동부건설 사업보고서 (2024.12)
1. 공시내용 진행 및 변경사항

가. 투자판단관련주요경영사항 등

공시일자	제목	공시내용	공시사항의 진행상황 등

2017.10.20	기타 경영사항(자율공시)	(1) 서초중앙하이츠 1,2구역 주택재건축정비사업 시공사 선정 (2) 주요내용 - 사업명 : 서초중앙하이츠 1,2구역 주택재건축정비사업 - 위 치 : 서울시 서초구 방배동 1000-3, 1000-4번지 (구역면적 : 2,007평) - 시공사 선정에 대한 공시이며, 공사도급계약체결과정에서 계약금액 및 일정등은 변경될 수 있음 - 향후 본계약 체결할 경우 확정된 내용을 공시할 예정임	- 2017.10.20 시공사 선정 - 2018.04.25 사업시행인가

2019.09.30	투자판단관련주요경영사항	(1) 북변5구역 도시환경정비사업 시공사 선정 (2) 주요내용 - 사업명 : 북변5구역 도시환경정비사업 - 위 치 : 경기도 김포시 북변동 380-8번지 일원 (구역면적 : 34,794평) - 시공사 선정에 대한 공시이며, 공사도급계약체결과정에서 계약금액 및 일정등은 변경될 수 있음 - 향후 본계약 체결할 경우 확정된 내용을 공시할 예정임	- 2019.09.28 시공사 선정 - 2019.12.27 공사도급가계약 체결 - 2022.02 조합설립변경인가 - 2022.12 건축심의 - 2024.04 사업시행 변경인가 - 2025.06 관리처분인가 - 2027.07 착공 예정

2019.12.13	투자판단관련주요경영사항	(1) 삼흥연립 주택재건축정비사업 공사도급가계약 체결 (2) 주요내용 - 사업명 : 삼흥연립 주택재건축정비사업 - 위 치 : 서울시 강북구 수유동 486-2외 1필지 (구역면적 : 2,794평) - 시공사 선정에 대한 공시이며, 공사도급계약체결과정에서 계약금액 및 일정등은 변경될 수 있음 - 향후 본계약 체결할 경우 확정된 내용을 공시할 예정임	- 2019.10.19 시공사 선정 - 2019.12.13 공사도급가계약 체결 - 2021.12 사업시행변경인가 - 2024.06 고도지구 완화 고시 - 2024.09 건축심의 접수 - 2025.09 사업시행변경인가

2020.08.28	투자판단관련주요경영사항	(1) 고덕대우아파트 소규모재건축정비사업 공사도급가계약 체결 (2) 주요내용 - 사업명 : 고덕대우아파트 소규모재건축정비사업 - 위 치 : 서울시 강동구 고덕동 470번지 - 본 건은 공사도급가계약체결에 대한 공시이며, 공사도급계약체결과정에서 계약금액, 일정, 본계약 체결 여부 등은 변경될 수 있음 - 향후 본계약 체결할 경우 확정된 내용을 공시할 예정임	- 2020.05.23 시공사 선정 - 2021.12 지구단위계획 수립 - 2025.08 건축통합심의 총회 - 2026.02 사업시행(관리처분)인가 예정 - 2027.01 착공 예정

2021.01.10	투자판단관련주요경영사항	(1) 상계2구역 주택재개발정비사업 시공사 선정 (2) 주요내용 - 사업명 : 상계2구역 주택재개발정비사업 - 위 치 : 서울시 노원구 상계동 111-206번지 일원 (구역면적 : 30,504평) - 시공사 선정에 대한 공시이며, 공사도급계약체결과정에서 계약금액 및 일정등은 변경될 수 있음 - 향후 본계약 체결할 경우 확정된 내용을 공시할 예정임	- 2021.01.10 시공사 선정 - 2023.07 사업시행변경인가 - 2023.12 관리처분인가 - 2027.03 착공 예정

2022.05.19	투자판단관련주요경영사항	(1) 중부고속도로 364k 하남드림휴게소 환승형 복합휴게시설 개발 민자유치 사업 우선협상대상자 선정 (2) 주요내용 - 사업명 : 중부고속도로 364k 하남드림휴게소 환승형 복합휴게시설 개발 민자유치 사업 - 위 치 : 경기도 하남시 천현동(중부고속도로 통영기점 364㎞) - 향후 본계약 체결할 경우 확정된 내용을 공시할 예정임	- 2022.05.19 우선협상대상자 선정 - 2022.07.06 사업협약 체결 - 2024. GB관리계획 수립 중 - 2026.하반기 착공 예정 - 2029.상반기 준공 예정

2022.06.232022.07.212022.08.05	주요사항보고서(유상증자결정)	(1) 변경회생계획(2016)에 근거한 제3자배정 유상증자 결정 (2) 주요내용 - 변경회생계획 인가 시 채권금액 미확정 채권자 중 2022년 2분기에 채권금액이 확정된 채권자를 대상으로 32,153주를 출자 전환하고자 주요사항보고서(유상증자결정)를 공시함 - 제3자배정 대상자의 증권계좌 미제공 등으로 인해 신주의 상장 예정일이 연기됨 - 추후 확정시 재공시 및 정기 보고서에 반영할 예정임	- 2022.06.23 제15차 이사회 가결 - 2022.08.05 상장 예정일 연기에 따른 정정공시

2022.11.15	기타 경영사항(자율공시)	(1) 인천국제공항 아트허브 미술품 수장고 개발사업 실시협약 체결 (2) 주요내용 - 사업명 : 인천국제공항 아트허브 미술품 수장고 개발사업 - 위 치 : 인천광역시 중구 운서동 2959 및 3233 일원 - 향후 본계약 체결할 경우 확정된 내용을 공시할 예정임	- 2022.01.07 제3자제안 공고 - 2022.02.16 사업제안서 제출 - 2022.03.02 우선협상대상자 선정 - 2022.11.14 실시협약 체결 - 2025.상반기 착공 예정

2023.01.13	투자판단관련주요경영사항	(1) 수도권광역급행철도 B노선(GTX-B) 민간투자사업 우선협상대상자 선정 (2) 주요내용 - 사업명 : 수도권광역급행철도 B노선(GTX-B) 민간투자사업 - 위 치 : 인천 송도 ~ 남양주 마석 연장 63km(재정사업구간 제외, 신설 40km, 공용 23km) - 향후 본계약 체결할 경우 확정된 내용을 공시할 예정임	- 2022.07.04 시설사업기본계획 고시 - 2022.11.04 시설사업기본계획 재고시 - 2022.12.19 사업제안서 제출 - 2023.01.13 우선협상대상자 통보 - 2024.03.06 실시협약 체결 - 2025.상반기 착공 예정

2024.02.01	주요사항보고서(영업정지)	(1) 토목건축공사업, 조경공사업에 대한 영업정지 8개월(2024.04.01 ~ 2024.11.30) (국토교통부) (2) 주요내용 - 행정처분에 대한 집행정지 신청 및 행정처분 취소소송을 통해 적극 대응 중 - 영업정지 행정처분에 대한 집행정지 신청이 받아들여지며, 행정처분 취소소송의 판결시까지 당사의 영업활동에 영향이 없음	- 2024.02.01 행정처분 통지 - 2024.02.05 행정처분 취소소송 제기, 집행정지 신청 - 2024.02.27 집행정지 인용 결정 (별도 공시) - 2025.03월 취소소송 변론 진행중

2024.02.08	주요사항보고서(영업정지)	(1) 토목건축공사업에 대한 영업정지 1개월(2024.03.01 ~ 2024.03.31) (서울시, 품질시험) (2) 주요내용 - 행정처분에 대한 집행정지 신청 및 행정처분 취소소송을 통해 적극 대응 중 - 영업정지 행정처분에 대한 집행정지 신청이 받아들여지며, 행정처분 취소소송의 판결시까지 당사의 영업활동에 영향이 없음	- 2024.02.08 행정처분 통지 - 2024.02.13 행정처분 취소소송 제기, 집행정지 신청 - 2024.03.12 집행정지 인용 결정 (별도 공시) - 2025.03월 취소소송 변론 진행중

2024.05.03	거래처와의거래중단	(1) 인천검단AA13BL 무량판 붕괴에 대한 LH의 입찰제한 행정처분 (2024.05.22~2025.05.21.) (2) 주요내용 - 행정처분에 대한 집행정지 신청 및 행정처분 취소소송을 통해 적극 대응 중 - 영업정지 행정처분에 대한 집행정지 신청이 받아들여지며, 행정처분 취소소송의 판결시까지 당사의 영업활동에 영향이 없음	- 2024.05.03. 행정처분 통지 - 2024.05.03. 행정처분 취소소송 제기, 집행정지 신청 - 2024.05.13. 집행정지 인용 결정 (별도 공시) - 2025.03월 취소소송 변론 진행중

2024.10.302024.11.19	주요사항보고서(영업정지)	(1) 인천검단AA13BL 토목건축공사업에 대한 영업정지 1개월(2024.12.01. ~ 2024.12.31) (서울시, 안전) (2) 주요내용 - 행정처분에 대한 집행정지 신청 및 행정처분 취소소송을 통해 적극 대응 중 - 영업정지 행정처분에 대한 집행정지 신청이 받아들여지며, 행정처분 취소소송의 판결시까지 당사의 영업활동에 영향이 없음	- 2024.10.30. 행정처분 통지 - 2024.11.01. 행정처분 취소소송 제기, 집행정지 신청 - 2024.11.18. 집행정지 인용결정 - 2024.12.02. 서울시 즉시항고 - 2025.01.07. 항고이유제출 - 2025.03월 취소소송 변론 진행중

2024.12.18	투자판단관련주요경영사항	(1) 평택고덕 A-56BL 민간참여 공공주택건설사업 우선협상대상자 선정 (2) 주요내용 - 사업명 : 평택고덕 A-56BL 민간참여 공공주택건설사업 - 위 치 : 평택고덕 지구내 A-56BL - 우선협상대상자 선정에 대한 공시이며, 공사도급계약체결과정에서 계약금액 및 일정등은 변경될 수 있음 - 향후 본계약 체결할 경우 확정된 내용을 공시할 예정임	- 2024.10.28 민간사업자 공모 공고 - 2024.12.18 우선협상대상자 선정(LH 홈페이지공지) - 2024.12.23 우선협상대상자 선정(공문수령) - 2025.03월 사업협약 체결 예정 - 2025.06 평택고덕 56 착공

나. 단일판매ㆍ공급계약체결 공시 진행사항

(단위 : 백만원)

공시일자*1)	계약내역	계약금액총액	판매ㆍ공급금액	대금수령금액	대금 미수령 사유	향후 추진계획

당기	누적	당기	누적

2022.02.25	- 계약명: 서울 관악구 신림동 복합시설 신축공사- 계약상대방: (유)아이원산업개발- 계약기간: 실착공일로부터 28개월	85,250	-	209	-	-	- 착공 미정으로 공사대금 수령 미정	- 공매 재추진 확인 및 당사 대여금 회수 가능 금액 점검 예정

2025.03.06	- 계약명: 고속국도 제29호선 세종~포천(안성~용인)간 건설공사(제3공구) - 계약상대방: 한국도로공사- 계약기간: 2017.12.27~2025.04.05	210,329	43,267	191,243	51,092	225,115	-	-

2024.12.20	- 계약명: 고속국도 제14호선 함양-창녕간 건설공사(제2공구)- 계약상대방: 한국도로공사- 계약기간: 2018.02.23~2026.12.31	98,105	15,544	76,592	17,287	76,490	-	-

2024.05.24	- 계약명: 광명~서울 고속도로 민간투자사업- 계약상대방: 서서울고속도로(주)- 계약기간: 2019.03.27~2027.12.31	106,596	11,241	35,687	10,934	28,951	-	-

2019.12.27	- 계약명: 행정중심복합도시 2-4생활권 어반아트리움 복합시설 개발사업(세종 P4)- 계약상대방: (주)세성- 계약기간: 미정	61,348	2,341	49,932	-	52,135	-	-

2025.01.21	- 계약명: 고속국도 제400호선 김포~파주간 건설공사(제2공구)- 계약상대방: 한국도로공사- 계약기간: 2020.04.13~2027.12.31	114,903	13,550	50,946	13,014	59,626	-	-

2020.08.04	- 계약명: 부산감만1구역 주택재개발정비사업조합- 계약상대방: 감만1구역 재개발 정비사업조합- 계약기간: 실착공일로부터 42개월	471,639	-	1,321	-	-	- 사업지연(비대위, 임원해임 등)	- 조합 정상화 이후 공사도급변경계약, 기금투자재심의 예정 - 관리처분변경인가 이후 착공 예정

2020.08.28	- 계약명: 인천 검단 16호 공원 개발사업 비공원시설 신축 공사- 계약상대방: 검단16파크 주식회사- 계약기간: 착공계 제출일로부터 31개월	124,316	-	-	-	-	- '22.12 사업계획승인 당시 사업부지 진입가능한 도로 개통이 되어야 착공 및 분양이 가능하다는 조건부 승인을 받았지만, 해당 도로개설의 시행자인 인천시의 예산 부족으로 사업 진행 불가했음	- 현재 기존 PF 상환을 위한 리파이낸싱 진행 중 (완료 목표 : '25.3月) - 리파이낸싱 완료 후 착공 및 분양 예정

2023.12.26	- 계약명: 양주회천 A3BL 민간참여 공공주택건설사업- 계약상대방: 한국토지주택공사- 계약기간: 미정	79,802	50	764	-	-	- 토지가용시기가 '26년01월로 사업지연(착공 지연)	- 국토교통부 민관합동 PF 조정위원회 중재를 통한 사업정상화 추진- 사업유형(도급형) 변경 및 적정공사비 반영 등 사업성 개선 추진

2025.02.18	- 계약명: 인천검단AA13-1BL 5공구, AA13-2BL 6공구 및 인천신문 아파트 건설공사- 계약상대방: 한국토지주택공사- 계약기간: 2020.12.31~2028.08.31	88,055	9,230	71,911	3,579	50,726	-	-

2022.10.18	- 계약명: 종광대2구역 주택재개발정비사업- 계약상대방: 종광대2구역 주택재개발정비사업조합- 계약기간: 실착공일로부터 30개월	131,160	3,817	5,220	-	-	- 문화재 발굴조사로 인한 지연('25.0219 매장분과위원회에서 문호재 보존 방안 최종 결정)	- 매장분과위원회 결정에 따른 사업진행(기록보존 : 공사비 변경 계약 후 착공, 현지보존 결정 : 사업 철수)

2021.03.15	- 계약명: 대구 수성구 파동 공동주택 신축공사- 계약상대방: (주)필우산업개발- 계약기간: 실착공기준 29개월	66,233	1,040	25,445	-	-	- 사업순연	- 공사 착공기한 연장 등 HUG 협의

2024.12.24	- 계약명: 호남고속철도2단계(고막원~목포) 제2공구 건설공사- 계약상대방: 국가철도공단- 계약기간: 2021.06.29~2025.12.31	142,092	24,658	51,602	18,200	58,281	-	-

2025.02.06	- 계약명: 인천검단 AA-21BL 아파트 건설공사 7공구 - 계약상대방: 한국토지주택공사- 계약기간: 2021.12.31~2026.08.07	143,402	4,497	59,352	1,178	41,986	-	-

2021.12.15	- 계약명: 고성 청간리 공동주택 신축사업- 계약상대방: (주)지음- 계약기간: 실착공일로부터 31개월	61,511	-	-	-	-	- 미착공	- 인허가 및 설계변경 진행 중

2021.12.24	- 계약명: 생연동 498-10번지 일원 가로주택정비사업 공동주택 신축공사- 계약상대방: (주)하나자산신탁- 계약기간: 실착공 후 40개월	83,682	-	-	-	-	- 분양경기 하락에 따른 인허가등 사업일정 순연으로 착공 지연	- 시장상황을 감안한 사업추진 예정

2021.12.30	- 계약명: 동해안권경제자유구역 망상글로벌리조트 2지구 개발사업- 계약상대방: 엠에스호텔앤리조트주식회사- 계약기간: 미정	262,900	-	-	-	-	- 실시계획 승인(23년 11월) 후 설계, 토지수용, 인허가 등 진행 중	- 사업시행자 엠에스호텔앤리조트(SPC)와 협의하여 착공 시기 조율 예정 (27년 착공 예상)

2021.12.30	- 계약명: 동해안권경제자유구역 망상글로벌리조트 3지구 개발사업- 계약상대방: 엠에스글로벌리조트주식회사- 계약기간: 미정	373,100	-	-	-	-	- 실시계획 승인(22년 12월) 후 설계, 토지수용, 인허가 등 진행 중	- 사업시행자 엠에스글로벌리조트(SPC)와 협의하여 착공 시기 조율 예정 (27년 착공 예상)

2022.01.03	- 계약명: 숭인동 61번지 일대 가로주택정비사업- 계약상대방: 숭인동 61번지 일대 가로주택정비사업조합- 계약기간: 실착공일로부터 30개월	67,976	-	-	-	-	- 사업방식 변경으로 인한 일정 지연 (가로주택정비사업 → 모아타운)	- '25.08. 모아타운 변경(관리계획 승인), '28.07. 착공

2024.12.27	- 계약명: 남원주역세권 A-3BL, 충남도청(내포) 신도시 RM-5BL 통합형 민간참여 공공주택건설사업- 계약상대방: 한국토지주택공사- 계약기간: 2021.12.31~2027.12.31	109,144	268	1,183	-	-	- 건설경기 침체로 인한 사업지연(착공 지연)	- 국토교통부 민관합동 PF 조정위원회 중재를 통한 사업정상화 추진- 사업유형(도급형) 변경 및 적정공사비 반영 등 사업성 개선 추진

2022.03.18	- 계약명: 명지파크 가로주택정비사업- 계약상대방: 명지파크 가로주택정비사업조합- 계약기간: 실착공일로부터 32개월	64,600	-	-	-	-	- 사업성저하로 인한 사업순연	- '25년 조합원 분양계약, 사업비대출- '26년 이주,철거 이후 착공 예정

2022.04.07	- 계약명: 거제 상동2지구 공동주택 신축공사- 계약상대방: 거제상동2지구(주)- 계약기간: 착공계 제출일로부터 32개월	280,149	-	28	-	-	- 미착공	- '25.12월 내 착공 및 분양 예정

2024.07.30	- 계약명: 21-육-00부대 시설공사(1348)- 계약상대방: 국군재정관리단- 계약기간: 2022.04.15~2025.06.02	94,422	31,057	72,207	30,938	74,914	-	-

2022.11.25	- 계약명: 대구 칠성동2가 주상복합 신축공사- 계약상대방: (주)한국토지신탁- 계약기간: 실착공일로부터 41개월	90,861	26,213	49,281	27,425	46,957	-	-

2022.05.30	- 계약명: 서신동 295-45번지 일원 가로주택정비사업- 계약상대방: 서신동 295-45번지 일원 가로주택정비사업조합- 계약기간: 실착공일로부터 42개월	79,893	-	-	-	-	- 사업지연	- '26년 11월 PF대출 시 대여금 전액 회수 예정

2022.05.30	- 계약명: 서신동 295-76번지 일원 가로주택정비사업- 계약상대방: 서신동 295-76번지 일원 가로주택정비사업조합- 계약기간: 실착공일로부터 44개월	82,573	-	-	-	-	- 사업지연	- '26년 11월 PF대출 시 대여금 전액 회수 예정

2024.11.25	- 계약명: 새만금 신항 접안시설(1단계) 축조공사- 계약상대방: 해양수산부- 계약기간: 2022.08.10~2026.01.20	93,304	20,778	53,268	34,797	76,450	-	-

2025.03.11	- 계약명: 제2여객터미널 확장 골조 및 마감공사(서편)- 계약상대방: 인천국제공항공사- 계약기간: 2020.12.03~2025.10.31	75,529	7,911	68,656	20,735	74,918	-	-

2022.12.15	- 계약명: 22-육-00부대 시설공사(1139)- 계약상대방: 국군재정관리단- 계약기간: 2022.12.26~2025.06.06	74,234	42,756	55,531	42,993	55,694	-	-

2022.12.29	- 계약명: 삼신8차아파트 가로주택정비사업- 계약상대방: 삼신8차아파트 가로주택정비사업조합- 계약기간: 실착공일로부터 37개월	87,324	-	-	-	-	- 사업지연	- '26년 1월 PF대출 시 대여금 전액 회수 예정

2025.03.11	- 계약명: 서울도시철도7호선 청라국제도시연장 6공구 건설공사(지하철7-6공구)- 계약상대방: 인천광역시 도시철도건설본부- 계약기간: 2022.02.21~2027.10.17	62,253	10,274	22,143	3,421	19,686	-	-

2024.11.27	- 계약명: 부천대장 공공주택지구 조성공사 1공구- 계약상대방: 한국토지주택공사- 계약기간: 2023.05.17~2027.10.16	99,539	7,221	8,846	11,056	11,935	-	-

2023.05.23	- 계약명: 엘살바도르 로스초로스 교량건설 및 도로확장사업- 계약상대방: 엘살바도르 공공사업교통부- 계약기간: 착공일로부터 36개월	485,824	103,606	117,857	36,919	36,919	-	-

2023.06.02	- 계약명: 평택~오송 2복선화 제4공구 건설공사- 계약상대방: 국가철도공단- 계약기간: 2023.06.02~2028.06.01	159,697	13,038	22,344	7,656	25,297	-	-

2023.06.30	- 계약명: 의왕오전다구역 주택재개발정비사업- 계약상대방: 의왕오전다구역 주택재개발정비사업조합- 계약기간: 실착공일로부터 43개월	327,372	-	-	-	-	- 이주 지연 및 청산자 협의지연(다사랑 병원 외)로 인한 사업지연	- '25.03월 내 부분철거 진행 및 도급계약 변경 진행

2024.12.30	- 계약명: ㈜금양 전지 3억Cell 토건/Utility Project 공사- 계약상대방: ㈜금양- 계약기간: 미정	359,370	184,437	213,433	190,450	215,349	-	-

2023.12.01	- 계약명: 수도권광역급행철도 C노선(GTX-C) 민간투자시설사업- 계약상대방: 지티엑스씨 주식회사- 계약기간: 착공일로부터 60개월	383,225	8,883	8,883	-	-	- 미착공	- 발주처-건설사 컨소시엄 간 사업조건 협의 중

2023.12.19	- 계약명: 월곶~판교 복선전철 제2공구 노반신설 기타공사- 계약상대방: 국가철도공단- 계약기간: 2023.12.19~2028.11.21	197,325	5,880	5,920	2,571	26,862	-	-

2023.12.29	- 계약명: 경기고양 기업성장센터 건립공사- 계약상대방: 경기주택도시공사- 계약기간: 2024.12.01~2028.12.31	80,144	357	357	61	61	-	-

2024.01.23	- 계약명: 대한민국 축구종합센터 신축공사- 계약상대방: 사단법인 대한축구협회- 계약기간: 2024.01.24~2025.05.31	78,640	28,654	28,654	35,936	35,936	-	-

2024.04.01	- 계약명: 대방동군부지 및 남양주 양정역세권 S-8BL 통합형 민간참여 공공주택건설사업- 계약상대방: 한국토지주택공사- 계약기간: 2024.03.29~2032.12.31	93,224	684	684	-	-	- 미착공	- 대방동 : 28년 8월 착공- 남양주양정S8 : 27년 12월 착공

2024.04.30	- 계약명: 울산 남구 신정동 공동주택 신축공사- 계약상대방: 주식회사 영우디앤씨- 계약기간: 실착공일로부터 38개월	106,070	195	195	-	-	- 당초 사업계획에 따른 정상진행	- '25.01 착공- '25.03 분양

2024.05.09	- 계약명: 화성동탄2 A76-2BL 민간참여 공동주택사업- 계약상대방: 경기주택도시공사- 계약기간: 2024.11월~2027.12월	85,633	540	540	531	531	-	-

2024.06.05	- 계약명: 서울양천우체국 복합청사 건립공사- 계약상대방: 조달청- 계약기간: 2024.06.20~2028.07.28	96,887	2,880	2,880	11,045	11,045	-	-

2024.06.19	- 계약명: 춘천~속초 철도건설 제2공구 노반신설 기타공사- 계약상대방: 국가철도공단- 계약기간: 2024.06.19~2029.03.19	204,814	1,303	1,303	31,500	31,500	-	-

2024.06.24	- 계약명: 부산항 진해신항 준설토투기장(3구역) 호안(1공구) 축조공사- 계약상대방: 조달청- 계약기간: 2024.06.27~2027.12.08	169,218	0	0	3	3	-	-

2024.06.26	- 계약명: G-TOWN(지타운) 개발사업 신축공사- 계약상대방: 지타운피에프브이 주식회사- 계약기간: 착공일로부터 40개월	143,000	9,633	9,633	3,631	3,631	-	-

2024.06.28	- 계약명: 대장~홍대 광역철도 민간투자시설사업 건설공사- 계약상대방: 서부광역메트로 주식회사- 계약기간: 착공일로부터 72개월	268,934	-	-	-	-	- 미착공	- 금융약정 체결 후 '25년 하반기 착공 예정

2024.07.18	- 계약명: 서탄공장 부품동 건립공사 및 열교환기동 증축공사- 계약상대방: (주)경동나비엔- 계약기간: 2024.07.19~2026.02.18	138,270	13,676	13,676	23,364	23,364	-	-

2024.09.02	- 계약명: 강릉~제진 철도건설 제8공구 노반신설 기타공사- 계약상대방: 국가철도공단- 계약기간: 2024.09.02~2029.12.04	220,885	402	402	10,500	10,500	-	-

2024.10.02	- 계약명: 남양주왕숙 A-3, B-1, B-2BL 및 하남교산 A-2BL 통합형 민간참여 공공주택건설사업- 계약상대방: 한국토지주택공사- 계약기간: 2024.09.30~2028.06.30	144,578	446	446	-	-	- 미착공	- 하남교산A2, 남양주왕숙B1,B2,A3 : 25년 3월 착공예정

2024.12.02	- 계약명: 남양주진접2 A-7BL 아파트 건설공사 6공구- 계약상대방: 조달청(한국토지주택공사)- 계약기간: 2024.12.31~2027.11.02	95,403	10	10	-	-	- 발주처 사유(부지조성공사 지연에 따라)에 의한 착공연기 24.12.31 → 25.05.31	- 지연착공일 이후

2024.12.30	- 계약명: 남양주왕숙 A-25BL 민간참여 공공주택건설사업- 계약상대방: 한국토지주택공사- 계약기간: 2024.12.27~2028.12.31	193,899	-	-	-	-	- 미착공	- 남양주왕숙25 : 25년 9월 착공예정

*1) 최근 공시일 기준입니다.※ 향후 추진계획 관련

1) 대금 수령 현장의 경우 : 착공 이후 공사 진척에 따라 정상적으로 수금하는 공시 건에 대해서는 지속적인 기성 청구를 통해 수금을 완료할 예정입니다. 또한 변경계약을 통해 계약금액이 증액 또는 감액이 발생하는 경우에도 변경된 계약에 따른 기성 청구를 통해 수금을 완료할 예정입니다.

2) 향후 변동 가능성 관련 : 사업 추진과정 또는 도급계약에서 규정하는 조건 등에 따라 계약기간 및 금액 등이 변경될 수 있습니다. 변경계약을 통해 계약금액이 증액 또는 감액이 되는 경우 변경된 계약에 따른 기성 청구를 통해 수금을 완료할 예정입니다.