동부건설 반기보고서 (2025.06)
1. 공시내용 진행 및 변경사항

가. 투자판단관련주요경영사항 등

공시일자	제목	공시내용	공시사항의 진행상황 등

2017.10.20	기타 경영사항(자율공시)	(1) 서초중앙하이츠 1,2구역 주택재건축정비사업 시공사 선정 (2) 주요내용 - 사업명 : 서초중앙하이츠 1,2구역 주택재건축정비사업 - 위 치 : 서울시 서초구 방배동 1000-3, 1000-4번지 (구역면적 : 2,007평) - 시공사 선정에 대한 공시이며, 공사도급계약체결과정에서 계약금액 및 일정등은 변경될 수 있음 - 향후 본계약 체결할 경우 확정된 내용을 공시할 예정임	- 2017.10.20 시공사 선정 - 2018.04.25 사업시행인가

2019.09.30	투자판단관련주요경영사항	(1) 북변5구역 도시환경정비사업 시공사 선정 (2) 주요내용 - 사업명 : 북변5구역 도시환경정비사업 - 위 치 : 경기도 김포시 북변동 380-8번지 일원 (구역면적 : 34,794평) - 시공사 선정에 대한 공시이며, 공사도급계약체결과정에서 계약금액 및 일정등은 변경될 수 있음 - 향후 본계약 체결할 경우 확정된 내용을 공시할 예정임	- 2019.09.28 시공사 선정 - 2019.12.27 공사도급가계약 체결 - 2022.02 조합설립변경인가 - 2022.12 건축심의 - 2024.04 사업시행 변경인가 - 2025.10 관리처분인가 - 2028.03 착공 예정

2019.12.13	투자판단관련주요경영사항	(1) 삼흥연립 주택재건축정비사업 공사도급가계약 체결 (2) 주요내용 - 사업명 : 삼흥연립 주택재건축정비사업 - 위 치 : 서울시 강북구 수유동 486-2외 1필지 (구역면적 : 2,794평) - 시공사 선정에 대한 공시이며, 공사도급계약체결과정에서 계약금액 및 일정등은 변경될 수 있음 - 향후 본계약 체결할 경우 확정된 내용을 공시할 예정임	- 2019.10.19 시공사 선정 - 2019.12.13 공사도급가계약 체결 - 2021.12 사업시행변경인가 - 2024.06 고도지구 완화 고시 - 2025.02 건축심의 통과 - 2025.10 사업시행변경인가

2020.08.28	투자판단관련주요경영사항	(1) 고덕대우아파트 소규모재건축정비사업 공사도급가계약 체결 (2) 주요내용 - 사업명 : 고덕대우아파트 소규모재건축정비사업 - 위 치 : 서울시 강동구 고덕동 470번지 - 본 건은 공사도급가계약체결에 대한 공시이며, 공사도급계약체결과정에서 계약금액, 일정, 본계약 체결 여부 등은 변경될 수 있음 - 향후 본계약 체결할 경우 확정된 내용을 공시할 예정임	- 2020.05.23 시공사 선정 - 2021.12 지구단위계획 수립 - 2025.08 건축통합심의 총회 - 2026.02 사업시행(관리처분)인가 예정 - 2027.01 착공 예정

2021.01.10	투자판단관련주요경영사항	(1) 상계2구역 주택재개발정비사업 시공사 선정 (2) 주요내용 - 사업명 : 상계2구역 주택재개발정비사업 - 위 치 : 서울시 노원구 상계동 111-206번지 일원 (구역면적 : 30,504평) - 시공사 선정에 대한 공시이며, 공사도급계약체결과정에서 계약금액 및 일정등은 변경될 수 있음 - 향후 본계약 체결할 경우 확정된 내용을 공시할 예정임	- 2021.01.10 시공사 선정 - 2023.07 사업시행변경인가 - 2023.12 관리처분인가 - 2028.02 착공 예정

2022.05.19	투자판단관련주요경영사항	(1) 중부고속도로 364k 하남드림휴게소 환승형 복합휴게시설 개발 민자유치 사업 우선협상대상자 선정 (2) 주요내용 - 사업명 : 중부고속도로 364k 하남드림휴게소 환승형 복합휴게시설 개발 민자유치 사업 - 위 치 : 경기도 하남시 천현동(중부고속도로 통영기점 364㎞) - 향후 본계약 체결할 경우 확정된 내용을 공시할 예정임	- 2022.05.19 우선협상대상자 선정 - 2022.07.06 사업협약 체결 - 2024.02.01 GB변경 수요조사 신청 - 2025.12 GB변경 수립 승인 예정 - 2026.하반기 착공 예정 - 2029.상반기 준공 예정

2022.06.232022.07.212022.08.05	주요사항보고서(유상증자결정)	(1) 변경회생계획(2016)에 근거한 제3자배정 유상증자 결정 (2) 주요내용 - 변경회생계획 인가 시 채권금액 미확정 채권자 중 2022년 2분기에 채권금액이 확정된 채권자를 대상으로 32,153주를 출자 전환하고자 주요사항보고서(유상증자결정)를 공시함 - 제3자배정 대상자의 증권계좌 미제공 등으로 인해 신주의 상장 예정일이 연기됨 - 추후 확정시 재공시 및 정기 보고서에 반영할 예정임	- 2022.06.23 제15차 이사회 가결 - 2022.08.05 상장 예정일 연기에 따른 정정공시

2022.11.15	기타 경영사항(자율공시)	(1) 인천국제공항 아트허브 미술품 수장고 개발사업 실시협약 체결 (2) 주요내용 - 사업명 : 인천국제공항 아트허브 미술품 수장고 개발사업 - 위 치 : 인천광역시 중구 운서동 2959 및 3233 일원 - 향후 본계약 체결할 경우 확정된 내용을 공시할 예정임	- 2022.01.07 제3자제안 공고 - 2022.02.16 사업제안서 제출 - 2022.03.02 우선협상대상자 선정 - 2022.11.14 실시협약 체결 - 2024.09.12 공항개발사업 시행허가 - 2025.하반기 착공 예정

2024.02.01	주요사항보고서(영업정지)	(1) 토목건축공사업, 조경공사업에 대한 영업정지 8개월(2024.04.01 ~ 2024.11.30) (국토교통부) (2) 주요내용 - 행정처분에 대한 집행정지 신청 및 행정처분 취소소송을 통해 적극 대응 중 - 영업정지 행정처분에 대한 집행정지 신청이 받아들여지며, 행정처분 취소소송의 판결시까지 당사의 영업활동에 영향이 없음	- 2024.02.01 행정처분 통지 - 2024.02.05 행정처분 취소소송 제기, 집행정지 신청 - 2024.02.27 집행정지 인용 결정 (별도 공시) - 2025.08월 취소소송 변론 진행중

2024.02.08	주요사항보고서(영업정지)	(1) 토목건축공사업에 대한 영업정지 1개월(2024.03.01 ~ 2024.03.31) (서울시, 품질시험) (2) 주요내용 - 행정처분에 대한 집행정지 신청 및 행정처분 취소소송을 통해 적극 대응 중 - 영업정지 행정처분에 대한 집행정지 신청이 받아들여지며, 행정처분 취소소송의 판결시까지 당사의 영업활동에 영향이 없음	- 2024.02.08 행정처분 통지 - 2024.02.13 행정처분 취소소송 제기, 집행정지 신청 - 2024.03.12 집행정지 인용 결정 (별도 공시) - 2025.08월 취소소송 변론 진행중

2024.05.03	거래처와의거래중단	(1) 인천검단AA13BL 무량판 붕괴에 대한 LH의 입찰제한 행정처분 (2024.05.22~2025.05.21.) (2) 주요내용 - 행정처분에 대한 집행정지 신청 및 행정처분 취소소송을 통해 적극 대응 중 - 영업정지 행정처분에 대한 집행정지 신청이 받아들여지며, 행정처분 취소소송의 판결시까지 당사의 영업활동에 영향이 없음	- 2024.05.03. 행정처분 통지 - 2024.05.03. 행정처분 취소소송 제기, 집행정지 신청 - 2024.05.13. 집행정지 인용 결정 (별도 공시) - 2025.08월 취소소송 변론 진행중

2024.10.302024.11.19	주요사항보고서(영업정지)	(1) 인천검단AA13BL 토목건축공사업에 대한 영업정지 1개월(2024.12.01. ~ 2024.12.31) (서울시, 안전) (2) 주요내용 - 행정처분에 대한 집행정지 신청 및 행정처분 취소소송을 통해 적극 대응 중 - 영업정지 행정처분에 대한 집행정지 신청이 받아들여지며, 행정처분 취소소송의 판결시까지 당사의 영업활동에 영향이 없음	- 2024.10.30. 행정처분 통지 - 2024.11.01. 행정처분 취소소송 제기, 집행정지 신청 - 2024.11.18. 집행정지 인용결정 - 2024.12.02. 서울시 즉시항고 - 2025.01.07. 항고이유제출 - 2025.08월 취소소송 변론 진행중

2025.05.15	투자판단관련주요경영사항	(1) 평택고덕 A-12BL 및 A-27BL, A-65BL 통합형 민간참여 공공주택건설사업 (2) 주요내용 - 사업명 : 평택고덕 A-12BL 및 A-27BL, A-65BL 통합형 민간참여 공공주택건설사업 - 위 치 : 경기도 평택시 고덕국제화 계획 지구 내 - 시공사 선정에 대한 공시이며, 공사도급계약체결과정에서 계약금액 및 일정등은 변경될 수 있음 - 향후 본계약 체결할 경우 확정된 내용을 공시할 예정임	- 2025.08 사업협약서 체결 예정 - 2025.12 평택고덕 A-12BL, A-65BL 착공 예정 - 2028.06 평택고덕 A-27BL 착공 예정

2025.06.30	투자판단관련주요경영사항	(1) 시흥3동 972번지 일대 모아타운 시공자 선정 (2) 주요내용 - 사업명 : 시흥3동 972번지 일대 모아타운 - 위 치 : 서울특별시 금천구 시흥동 972번지 일대 - 시공사 선정에 대한 공시이며, 공사도급계약체결과정에서 계약금액 및 일정등은 변경될 수 있음 - 향후 본계약 체결할 경우 확정된 내용을 공시할 예정임	- 2025. 06. 28. 시공자 선정 - 2025. 09. 공사도급계약 체결 - 2025. 12. 관리계획 고시 - 2026. 05. 건축통합심의 - 2027. 08. 사업시행(관리처분)계획인가 - 2028. 06. 착공

2025.06.30	투자판단관련주요경영사항	(1) 천호동 145-66 일대 가로주택정비사업 시공자 선정 (2) 주요내용 - 사업명 : 천호동 145-66 일대 가로주택정비사업 - 위 치 : 서울특별시 강동구 천호동 145-66번지 일원 - 시공사 선정에 대한 공시이며, 공사도급계약체결과정에서 계약금액 및 일정등은 변경될 수 있음 - 향후 본계약 체결할 경우 확정된 내용을 공시할 예정임	- 2024.08. 조합설립인가 - 2025.06. 시공사 선정

나. 단일판매ㆍ공급계약체결 공시 진행사항

(단위 : 백만원)

공시일자*1)	계약내역(공사명)	계약금액총액*2)	판매·공급금액	대금수령금액	대금 미수령 사유	향후 추진계획	변동 가능성

당기	누적	당기	누적	판매·공급 이행	대금 수령

2022.02.25	- 계약명: 서울 관악구 신림동 복합시설 신축공사 - 계약상대방: (유)아이원산업개발 - 계약기간: 실착공일로부터 28개월	85,250	-	209	-	-	착공 미정으로 공사대금 수령 미정	공매 재추진 확인 및 당사 대여금 회수 가능 금액 점검	착공 미정으로 공사대금 수령 미정	대주의 공매재추진 여부에 따라 대여금 회수 가능 여부 판단

2024.12.20	- 계약명: 고속국도 제14호선 함양-창녕간 건설공사(제2공구) - 계약상대방: 한국도로공사 - 계약기간: 2018.02.23~2026.12.31	98,105	5,773	82,365	13,083	89,573	-	계약에 따른 공급 일정에 맞춰 공정 진행 중	공정 진행률에 따라 순차적으로 기성 대금 청구 수령	향후 설계 및 계약 조건 등에 대한 변경 가능성 존재.

2025.06.19	- 계약명: 광명~서울 고속도로 민간투자사업 - 계약상대방: 서서울고속도로(주) - 계약기간: 2019.03.27~2027.12.31	115,102	8,448	44,135	10,369	39,321	-	'25년 6월 18일 변경 금융약정 체결 완료	공정 진행률에 따라 순차적으로 기성 대금 청구 수령	태영 추가공사도급계약(3)에 대한 수급인 변경 요청 대응 중

2019.12.27	- 계약명: 행정중심복합도시 2-4생활권 어반아트리움 복합시설 개발사업(세종 P4) - 계약상대방: (주)세성 - 계약기간: 미정	61,348	6	22,331	-	12,478	-	지구단위계획 변경을 통한 사업성 개선 및 사업 재개 (25년 12월내 지구단위계획 변경 목표)	착공 미정으로 공사대금 수령 미정	지구단위계획(변경) 확정 후 사업구도 및 도급계약 변경 예상

2025.01.21	- 계약명: 고속국도 제400호선 김포~파주간 건설공사(제2공구) - 계약상대방: 한국도로공사 - 계약기간: 2020.04.13~2027.12.31	117,142	8,104	59,050	11,443	71,070	-	공급 이행 일정에 기반하여 단계별 공정 진행 중	현재 공정에 따라 기성청구 예정	설계 변경 또는 계약 내용 조정 등 일부 변동 여지 존재.

2020.08.04	- 계약명: 부산감만1구역 주택재개발정비사업조합 - 계약상대방: 감만1구역 재개발 정비사업조합 - 계약기간: 실착공일로부터 42개월	471,639	94	1,415	-	-	사업지연(비대위, 임원해임 등)	조합 정상화 이후 공사도급변경계약, 기금투자재심의 예정 - 관리처분변경인가 이후 착공 예정	좌동	공사도급계약 변경 협의 예정 (일정 미정)

2020.08.28	- 계약명: 인천 검단 16호 공원 개발사업 비공원시설 신축 공사 - 계약상대방: 검단16파크 주식회사 - 계약기간: 착공계 제출일로부터 31개월	124,316	-	-	-	-	'22.12 사업계획승인 당시 사업부지 진입가능한 도로 개통이 되어야 착공 및 분양이 가능하다는 조건부 승인을 받았지만, 해당 도로개설의 시행자인 인천시의 예산부족으로 사업진행 불가했음. 하지만, 현재 해당 도로개설의 시행자로 민간이 결정되어 사업 진행 중에 있음	'25.3月 리파이낸싱 완료하여 기존 PF 상환'25.하반기 아파트 본공사 착공 및 분양 예정 (민간공원개발행위특례사업으로서, 분양가 등 인천시 협의 필요)	'25.하반기 아파트 본공사 착공에 따른 기성청구 예정	공사도급계약을 '25.8月 체결하여 현재 공사도급계약에 대한 변동가능성은 없음

2023.12.26	- 계약명: 양주회천 A3BL 민간참여 공공주택건설사업 - 계약상대방: 한국토지주택공사 - 계약기간: 미정	79,802	17	781	-	-	토지가용시기가 '26년01월으로 사업지연(착공 지연)	국토교통부 민관합동 PF 조정위원회 중재를 통한 사업정상화 추진 사업유형(도급형) 변경 및 적정공사비 반영 등 사업성 개선 추진	예정된 판매공급이행 계획에 의거 추후 대금 수령 예정	국토교통부+감사원+LH+부동산원, 최종 조정안 하반기중 확정 예정

2024.12.02	- 계약명: 인천검단AA13-1BL 5공구, AA13-2BL 6공구 및 인천신문 아파트 건설공사 - 계약상대방: 한국토지주택공사 - 계약기간: 2020.12.31~2028.08.31	88,055	2,816	74,727	180	50,906	-	해당 현장 탈퇴 조율 진행신문아파트는 적기이행하여 현장종료 예정	탈퇴 조율 진행에 의거 대금 수령 일정 미정	변동 가능성 존재 (해당 현장 탈퇴 조율 진행)

2022.10.18	- 계약명: 종광대2구역 주택재개발정비사업 - 계약상대방: 종광대2구역 주택재개발정비사업조합 - 계약기간: 실착공일로부터 30개월	131,160	262	5,483	-	-	문화재 발굴조사로 인한 지연('25.02.19 매장분과위원회에서 문화재 보존 방안 최종 결정)	문화재 현지보존 결정에 따른 사업 철수 절차 진행 예정	전주시 보상협의 및 채권회수 조치 진행	향후 철수 계획에 따른 일정 변동가능성 있음

2021.03.15	- 계약명: 대구 수성구 파동 공동주택 신축공사 - 계약상대방: (주)필우산업개발 - 계약기간: 실착공기준 29개월	66,233	181	25,626	-	-	사업순연	공사 착공기한 연장('27.03 착공예정)	착공 및 분양시 공사대금 수령 예정	분양 저조시 공사대금 수령 지연 예상

2024.12.24	- 계약명: 호남고속철도2단계(고막원~목포) 제2공구 건설공사 - 계약상대방: 국가철도공단 - 계약기간: 2021.06.29~2025.12.31	142,092	10,991	62,593	24,400	82,681	-	계약상 공급 의무 이행 계획에 따라 공정 진행 중	기성 기준에 따른 대금 수령이 순차적으로 예정 중	공사 진행 과정 내 설계 및 계약 범위 변동 발생 가능성 있음.

2025.02.06	- 계약명: 인천검단 AA-21BL 아파트 건설공사 7공구 - 계약상대방: 한국토지주택공사 - 계약기간: 2021.12.31~2026.08.07	143,787	32,720	92,072	17,449	59,435	-	계약에 따른 공사일정에 따라 정상 공정진행중	공정진행률에 따라 순차적으로 기성 대금 청구수령	향후 설계변경 가능성 있음

2021.12.15	- 계약명: 고성 청간리 공동주택 신축사업 - 계약상대방: (주)지음 - 계약기간: 실착공일로부터 31개월	61,511	-	-	-	-	미착공	공사비 상승과 공사여건 악화, 시공불가 요인으로 인해 도급계약해지 예정	도급계약해지 예정에 의거, 대금 수령 미정	공사비 상승과 공사여건 악화, 시공불가 요인으로 인해 도급계약해지 예정

2021.12.24	- 계약명: 생연동 498-10번지 일원 가로주택정비사업 공동주택 신축공사 - 계약상대방: (주)하나자산신탁 - 계약기간: 실착공 후 40개월	83,682	-	-	-	-	분양경기 하락에 따른 인허가등 사업일정 순연으로 착공 지연	시장상황을 감안한 사업추진 예정	좌동	공사도급계약 변경 협의 예정 (일정 미정)

2021.12.30	- 계약명: 동해안권경제자유구역 망상글로벌리조트 2지구 개발사업 - 계약상대방: 엠에스호텔앤리조트주식회사 - 계약기간: 미정	262,900	-	-	-	-	실시계획 승인(23년 11월) 후 설계, 토지수용, 인허가 등 진행 중	사업시행자 엠에스호텔앤리조트(SPC)와 협의하여 착공 시기 조율 예정(27년 착공 예상)	향후 예정된 착공 시기에 의거 공사대금 수령 예정	건축허가 후 (건축개요 확정) 도급계약 변경 예상

2021.12.30	- 계약명: 동해안권경제자유구역 망상글로벌리조트 3지구 개발사업 - 계약상대방: 엠에스글로벌리조트주식회사 - 계약기간: 미정	373,100	-	-	-	-	실시계획 승인(22년 12월) 후 설계, 토지수용, 인허가 등 진행 중	사업시행자 엠에스글로벌리조트(SPC)와 협의하여 착공 시기 조율 예정(27년 착공 예상)	향후 예정된 착공 시기에 의거 공사대금 수령 예정	건축허가 후 (건축개요 확정) 도급계약 변경 예상

2022.01.03	- 계약명: 숭인동 61번지 일대 가로주택정비사업 - 계약상대방: 숭인동 61번지 일대 가로주택정비사업조합 - 계약기간: 실착공일로부터 30개월	67,976	-	-	-	-	사업방식 변경으로 인한 일정 지연 (가로주택정비사업 → 모아타운)	'25.10. 모아타운 변경(관리계획 승인), '28.09. 착공	착공 이후 기성 청구에 따른 대금 수령 예정	향후 관리계획, 설계, 도급계약 변경 등의 변동 가능성 있음

2024.12.27	- 계약명: 남원주역세권 A-3BL, 충남도청(내포) 신도시 RM-5BL 통합형 민간참여 공공주택건설사업 - 계약상대방: 한국토지주택공사 - 계약기간: 2021.12.31~2027.12.31	109,144	11	1,195	-	-	내포신도시 분양경기 하락으로 인한 사업지연(착공 지연)	국토교통부 민관합동 PF 조정위원회 중재를 통한 사업정상화 추진 사업유형(도급형) 변경 및 적정공사비 반영 등 사업성 개선 추진	사업정상화 추진에 따라 향후 예정된 착공 시기에 의거 공사대금 수령 예정	국토교통부+감사원+LH+부동산원, 최종 조정안 하반기중 확정 예정

2022.03.18	- 계약명: 명지파크 가로주택정비사업 - 계약상대방: 명지파크 가로주택정비사업조합 - 계약기간: 실착공일로부터 32개월	64,600	-	-	-	-	사업성저하로 인한 사업순연	'25년 조합원 분양계약, 사업비대출'26년 이주,철거 이후 착공 예정	좌동	공사도급계약 변경 협의 예정 (일정 미정)

2022.04.07	- 계약명: 거제 상동2지구 공동주택 신축공사 - 계약상대방: 거제상동2지구(주) - 계약기간: 착공계 제출일로부터 32개월	280,149	-	28	-	-	미착공	'25.12월 내 착공 및 분양 예정	착공 및 분양시 공사대금 수령 예정	인허가 및 착공 지연시 대금수령 지연 가능

2022.11.25	- 계약명: 대구 칠성동2가 주상복합 신축공사 - 계약상대방: (주)한국토지신탁 - 계약기간: 실착공일로부터 41개월	90,861	13,329	62,609	6,412	53,369	-	계약에 따른 공사일정에 따라 정상 공정진행중	공정진행률에 따라 순차적으로 기성 대금 청구수령	분양 저조시 공사대금 수령 지연 예상

2022.05.30	- 계약명: 서신동 295-45번지 일원 가로주택정비사업 - 계약상대방: 서신동 295-45번지 일원 가로주택정비사업조합 - 계약기간: 실착공일로부터 42개월	79,893	-	-	-	-	사업지연	'27년 08월 PF대출 시 대여금 전액 회수 예정	착공 이후 기성 청구에 따른 대금 수령 예정	향후 설계변경, 도급계약 변경 등의 변동 가능성 있음

2022.05.30	- 계약명: 서신동 295-76번지 일원 가로주택정비사업 - 계약상대방: 서신동 295-76번지 일원 가로주택정비사업조합 - 계약기간: 실착공일로부터 44개월	82,573	-	-	-	-	사업지연	'27년 08월 PF대출 시 대여금 전액 회수 예정	착공 이후 기성 청구에 따른 대금 수령 예정	향후 설계변경, 도급계약 변경 등의 변동 가능성 있음

2024.11.25	- 계약명: 새만금 신항 접안시설(1단계) 축조공사 - 계약상대방: 해양수산부 - 계약기간: 2022.08.10~2026.01.20	93,304	10,586	63,854	9,045	85,495	-	계약된 납품·공급 일정에 따라 시공이 진행 중	공정률 도달에 따른 기성청구 예정	향후 설계변경, 도급계약변경 등의 변동 가능성 있음

2025.03.11	- 계약명: 제2여객터미널 확장 골조 및 마감공사(서편) - 계약상대방: 인천국제공항공사 - 계약기간: 2020.12.03~2025.10.31	77,443	1,746	70,402	1,540	76,458	-	'25년 하반기 내 도급변경 진행 예정	공정진행률에 따라 순차적으로 기성 대금 청구수령	변동 가능성 존재

2022.12.29	- 계약명: 삼신8차아파트 가로주택정비사업 - 계약상대방: 삼신8차아파트 가로주택정비사업조합 - 계약기간: 실착공일로부터 37개월	87,324	-	-	-	-	사업지연	'26년 2월 PF대출 시 대여금 전액 회수 예정	착공 이후 기성 청구에 따른 대금 수령 예정	향후 설계변경, 도급계약 변경 등의 변동 가능성 있음

2025.03.11	- 계약명: 서울도시철도7호선 청라국제도시연장 6공구 건설공사 (지하철7-6공구) - 계약상대방: 인천광역시 도시철도건설본부 - 계약기간: 2022.02.21~2027.10.17	79,290	10,421	32,564	14,866	34,552	-	공급 계획 일정 내 부합하여 공정이 원활히 진행됨	'25년 1분기 대금수령 완료	계획 변경, 설계 조정, 계약 수정 등의 사유로 변동 가능성 내재되어 있음

2024.11.27	- 계약명: 부천대장 공공주택지구 조성공사 1공구 - 계약상대방: 한국토지주택공사 - 계약기간: 2023.05.17~2027.10.16	99,539	3,429	12,275	1,264	13,199	-	공급 계획 일정 내 부합하여 공정이 원활히 진행됨	'25년 1분기 대금수령 완료	계획 변경, 설계 조정, 계약 수정 등의 사유로 변동 가능성 내재되어 있음

2023.05.23	- 계약명: 엘살바도르 로스초로스 교량건설 및 도로확장사업 - 계약상대방: 엘살바도르 공공사업교통부 - 계약기간: 착공일로부터 36개월	485,824	54,924	172,781	19,660	200,171	-	공급 계획 일정 내 부합하여 공정이 원활히 진행됨	'25년 1분기 대금수령 완료	계획 변경, 설계 조정, 계약 수정 등의 사유로 변동 가능성 내재되어 있음

2023.06.02	- 계약명: 평택~오송 2복선화 제4공구 건설공사 - 계약상대방: 국가철도공단 - 계약기간: 2023.06.02~2028.06.01	159,697	10,800	33,144	23,100	48,397	-	계약에 따른 공급 일정에 맞춰 공정 진행 중	계약상 기성 조건 충족에 따라 대금 청구 예정	설계 변경 또는 계약 내용 조정 등 일부 변동 여지 존재.

2023.06.30	- 계약명: 의왕오전다구역 주택재개발정비사업 - 계약상대방: 의왕오전다구역 주택재개발정비사업조합 - 계약기간: 실착공일로부터 43개월	327,372	-	-	-	-	이주 지연 및 청산자 협의지연(다사랑 병원 외)로 인한 사업지연	조합임원 해임에 따른 사업진행 협의	착공 이후 기성 청구에 따른 대금 수령 예정	향후 설계변경, 도급계약 변경 등의 변동 가능성 있음

2023.12.01	- 계약명: 수도권광역급행철도 C노선(GTX-C) 민간투자시설사업 - 계약상대방: 지티엑스씨 주식회사 - 계약기간: 착공일로부터 60개월	383,225	1,263	10,147	-	-	미착공	발주처-건설사 컨소시엄 간 사업조건 협의 중	사업정상화 추진 및 향후 예정된 착공 시기에 의거 공사대금 수령 예정	총사업비 증액 기재부 협의 중

2023.12.19	- 계약명: 월곶~판교 복선전철 제2공구 노반신설 기타공사 - 계약상대방: 국가철도공단 - 계약기간: 2023.12.19~2028.11.21	197,325	8,370	14,290	-	26,862	-	공급 이행 일정에 기반하여 단계별 공정 수행 중	계획된 공정 진척에 따른 단계별 기성 청구 예정	공사 진행 과정 내 설계 및 계약 범위 변동 발생 가능성 있음.

2023.12.29	- 계약명: 경기고양 기업성장센터 건립공사 - 계약상대방: 경기주택도시공사 - 계약기간: 2024.12.01~2028.12.31	80,144	29	386	-	61	-	'25년 09월 착공예정	공정진행률에 따라 순차적으로 기성 대금 청구수령	변동 가능성 존재

2025.05.21	- 계약명: 대한민국 축구종합센터 신축공사 - 계약상대방: 사단법인 대한축구협회 - 계약기간: 2024.01.24~2025.08.29	79,041	35,420	64,073	28,265	64,201	-	계약에 따른 공사일정에 따라 정상 공정진행중	공정진행률에 따라 순차적으로 기성 대금 청구수령	향후 설계변경 가능성 있음

2024.04.01	- 계약명: 대방동군부지 및 남양주 양정역세권 S-8BL 통합형 민간 참여 공공주택건설사업 - 계약상대방: 한국토지주택공사 - 계약기간: 2024.03.29~2032.12.31	93,224	9	693	-	-	미착공 - 토지가용시기 28년 8월(대방) / 27년 12월(양정)	대방동 : 28년 8월 착공남양주양정S8 : 27년 12월 착공	향후 예정된 착공 시기에 의거 공사대금 수령 예정	변동 가능성 존재

2024.04.30	- 계약명: 울산 남구 신정동 공동주택 신축공사 - 계약상대방: 주식회사 영우디앤씨 - 계약기간: 실착공일로부터 38개월	106,070	5,977	6,172	4,966	4,966	-	'25.01 착공 및 '25.03 분양	공정진행률에 따라 순차적으로 기성 대금 청구수령	향후 설계변경, 도급계약 변경 등의 변동 가능성 있음

2025.05.26	- 계약명: 화성동탄2 A76-2BL 민간참여 공동주택사업 - 계약상대방: 경기주택도시공사 - 계약기간: 2025.05.31~2028.07.31	86,762	1,197	1,737	-	531	-	'25년 5월 말 착공으로 추후 설계변경 예정	공정진행률에 따라 순차적으로 기성 대금 청구수령	향후 설계변경, 도급계약 변경 등의 변동 가능성 있음

2024.06.05	- 계약명: 서울양천우체국 복합청사 건립공사 - 계약상대방: 조달청 - 계약기간: 2024.06.20~2028.07.28	96,887	4,113	6,993	6,280	17,325	-	계약에 따른 공사일정에 따라 정상 공정진행중	공정진행률에 따라 순차적으로 기성 대금 청구수령	향후 설계변경 가능성 있음

2024.06.19	- 계약명: 춘천~속초 철도건설 제2공구 노반신설 기타공사 - 계약상대방: 국가철도공단 - 계약기간: 2024.06.19~2029.03.19	204,814	1,210	2,514	3,619	35,119	-	계약상 공급 의무 이행 계획에 따라 공정 진행 중	공정 정상 진행에 따른 기성수금 예정	향후 설계변경, 도급계약변경 등의 변동 가능성 있음

2025.07.07	- 계약명: 부산항 진해신항 준설토투기장(3구역) 호안(1공구) 축조 공사 - 계약상대방: 조달청 - 계약기간: 2024.06.27~2028.05.22	169,218	806	3,983	17,657	50,174	-	계약상 공급 의무 이행 계획에 따라 공정 진행 중	공정진행률에 따라 순차적으로 기성 대금 청구수령	향후 설계변경, 도급계약 변경 등의 변동 가능성 있음

2024.06.26	- 계약명: G-TOWN(지타운) 개발사업 신축공사 - 계약상대방: 지타운피에프브이 주식회사 - 계약기간: 착공일로부터 40개월	143,000	5,408	15,041	10,357	13,988	-	도급계약 내 소방분리 예정으로 '26년 도급감액 가능	공정진행률에 따라 순차적으로 기성 대금 청구수령	변동 가능성 존재

2024.06.28	- 계약명: 대장~홍대 광역철도 민간투자시설사업 건설공사 - 계약상대방: 서부광역메트로 주식회사 - 계약기간: 착공일로부터 72개월	268,934	-	-	-	-	미착공	금융약정 체결 후 '25년 4Q 착공 예정	향후 예정된 착공 시기에 의거 공사대금 수령 예정	8월 실시계획 승인, 9월 착공 목표현재 마포구 홍대입구역 이전 요청 협의 중

2024.07.18	- 계약명: 서탄공장 부품동 건립공사 및 열교환기동 증축 공사 - 계약상대방: (주)경동나비엔 - 계약기간: 2024.07.19~2026.02.18	138,270	42,072	55,748	39,406	62,770	-	계약상 공급 의무 이행 계획에 따라 공정 진행 중	공정 정상 진행에 따른 기성수금 예정	향후 설계변경, 도급계약변경 등의 변동 가능성 있음

2024.09.02	- 계약명: 강릉~제진 철도건설 제8공구 노반신설 기타공사 - 계약상대방: 국가철도공단 - 계약기간: 2024.09.02~2029.12.04	220,885	2,008	2,410	17,500	28,000	-	계약된 납품·공급 일정에 따라 시공이 진행 중	기성 기준 도달에 따른 기성청구 절차 진행 예정	계획 변경, 설계 조정, 계약 수정 등의 사유로 변동 가능성 내재되어 있음

2024.10.02	- 계약명: 남양주왕숙 A-3, B-1, B-2BL 및 하남교산 A-2BL 통합형 민간참여 공공주택건설사업 - 계약상대방: 한국토지주택공사 - 계약기간: 2024.09.30~2028.06.30	144,578	2,045	2,491	-	-	하남교산A2 착공 : 대금 9월부터 수령 예정왕숙 B1,B2 착공 : 3분기 부터 수령예정왕숙A3 :미착공 ('25년 하반기 착공예정)	왕숙 A3 : 25년 하반기 착공예정	향후 예정된 착공 시기에 의거 공사대금 수령 예정	변동 가능성 존재

2024.12.02	- 계약명: 남양주진접2 A-7BL 아파트 건설공사 6공구 - 계약상대방: 조달청(한국토지주택공사) - 계약기간: 2024.12.31~2027.11.02	95,403	371	381	3,500	3,500	-	연기된 일정에 따라 착공후 정상 공정진행중	공정진행률에 따라 순차적으로 기성 대금 청구수령	향후 설계변경 가능성 있음

2024.12.30	- 계약명: 남양주왕숙 A-25BL 민간참여 공공주택건설사업 - 계약상대방: 한국토지주택공사 - 계약기간: 2024.12.27~2028.12.31	193,899	-	-	-	-	미착공 - 토지가용시기 25년 12월 이후 예정	26년 1분기 착공예정	향후 예정된 착공 시기에 의거 공사대금 수령 예정	계획 변경, 설계 조정, 계약 수정 등의 사유로 변동 가능성 내재되어 있음

2025.01.23	- 계약명: 송파 창의혁신 공공주택 건설사업 [1,2단지] - 계약상대방: 조달청 - 계약기간: 2025.01.26~2028.10.21	155,628	853	853	-	-	사업승인 진행중(통합심의)	'25.08 통합심의 완료 예정'25.09 사업승인 완료 예정'25.11 착공 예정	향후 예정된 착공 시기에 의거 공사대금 수령 예정	변동 가능성 존재

2025.04.08	- 계약명: 평택고덕 A-56BL 민간참여 공공주택건설사업 - 계약상대방: 한국토지주택공사 - 계약기간: 2025.03.31~2028.12.31	104,299	311	311	-	-	미착공 - '25년 12월 착공예정	'25년 9월 착공예정	향후 예정된 착공 시기에 의거 공사대금 수령 예정	변동 가능성 존재

2025.06.18	- 계약명: 부산신항~김해간 고속국도 건설공사(제1공구) - 계약상대방: 한국도로공사 - 계약기간: 2025.06.25~2031.03.25	237,319	-	-	-	-	공정 착수 전 단계로 실질적 작업 미개시	계약 이행은 향후 공정 진전에 따라 순차적으로 진행 예정	착공 이후 기성청구에 따른 대금수령 예정	향후 설계변경, 도급계약변경 등의 변동 가능성 있음

2025.06.30	- 계약명: 고척동 모아타운 4,5,6구역 가로주택정비사업 - 계약상대방: 코리아신탁 주식회사 - 계약기간: 실착공일로부터 43개월	210,023	-	-	-	-	예정 일정에 의거, 건축심의 도면 협의 중	건축심의 준비중	착공 이후 기성 청구에 따른 대금 수령 예정	향후 설계변경, 도급계약 변경 등의 변동 가능성 있음

*1), 2) 계약별 최근 공시 기준으로 작성되었습니다.