07-31	93,069	93,069	-

전라남도	유치-이양 지방도확장	2004-04-10	2024-12-31	91,297	91,297	-

한국토지주택공사	부천대장1	2023-01-25	2027-10-16	90,727	14,543	76,183

한국도로공사	함양-창녕2	2018-02-23	2026-12-31	90,481	86,119	4,361

LH	LH 대방동군부지,남양주 양정S8	2024-03-29	2032-12-31	88,784	693	88,092

한국토지주택공사	인천검단AA13인천신문	2020-12-31	2025-02-18	88,267	75,716	12,552

과학기술정보통신부 우정사업본부 우정사업조달센터	서울양천우체국 복합청사 건립공사	2024-06-20	2028-07-28	88,079	10,754	77,325

해양수산부	새만금 접안시설	2022-08-10	2026-01-20	84,822	68,638	16,184

한국토지주택공사	양주회천 A-3BL 공공주택	2022-03-01	2025-03-31	84,007	790	83,218

GH	화성동탄2 76-2BL 민간참여 공동주택	2025-05-30	2028-07-31	83,128	2,826	80,302

국군재정관리단	충주 00부대 시설공사	2022-12-26	2025-06-06	82,611	82,239	372

국군재정관리단	제천 00부대 시설공사	2022-04-15	2025-06-02	81,937	81,937	-

인천국제공항공사	인천공항T2장기주차빌딩	2020-11-25	2024-06-30	81,472	81,472	-

인천광역시 도시철도건설본부	지하철7-6	2022-02-21	2027-10-17	79,290	37,901	41,389

기 타	4,222,015	2,463,196	1,758,819

관공사 소계	10,945,425	4,263,402	6,682,023

민간공사	감만1구역 조합	감만1구역 재개발	미정	미정	471,639	1,415	470,224

지티엑스씨주식회사	GTX-C	2021-06-21	착공일로부터 60개월	394,813	10,344	384,469

망상글로벌리조트주식회사	망상글로벌리조트 3지구 개발사업	'27.연내	착공 후 36개월	373,000	-	373,000

의왕오전다구역 주택재개발정비사업조합	의왕오전다구역 주택재개발정비사업	'27.04	착공 후 40개월	327,372	-	327,372

거제 상동2지구㈜	거제 상동2지구 공동주택	미정	미정	280,149	28	280,121

현대건설 동탄 컨소시엄	화성동탄2 신주거문화타운	2022-12-01	2025-06-30	279,845	228,550	51,296

리치스타수청1지구개발 유한회사	당진수청 1지구 3BL 공동주택 신축공사	2021-08-28	2024-07-10	265,686	265,314	372

망상글로벌리조트주식회사	동해안권경제자유구역 망상글로벌리조트 2지구	'27.연내	착공 후 36개월	262,900	-	262,900

㈜금양	㈜금양 전지 3억Cell 토건/Utility Project	2023-10-13	2024-12-30	241,265	240,831	434

리치스타수청1지구개발 유한회사	당진수청1지구 1BL	2021-01-05	2023-09-04	215,161	215,139	22

코리아신탁 주식회사	고척동 모아타운 4,5,6구역 가로주택정비사업	'28.06	착공 후 43개월	210,023	-	210,023

검단16파크주식회사	인천검단 16호 공원 개발사업 비공원시설 신축공사	2025-06-20	2028-11-21	208,072	333	207,739

역촌재건축사업정비조합	역촌1 재건축	2021-06-15	2024-11-25	198,352	197,717	635

노원구 상계2구역 재개발정비사업 조합	노원구 상계2구역 재개발사업	'28.02	착공 후 36개월	191,000	-	191,000

에스케이하이닉스 주식회사	SK하이닉스 청주지원관	2022-05-24	2023-11-30	153,925	153,925	-

김포 북변5구역 도시환경정비사업 조합	김포 재정비촉진지구 북변5구역 도시환경정비사업	'28.05	착공 후 43개월	148,401	-	148,401

코리아신탁㈜	김포한강 물류 개발사업	2022-03-17	2024-07-17	143,976	142,291	1,685

아르스헥사	인천공항 아트허브 미술품 수장고	'26.상반기	착공 후 48개월	138,240	-	138,240

하나머티리얼즈㈜	하나머티리얼즈 아산 2단지	2022-08-08	2024-03-31	132,000	132,000	-

종광대2구역 조합	전주 종광대2구역 주택재개발정비사업	미정	미정	131,161	5,496	125,665

지타운PFV	GTOWN 개발사업 신축공사	2024-07-22	2027-07-21	130,000	21,528	108,472

㈜경동나비엔	경동나비엔 서탄공장 부품동 건립공사	2024-07-19	2026-02-18	125,700	76,099	49,601

㈜단양사계절리조트	단양군 사계절 관광휴양시설 개발사업	'26.상반기	착공 후 24개월	123,598	-	123,598

㈜영우디앤씨	울산 신정동 공동주택 신축공사	2025-01-21	2028-03-20	115,447	13,519	101,928

서서울고속도로㈜	광명-서울 고속도로 민자사업(1공구)	2019-09-20	2027-12-31	105,585	48,432	57,153

㈜오뚜기물류서비스	오뚜기물류서비스 백암 물류센터 신축공사	2025-10-01	2027-11-30	101,736	183	101,553

로얄캐닌코리아(유)	RGY Line 34 Expansion Project	2024-04-06	2026-04-15	98,942	46,127	52,815

장미아파트 소규모재건축사업 조합	장미아파트 소규모재건축사업	'28.02	착공 후 35개월	89,400	-	89,400

㈜한국토지신탁	대구 칠성동2가 주상복합	2022-10-01	2026-02-28	88,858	70,891	17,967

㈜더파크	대구 두류동 공동주택	2020-04-01	2022-12-31	87,470	87,470	-

수원순환도로㈜	수원외곽순환도로현장	2016-12-07	2020-09-20

삼신8차아파트 가로주택정비사업조합	의왕 삼신8차아파트 가로주택정비사업	'27.05	착공 후 37개월	87,320	-	87,320

동두천 생연동 488 가로주택정비사업 조합	동두천 생연동 488 가로주택정비사업	'26.11	착공 후 40개월	83,690	-	83,690

신한자산신탁㈜(에스디디벨롭먼트)	인천논현 소래지구 오피스텔 신축공사	2020-12-01	2023-11-30	83,033	83,033	-

전주 서신동 295-76번지 일원 가로주택정비사업	전주 서신동 295-76번지 일원 가로주택정비사업	'28.09	착공 후 44개월	82,573	-	82,573

두류야외음악당지주택	대구두류야외음악당공동주택	2022-01-25	2024-09-24	81,190	80,679	511

서신동 295-45번지 일원 가로주택정비사업조합	전주 서신동 295-45번지 일원 가로주택정비사업	'28.09	착공 후 42개월	79,893	-	79,893

기 타	2,587,336	1,415,178	1,172,159

민간공사 소계	9,006,189	3,623,958	5,382,231

합계	19,951,614	7,887,360	12,064,254

※ 미착공현장 포함한 전체 계약현황(별도 매출액 5% 미만 현장은 기타로 분류)을 포함하였습니다.※ 미착공현장의 경우 향후 일정에 따라 준공일이 변동될 수 있습니다.※ 단수차이 조정으로 인해 본문 및 주석과 약간의 차이가 있을 수 있습니다.

[기타부문 : 동부엔지니어링㈜]

(단위 : 백만원)

구분	발주처	현장명	계약일	준공일	도급액(당분기)	완성공사액	계약잔액

관공사	설계	국가철도공단	남부내륙철도 제1공구 노반 기본 및 실시설계 용역	2022-11-24	2025-12-22	4,317	3,272	1,044

한국토지주택공사	남양주왕숙 공공주택지구 실시설계용역 1구역	2021-08-31	2027-11-30	2,845	1,724	1,121

한국토지주택공사	평택지제역세권 공공주택지구 기본계획 및 기본설계 용역	2025-09-15	2031-09-14	2,584	63	2,521

한국토지주택공사	남양주왕숙 공공주택지구 실시설계용역 2구역	2024-03-25	2030-03-24	2,505	1,306	1,199

한국토지주택공사 본사	고양창릉 공공주택지구 기본계획 및 기본설계 용역	2020-07-17	2029-01-03	2,494	2,009	485

환경부 낙동강유역환경청	감천권역 하천기본계획 수립 및 하천시설관리대장 작성 용역	2024-01-22	2027-01-05	2,322	1,298	1,024

한국토지주택공사 본사	남양주 왕숙 공공주택지구 기본계획 및 기본설계용역	2020-03-23	2029-01-31	2,184	1,359	825

한국토지주택공사 본사	성남금토 공공주택지구 조사설계	2019-01-17	2028-04-30	2,139	1,715	425

서울지방조달청『환경부 한강홍수통제소』	댐-하천 디지털트윈 물관리 플랫폼 구축	2023-05-17	2025-11-18	2,097	1,393	704

한국토지주택공사	광명시흥 공공주택지구 기본설계용역	2023-05-25	2029-05-24	2,037	1,688	348

국가철도공단	대구산업선 철도건설 제1공구 건설공사 실시설계 T/K	2023-07-19	2025-06-30	2,014	1,486	528

기 타	181,927	114,448	67,479

감리	서울특별시 도시기반시설본부	동부간선도로확장전면책임감리	2008-01-03	2025-12-05	7,375	7,153	221

국가철도공단	인덕원~동탄 복선전철 제5,6공구 노반신설 기타공사 감독권한대행 등 건설사업관리용역	2024-02-06	2030-02-05	4,770	1,431	3,339

국가철도공단	신분당선 광교~호매실 복선전철 제2공구 건설공사(T/K) 감독 권한대행 등 건설사업관리용역	2024-05-14	2029-07-13	4,612	1,365	3,247

한국도로공사 본사	광주~강진간(제4~7공구) 건설사업관리	2017-07-05	2025-12-31	4,515	4,168	347

국가철도공단	월곶~판교 복선전철 제7공구 노반신설 기타공사 감독권한대행 등 건설사업관리용역	2023-12-26	2030-01-25	3,495	1,095	2,400

국가철도공단	춘천~속초 철도건설 제4공구 노반신설 기타공사 감독권한대행 등 건설사업관리용역	2024-06-17	2029-04-16	3,394	921	2,473

국가철도공단	과천지식정보타운역 노반신설 기타공사 감독권한대행 등 건설사업관리용역	2022-02-24	2027-01-29	3,100	2,718	382

한국철도시설공단	경부선상동~밀양간밀양강교개량건설사업관리	2018-01-22	2025-10-31	3,098	3,067	31

환경부 낙동강유역환경청	황강 용주지구 하천환경정비사업 건설사업관리(시공단계)용역	2024-01-29	2027-07-11	2,701	677	2,025

전라남도 영광군	영광읍 하수도정비 중점관리지역 정비사업 외 1개소 건설사업관리용역	2023-12-04	2027-03-31	2,606	923	1,683

국가철도공단	수도권광역급행철도 B노선(용산~상봉) 제4공구 건설공사(T/K) 감독권한대행 등 건설사업관리용역	2024-01-05	2030-02-28	2,600	341	2,258

국가철도공단	호남고속철도 2단계(고막원~목포) 건설사업 제7공구 노반신설 기타공사 감독 권한대행 등 건설사업관리용역	2021-01-19	2026-09-18	2,580	1,696	884

한국철도시설공단	군장국가산단 인입철도 제1공구 노반 건설공사 전면책임감리용역	2013-05-15	2025-02-28	2,526	2,526	0

전라남도	금강천 하천재해예방사업 건설사업관리용역	2022-06-13	2028-03-29	2,349	1,377	973

한국도로공사 본사	파주~양주간 건설사업관리	2019-01-02	2024-12-31	2,318	2,318	0

전라남도 광양시	광양 동서천 차집관로 정비사업 외 1건 통합건설사업관리용역	2021-11-26	2026-10-11	2,299	1,774	524

전라북도 전주시	중앙(6,7분구) 외 2개분구 처리구역 하수관로정비사업 통합건설사업관리용역	2023-05-08	2027-05-07	2,296	1,296	1,000

환경부 낙동강유역환경청	평강천 중곡2지구 하천환경정비사업 건설사업관리(시공단계) 용역	2025-02-19	2030-01-23	2,195	142	2,053

경기도	신평~심곡 도로확포장공사 감독권한대행 등 건설사업관리용역	2025-05-01	2029-04-09	2,178	390	1,788

부산광역시 부산교통공사	부산도시철도사상~하단선 1공구건설사업관리	2016-10-17	2026-12-31	2,116	2,116	0

전라북도 익산시 상하수도사업단	익산 남부2-1, 2-2배수분구 하수관로 정비사업 건설사업관리 용역	2021-07-22	2025-11-21	2,113	1,960	153

환경부 낙동강유역환경청	남강 진주지구 하천환경정비사업 건설사업관리(시공단계)용역	2024-09-26	2028-09-04	2,105	38	2,068

한국토지주택공사	남양주왕숙 공공주택지구 조성공사 2공구 시공단계 감독권한대행 등 건설사업관리용역	2024-09-30	2030-04-30	2,093	220	1,873

한국철도시설공단	서해선(홍선~송산)5, 6공구노반건설사업관리	2015-05-18	2025-09-30	2,036	1,990	46

기 타	158,812	90,429	68,383

관공사 소계	439,749	263,892	175,856

민간공사	설계	㈜HJ중공업	충북선 고속화 제3공구 노반 건설공사(T/K) 실시설계용역	2025-06-17	2027-02-28	8,059	523	7,536

㈜HJ중공업	충북선 고속화 제3공구 노반 건설공사(T/K)	2024-10-10	2025-06-30	6,665	6,665	0

코오롱글로벌㈜	광주송정~순천 철도건설 제3공구 건설공사(T/K) 실시설계	2024-10-30	2025-06-30	6,245	4,289	1,956

코오롱글로벌㈜	여주~원주 복선전철 제2공구 노반건설공사 실시설계용역	2022-07-29	2023-09-30	5,778	5,149	628

㈜HJ중공업	새만금 국제공항 건설공사(T/K) 실시설계용역	2024-08-30	2025-02-28	5,130	3,907	1,223

㈜케이씨씨건설	여주~원주 복선전철 제1공구 건설공사 실시설계 설계용역	2022-08-12	2023-05-03	5,117	5,117	0

현대건설㈜	수도권 광역급행철도 C노선 실시설계	2021-09-01	2025-09-30	5,012	4,351	661

㈜HJ중공업	신분당선 광교~호매실 복선전철 제1공구 건설공사(T/K) 실시설계	2023-01-03	2024-03-31	4,831	4,831	0

㈜HJ중공업	수서~광주 복선전철 제2공구 건설공사 T/K	2023-07-25	2024-02-29	4,183	4,183	0

㈜HJ중공업	강동하남남양주선 광역철도 4공구 건설공사(T/K)	2025-08-21	2026-04-30	3,786	143	3,643

유진기업㈜	구리시 한강변 도시개발사업 (G·B해제 등) 통합 인·허가 용역	2021-06-29	중지중	2,970	511	2,459

쌍용건설㈜	가덕도신공항 접근철도 제2공구 건설공사(T/K) 기본설계	2025-04-01	2025-12-09	2,746	2,249	497

현대건설㈜	가덕도 신공항 부지조성공사 기본 및 실시설계 T/K	2024-11-01	2026-04-30	2,529	2,263	265

㈜HJ중공업	새만금 국제공항 건설공사 T/K	2023-03-20	2023-10-31	2,195	2,195	0

기 타	18,258	14,502	3,756

감리	용인일반산업단지㈜	용인 반도체클러스터 일반산업단지 부지조성공사 건설사업관리용역	2022-02-07	2027-03-31	3,690	1,621	2,069

기 타	6,349	4,432	1,918

민간공사 소계	93,542	66,931	26,612

해외공사	설계	㈜HJ중공업	필리핀 세부 신항만 건설공사 실시설계 용역[설계비] 및 따굼 홍수조절사업 타당성 검토[기술용역비]	2024-09-01	2026-04-30	2,800	881	1,919

인도네시아 공공주택사업부	인도네시아 동부 지역 주요 호수 수자원 관리 계획 (Cascade Mahakam)	2021-01-01	중지중	2,384	2,105	279

알제리 ANESRIF	알제리 제할다~구라야 전철화 신철도노선의 APD및 DCE설계(실시설계 및 시공사용입찰서작성)	2016-03-22	중지중	2,126	150	1,976

기 타	15,530	10,612	4,918

해외공사 소계	22,840	13,748	9,092

합계	556,131	344,571	211,560

※ 전체 계약현황(도급액 2,000백만원 미만 현장은 기타로 분류)을 포함하였습니다.※ 단수차이 조정으로 인해 본문 및 주석과 약간의 차이가 있을 수 있습니다.