동부건설 사업보고서 (2024.12)
1. 공시내용 진행 및 변경사항

가. 투자판단관련주요경영사항 등

공시일자	제목	공시내용	공시사항의 진행상황 등

2017.10.20	기타 경영사항(자율공시)	(1) 서초중앙하이츠 1,2구역 주택재건축정비사업 시공사 선정 (2) 주요내용 - 사업명 : 서초중앙하이츠 1,2구역 주택재건축정비사업 - 위 치 : 서울시 서초구 방배동 1000-3, 1000-4번지 (구역면적 : 2,007평) - 시공사 선정에 대한 공시이며, 공사도급계약체결과정에서 계약금액 및 일정등은 변경될 수 있음 - 향후 본계약 체결할 경우 확정된 내용을 공시할 예정임	- 2017.10.20 시공사 선정 - 2018.04.25 사업시행인가

2019.09.30	투자판단관련주요경영사항	(1) 북변5구역 도시환경정비사업 시공사 선정 (2) 주요내용 - 사업명 : 북변5구역 도시환경정비사업 - 위 치 : 경기도 김포시 북변동 380-8번지 일원 (구역면적 : 34,794평) - 시공사 선정에 대한 공시이며, 공사도급계약체결과정에서 계약금액 및 일정등은 변경될 수 있음 - 향후 본계약 체결할 경우 확정된 내용을 공시할 예정임	- 2019.09.28 시공사 선정 - 2019.12.27 공사도급가계약 체결 - 2022.02 조합설립변경인가 - 2022.12 건축심의 - 2024.04 사업시행 변경인가 - 2025.06 관리처분인가 - 2027.07 착공 예정

2019.12.13	투자판단관련주요경영사항	(1) 삼흥연립 주택재건축정비사업 공사도급가계약 체결 (2) 주요내용 - 사업명 : 삼흥연립 주택재건축정비사업 - 위 치 : 서울시 강북구 수유동 486-2외 1필지 (구역면적 : 2,794평) - 시공사 선정에 대한 공시이며, 공사도급계약체결과정에서 계약금액 및 일정등은 변경될 수 있음 - 향후 본계약 체결할 경우 확정된 내용을 공시할 예정임	- 2019.10.19 시공사 선정 - 2019.12.13 공사도급가계약 체결 - 2021.12 사업시행변경인가 - 2024.06 고도지구 완화 고시 - 2024.09 건축심의 접수 - 2025.09 사업시행변경인가

2020.08.28	투자판단관련주요경영사항	(1) 고덕대우아파트 소규모재건축정비사업 공사도급가계약 체결 (2) 주요내용 - 사업명 : 고덕대우아파트 소규모재건축정비사업 - 위 치 : 서울시 강동구 고덕동 470번지 - 본 건은 공사도급가계약체결에 대한 공시이며, 공사도급계약체결과정에서 계약금액, 일정, 본계약 체결 여부 등은 변경될 수 있음 - 향후 본계약 체결할 경우 확정된 내용을 공시할 예정임	- 2020.05.23 시공사 선정 - 2021.12 지구단위계획 수립 - 2025.08 건축통합심의 총회 - 2026.02 사업시행(관리처분)인가 예정 - 2027.01 착공 예정

2021.01.10	투자판단관련주요경영사항	(1) 상계2구역 주택재개발정비사업 시공사 선정 (2) 주요내용 - 사업명 : 상계2구역 주택재개발정비사업 - 위 치 : 서울시 노원구 상계동 111-206번지 일원 (구역면적 : 30,504평) - 시공사 선정에 대한 공시이며, 공사도급계약체결과정에서 계약금액 및 일정등은 변경될 수 있음 - 향후 본계약 체결할 경우 확정된 내용을 공시할 예정임	- 2021.01.10 시공사 선정 - 2023.07 사업시행변경인가 - 2023.12 관리처분인가 - 2027.03 착공 예정

2022.05.19	투자판단관련주요경영사항	(1) 중부고속도로 364k 하남드림휴게소 환승형 복합휴게시설 개발 민자유치 사업 우선협상대상자 선정 (2) 주요내용 - 사업명 : 중부고속도로 364k 하남드림휴게소 환승형 복합휴게시설 개발 민자유치 사업 - 위 치 : 경기도 하남시 천현동(중부고속도로 통영기점 364㎞) - 향후 본계약 체결할 경우 확정된 내용을 공시할 예정임	- 2022.05.19 우선협상대상자 선정 - 2022.07.06 사업협약 체결 - 2024. GB관리계획 수립 중 - 2026.하반기 착공 예정 - 2029.상반기 준공 예정

2022.06.232022.07.212022.08.05	주요사항보고서(유상증자결정)	(1) 변경회생계획(2016)에 근거한 제3자배정 유상증자 결정 (2) 주요내용 - 변경회생계획 인가 시 채권금액 미확정 채권자 중 2022년 2분기에 채권금액이 확정된 채권자를 대상으로 32,153주를 출자 전환하고자 주요사항보고서(유상증자결정)를 공시함 - 제3자배정 대상자의 증권계좌 미제공 등으로 인해 신주의 상장 예정일이 연기됨 - 추후 확정시 재공시 및 정기 보고서에 반영할 예정임	- 2022.06.23 제15차 이사회 가결 - 2022.08.05 상장 예정일 연기에 따른 정정공시

2022.11.15	기타 경영사항(자율공시)	(1) 인천국제공항 아트허브 미술품 수장고 개발사업 실시협약 체결 (2) 주요내용 - 사업명 : 인천국제공항 아트허브 미술품 수장고 개발사업 - 위 치 : 인천광역시 중구 운서동 2959 및 3233 일원 - 향후 본계약 체결할 경우 확정된 내용을 공시할 예정임	- 2022.01.07 제3자제안 공고 - 2022.02.16 사업제안서 제출 - 2022.03.02 우선협상대상자 선정 - 2022.11.14 실시협약 체결 - 2025.상반기 착공 예정

2023.01.13	투자판단관련주요경영사항	(1) 수도권광역급행철도 B노선(GTX-B) 민간투자사업 우선협상대상자 선정 (2) 주요내용 - 사업명 : 수도권광역급행철도 B노선(GTX-B) 민간투자사업 - 위 치 : 인천 송도 ~ 남양주 마석 연장 63km(재정사업구간 제외, 신설 40km, 공용 23km) - 향후 본계약 체결할 경우 확정된 내용을 공시할 예정임	- 2022.07.04 시설사업기본계획 고시 - 2022.11.04 시설사업기본계획 재고시 - 2022.12.19 사업제안서 제출 - 2023.01.13 우선협상대상자 통보 - 2024.03.06 실시협약 체결 - 2025.상반기 착공 예정

2024.02.01	주요사항보고서(영업정지)	(1) 토목건축공사업, 조경공사업에 대한 영업정지 8개월(2024.04.01 ~ 2024.11.30) (국토교통부) (2) 주요내용 - 행정처분에 대한 집행정지 신청 및 행정처분 취소소송을 통해 적극 대응 중 - 영업정지 행정처분에 대한 집행정지 신청이 받아들여지며, 행정처분 취소소송의 판결시까지 당사의 영업활동에 영향이 없음	- 2024.02.01 행정처분 통지 - 2024.02.05 행정처분 취소소송 제기, 집행정지 신청 - 2024.02.27 집행정지 인용 결정 (별도 공시) - 2025.03월 취소소송 변론 진행중

2024.02.08	주요사항보고서(영업정지)	(1) 토목건축공사업에 대한 영업정지 1개월(2024.03.01 ~ 2024.03.31) (서울시, 품질시험) (2) 주요내용 - 행정처분에 대한 집행정지 신청 및 행정처분 취소소송을 통해 적극 대응 중 - 영업정지 행정처분에 대한 집행정지 신청이 받아들여지며, 행정처분 취소소송의 판결시까지 당사의 영업활동에 영향이 없음	- 2024.02.08 행정처분 통지 - 2024.02.13 행정처분 취소소송 제기, 집행정지 신청 - 2024.03.12 집행정지 인용 결정 (별도 공시) - 2025.03월 취소소송 변론 진행중

2024.05.03	거래처와의거래중단	(1) 인천검단AA13BL 무량판 붕괴에 대한 LH의 입찰제한 행정처분 (2024.05.22~2025.05.21.) (2) 주요내용 - 행정처분에 대한 집행정지 신청 및 행정처분 취소소송을 통해 적극 대응 중 - 영업정지 행정처분에 대한 집행정지 신청이 받아들여지며, 행정처분 취소소송의 판결시까지 당사의 영업활동에 영향이 없음	- 2024.05.03. 행정처분 통지 - 2024.05.03. 행정처분 취소소송 제기, 집행정지 신청 - 2024.05.13. 집행정지 인용 결정 (별도 공시) - 2025.03월 취소소송 변론 진행중

2024.10.302024.11.19	주요사항보고서(영업정지)	(1) 인천검단AA13BL 토목건축공사업에 대한 영업정지 1개월(2024.12.01. ~ 2024.12.31) (서울시, 안전) (2) 주요내용 - 행정처분에 대한 집행정지 신청 및 행정처분 취소소송을 통해 적극 대응 중 - 영업정지 행정처분에 대한 집행정지 신청이 받아들여지며, 행정처분 취소소송의 판결시까지 당사의 영업활동에 영향이 없음	- 2024.10.30. 행정처분 통지 - 2024.11.01. 행정처분 취소소송 제기, 집행정지 신청 - 2024.11.18. 집행정지 인용결정 - 2024.12.02. 서울시 즉시항고 - 2025.01.07. 항고이유제출 - 2025.03월 취소소송 변론 진행중

2024.12.18	투자판단관련주요경영사항	(1) 평택고덕 A-56BL 민간참여 공공주택건설사업 우선협상대상자 선정 (2) 주요내용 - 사업명 : 평택고덕 A-56BL 민간참여 공공주택건설사업 - 위 치 : 평택고덕 지구내 A-56BL - 우선협상대상자 선정에 대한 공시이며, 공사도급계약체결과정에서 계약금액 및 일정등은 변경될 수 있음 - 향후 본계약 체결할 경우 확정된 내용을 공시할 예정임	- 2024.10.28 민간사업자 공모 공고 - 2024.12.18 우선협상대상자 선정(LH 홈페이지공지) - 2024.12.23 우선협상대상자 선정(공문수령) - 2025.03월 사업협약 체결 예정 - 2025.06 평택고덕 56 착공

나. 단일판매ㆍ공급계약체결 공시 진행사항

(단위 : 백만원)

공시일자*1)	계약내역	계약금액총액	판매 ㆍ공급금액	대금수령금액	대금 미수령 사유	향후 추진계획

당기	누적	당기	누적

2025.03.06	- 계약명: 고속국도 제29호선 세종~포천(안성~용인)간 건설공사(제3공구) - 계약상대방: 한국도로공사- 계약기간: 2017.12.27~2025.04.05	210,329	43,267	191,243	51,092	225,115	-	-

2024.12.20	- 계약명: 고속국도 제14호선 함양-창녕간 건설공사(제2공구) - 계약상대방: 한국도로공사- 계약기간: 2018.02.23~2026.12.31	98,105	15,544	76,592	17,287	76,490	-	-

2024.05.24	- 계약명: 광명~서울 고속도로 민간투자사업- 계약상대방: 서서울고속도로(주)- 계약기간: 2019.03.27~2027.12.31	106,596	11,241	35,687	10,934	28,951	-	-

2019.12.27	- 계약명: 행정중심복합도시 2-4생활권 어반아트리움 복합시설 개발사업(세종 P4) - 계약상대방: (주)세성- 계약기간: 미정	61,348	2,341	49,932	-	52,135	-	-

2025.01.21	- 계약명: 고속국도 제400호선 김포~파주간 건설공사(제2공구)- 계약상대방: 한국도로공사- 계약기간: 2020.04.13~2027.12.31	114,903	13,550	50,946	13,014	59,626	-	-

2020.08.04	- 계약명: 부산감만1구역 주택재개발정비사업조합 - 계약상대방: 감만1구역 재개발 정비사업조합- 계약기간: 실착공일로부터 42개월	471,639	-	1,321	-	-	- 사업지연(비대위, 임원해임 등)	- 조합 정상화 이후 공사도급변경계약, 기금투자재심의 예정 - 관리처분변경인가 이후 착공 예정

2020.08.28	- 계약명: 인천 검단 16호 공원 개발사업 비공원시설 신축 공사 - 계약상대방: 검단16파크 주식회사- 계약기간: 착공계 제출일로부터 31개월	124,316	-	-	-	-	- '22.12 사업계획승인 당시 사업부지 진입가능한 도로 개통이 되어야 착공 및 분양이 가능하다는 조건부 승인을 받았지만, 해당 도로개설의 시행자인 인천시의 예산 부족으로 사업 진행 불가했음	- 현재 기존 PF 상환을 위한 리파이낸싱 진행 중 (완료 목표 : '25.3月) - 리파이낸싱 완료 후 착공 및 분양 예정

2023.12.26	- 계약명: 양주회천 A3BL 민간참여 공공주택건설사업 - 계약상대방: 한국토지주택공사- 계약기간: 미정	79,802	50	764	-	-	- 토지가용시기가 '26년01월로 사업지연(착공 지연)	- 국토교통부 민관합동 PF 조정위원회 중재를 통한 사업정상화 추진- 사업유형(도급형) 변경 및 적정공사비 반영 등 사업성 개선 추진

2025.02.18	- 계약명: 인천검단AA13-1BL 5공구, AA13-2BL 6공구 및 인천신문 아파트 건설공사 - 계약상대방: 한국토지주택공사- 계약기간: 2020.12.31~2028.08.31	88,055	9,230	71,911	3,579	50,726	-	-

2022.10.18	- 계약명: 종광대2구역 주택재개발정비사업 - 계약상대방: 종광대2구역 주택재개발정비사업조합- 계약기간: 실착공일로부터 30개월	131,160	3,817	5,220	-	-	- 문화재 발굴조사로 인한 지연('25.0219 매장분과위원회에서 문호재 보존 방안 최종 결정)	- 매장분과위원회 결정에 따른 사업진행(기록보존 : 공사비 변경 계약 후 착공, 현지보존 결정 : 사업 철수)

2021.03.15	- 계약명: 대구 수성구 파동 공동주택 신축공사- 계약상대방: (주)필우산업개발- 계약기간: 실착공기준 29개월	66,233	1,040	25,445	-	-	- 사업순연	- 공사 착공기한 연장 등 HUG 협의

2024.12.24	- 계약명: 호남고속철도2단계(고막원~목포) 제2공구 건설공사 - 계약상대방: 국가철도공단- 계약기간: 2021.06.29~2025.12.31	142,092	24,658	51,602	18,200	58,281	-	-

2025.02.06	- 계약명: 인천검단 AA-21BL 아파트 건설공사 7공구 - 계약상대방: 한국토지주택공사- 계약기간: 2021.12.31~2026.08.07	143,402	4,497	59,352	1,178	41,986	-	-

2021.12.15	- 계약명: 고성 청간리 공동주택 신축사업- 계약상대방: (주)지음- 계약기간: 실착공일로부터 31개월	61,511	-	-	-	-	- 미착공	- 인허가 및 설계변경 진행 중

2021.12.24	- 계약명: 생연동 498-10번지 일원 가로주택정비사업 공동주택 신축공사 - 계약상대방: (주)하나자산신탁- 계약기간: 실착공 후 40개월	83,682	-	-	-	-	- 분양경기 하락에 따른 인허가등 사업일정 순연으로 착공 지연	- 시장상황을 감안한 사업추진 예정

2021.12.30	- 계약명: 동해안권경제자유구역 망상글로벌리조트 2지구 개발사업 - 계약상대방: 엠에스호텔앤리조트주식회사- 계약기간: 미정	262,900	-	-	-	-	- 실시계획 승인(23년 11월) 후 설계, 토지수용, 인허가 등 진행 중	- 사업시행자 엠에스호텔앤리조트(SPC)와 협의하여 착공 시기 조율 예정 (27년 착공 예상)

2021.12.30	- 계약명: 동해안권경제자유구역 망상글로벌리조트 3지구 개발사업 - 계약상대방: 엠에스글로벌리조트주식회사- 계약기간: 미정	373,100	-	-	-	-	- 실시계획 승인(22년 12월) 후 설계, 토지수용, 인허가 등 진행 중	- 사업시행자 엠에스글로벌리조트(SPC)와 협의하여 착공 시기 조율 예정 (27년 착공 예상)

2022.01.03	- 계약명: 숭인동 61번지 일대 가로주택정비사업 - 계약상대방: 숭인동 61번지 일대 가로주택정비사업조합- 계약기간: 실착공일로부터 30개월	67,976	-	-	-	-	- 사업방식 변경으로 인한 일정 지연 (가로주택정비사업 → 모아타운)	- '25.08. 모아타운 변경(관리계획 승인), '28.07. 착공

2024.12.27	- 계약명: 남원주역세권 A-3BL, 충남도청(내포) 신도시 RM-5BL 통합형 민간참여 공공주택건설사업 - 계약상대방: 한국토지주택공사- 계약기간: 2021.12.31~2027.12.31	109,144	268	1,183	-	-	- 건설경기 침체로 인한 사업지연(착공 지연)	- 국토교통부 민관합동 PF 조정위원회 중재를 통한 사업정상화 추진- 사업유형(도급형) 변경 및 적정공사비 반영 등 사업성 개선 추진

2022.03.18	- 계약명: 명지파크 가로주택정비사업 - 계약상대방: 명지파크 가로주택정비사업조합- 계약기간: 실착공일로부터 32개월	64,600	-	-	-	-	- 사업성저하로 인한 사업순연	- '25년 조합원 분양계약, 사업비대출- '26년 이주,철거 이후 착공 예정

2022.04.07	- 계약명: 거제 상동2지구 공동주택 신축공사 - 계약상대방: 거제상동2지구(주)- 계약기간: 착공계 제출일로부터 32개월	280,149	-	28	-	-	- 미착공	- '25.12월 내 착공 및 분양 예정

2024.07.30	- 계약명: 21-육-00부대 시설공사(1348) - 계약상대방: 국군재정관리단- 계약기간: 2022.04.15~2025.06.02	94,422	31,057	72,207	30,938	74,914	-	-

2022.11.25	- 계약명: 대구 칠성동2가 주상복합 신축공사 - 계약상대방: (주)한국토지신탁- 계약기간: 실착공일로부터 41개월	90,861	26,213	49,281	27,425	46,957	-	-

2022.05.30	- 계약명: 서신동 295-45번지 일원 가로주택정비사업 - 계약상대방: 서신동 295-45번지 일원 가로주택정비사업조합- 계약기간: 실착공일로부터 42개월	79,893	-	-	-	-	- 사업지연	- '26년 11월 PF대출 시 대여금 전액 회수 예정

2022.05.30	- 계약명: 서신동 295-76번지 일원 가로주택정비사업 - 계약상대방: 서신동 295-76번지 일원 가로주택정비사업조합- 계약기간: 실착공일로부터 44개월	82,573	-	-	-	-	- 사업지연	- '26년 11월 PF대출 시 대여금 전액 회수 예정

2024.11.25	- 계약명: 새만금 신항 접안시설(1단계) 축조공사 - 계약상대방: 해양수산부- 계약기간: 2022.08.10~2026.01.20	93,304	20,778	53,268	34,797	76,450	-	-

2025.03.11	- 계약명: 제2여객터미널 확장 골조 및 마감공사(서편) - 계약상대방: 인천국제공항공사- 계약기간: 2020.12.03~2025.10.31	75,529	7,911	68,656	20,735	74,918	-	-

2022.12.15	- 계약명: 22-육-00부대 시설공사(1139) - 계약상대방: 국군재정관리단- 계약기간: 2022.12.26~2025.06.06	74,234	42,756	55,531	42,993	55,694	-	-

2022.12.29	- 계약명: 삼신8차아파트 가로주택정비사업 - 계약상대방: 삼신8차아파트 가로주택정비사업조합- 계약기간: 실착공일로부터 37개월	87,324	-	-	-	-	- 사업지연	- '26년 1월 PF대출 시 대여금 전액 회수 예정

2025.03.11	- 계약명: 서울도시철도7호선 청라국제도시연장 6공구 건설공사(지하철7-6공구) - 계약상대방: 인천광역시 도시철도건설본부- 계약기간: 2022.02.21~2027.10.17	62,253	10,274	22,143	3,421	19,686	-	-

2024.11.27	- 계약명: 부천대장 공공주택지구 조성공사 1공구 - 계약상대방: 한국토지주택공사- 계약기간: 2023.05.17~2027.10.16	99,539	7,221	8,846	11,056	11,935	-	-

2023.05.23	- 계약명: 엘살바도르 로스초로스 교량건설 및 도로확장사업 - 계약상대방: 엘살바도르 공공사업교통부- 계약기간: 착공일로부터 36개월	485,824	103,606	117,857	36,919	36,919	-	-

2023.06.02	- 계약명: 평택~오송 2복선화 제4공구 건설공사 - 계약상대방: 국가철도공단- 계약기간: 2023.06.02~2028.06.01	159,697	13,038	22,344	7,656	25,297	-	-

2023.06.30	- 계약명: 의왕오전다구역 주택재개발정비사업 - 계약상대방: 의왕오전다구역 주택재개발정비사업조합- 계약기간: 실착공일로부터 43개월	327,372	-	-	-	-	- 이주 지연 및 청산자 협의지연(다사랑 병원 외)로 인한 사업지연	- '25.03월 내 부분철거 진행 및 도급계약 변경 진행

2024.12.30	- 계약명: ㈜금양 전지 3억Cell 토건/Utility Project 공사 - 계약상대방: ㈜금양- 계약기간: 미정	359,370	184,437	213,433	190,450	215,349	-	-

2023.12.01	- 계약명: 수도권광역급행철도 C노선(GTX-C) 민간투자시설사업- 계약상대방: 지티엑스씨 주식회사- 계약기간: 착공일로부터 60개월	383,225	8,883	8,883	-	-	- 미착공	- 발주처-건설사 컨소시엄 간 사업조건 협의 중

2023.12.19	- 계약명: 월곶~판교 복선전철 제2공구 노반신설 기타공사 - 계약상대방: 국가철도공단- 계약기간: 2023.12.19~2028.11.21	197,325	5,880	5,920	2,571	26,862	-	-

2023.12.29	- 계약명: 경기고양 기업성장센터 건립공사 - 계약상대방: 경기주택도시공사- 계약기간: 2024.12.01~2028.12.31	80,144	357	357	61	61	-	-

2024.01.23	- 계약명: 대한민국 축구종합센터 신축공사 - 계약상대방: 사단법인 대한축구협회- 계약기간: 2024.01.24~2025.05.31	78,640	28,654	28,654	35,936	35,936	-	-

2024.04.01	- 계약명: 대방동군부지 및 남양주 양정역세권 S-8BL 통합형 민간참여 공공주택건설사업 - 계약상대방: 한국토지주택공사- 계약기간: 2024.03.29~2032.12.31	93,224	684	684	-	-	- 미착공	- 대방동 : 28년 8월 착공- 남양주양정S8 : 27년 12월 착공

2024.04.30	- 계약명: 울산 남구 신정동 공동주택 신축공사 - 계약상대방: 주식회사 영우디앤씨- 계약기간: 실착공일로부터 38개월	106,070	195	195	-	-	- 당초 사업계획에 따른 정상진행	- '25.01 착공- '25.03 분양

2024.05.09	- 계약명: 화성동탄2 A76-2BL 민간참여 공동주택사업 - 계약상대방: 경기주택도시공사- 계약기간: 2024.11월~2027.12월	85,633	540	540	531	531	-	-

2024.06.05	- 계약명: 서울양천우체국 복합청사 건립공사 - 계약상대방: 조달청- 계약기간: 2024.06.20~2028.07.28	96,887	2,880	2,880	11,045	11,045	-	-

2024.06.19	- 계약명: 춘천~속초 철도건설 제2공구 노반신설 기타공사 - 계약상대방: 국가철도공단- 계약기간: 2024.06.19~2029.03.19	204,814	1,303	1,303	31,500	31,500	-	-

2024.06.24	- 계약명: 부산항 진해신항 준설토투기장(3구역) 호안(1공구) 축조공사 - 계약상대방: 조달청- 계약기간: 2024.06.27~2027.12.08	169,218	0	0	3	3	-	-

2024.06.26	- 계약명: G-TOWN(지타운) 개발사업 신축공사 - 계약상대방: 지타운피에프브이 주식회사- 계약기간: 착공일로부터 40개월	143,000	9,633	9,633	3,631	3,631	-	-

2024.06.28	- 계약명: 대장~홍대 광역철도 민간투자시설사업 건설공사 - 계약상대방: 서부광역메트로 주식회사- 계약기간: 착공일로부터 72개월	268,934	-	-	-	-	- 미착공	- 금융약정 체결 후 '25년 하반기 착공 예정

2024.07.18	- 계약명: 서탄공장 부품동 건립공사 및 열교환기동 증축공사 - 계약상대방: (주)경동나비엔- 계약기간: 2024.07.19~2026.02.18	138,270	13,676	13,676	23,364	23,364	-	-

2024.09.02	- 계약명: 강릉~제진 철도건설 제8공구 노반신설 기타공사 - 계약상대방: 국가철도공단- 계약기간: 2024.09.02~2029.12.04	220,885	402	402	10,500	10,500	-	-

2024.10.02	- 계약명: 남양주왕숙 A-3, B-1, B-2BL 및 하남교산 A-2BL 통합형 민간참여 공공주택건설사업 - 계약상대방: 한국토지주택공사- 계약기간: 2024.09.30~2028.06.30	144,578	446	446	-	-	- 미착공	- 하남교산A2, 남양주왕숙B1,B2,A3 : 25년 3월 착공예정

2024.12.02	- 계약명: 남양주진접2 A-7BL 아파트 건설공사 6공구 - 계약상대방: 조달청(한국토지주택공사)- 계약기간: 2024.12.31~2027.11.02	95,403	10	10	-	-	- 발주처 사유(부지조성공사 지연에 따라)에 의한 착공연기 24.12.31 → 25.05.31	- 지연착공일 이후

2024.12.30	- 계약명: 남양주왕숙 A-25BL 민간참여 공공주택건설사업 - 계약상대방: 한국토지주택공사- 계약기간: 2024.12.27~2028.12.31	193,899	-	-	-	-	- 미착공	- 남양주왕숙25 : 25년 9월 착공예정

*1) 최근 공시일 기준입니다.