동부건설 사업보고서 (2025.12)
1. 공시내용 진행 및 변경사항

가. 투자판단관련주요경영사항 등

공시일자	제목	공시내용	공시사항의 진행상황 등

2017.10.20	기타 경영사항(자율공시)	(1) 서초중앙하이츠 1,2구역 주택재건축정비사업 시공사 선정 (2) 주요내용 - 사업명 : 서초중앙하이츠 1,2구역 주택재건축정비사업 - 위 치 : 서울시 서초구 방배동 1000-3, 1000-4번지 (구역면적 : 2,007평) - 시공사 선정에 대한 공시이며, 공사도급계약체결과정에서 계약금액 및 일정등은 변경될 수 있음 - 향후 본계약 체결할 경우 확정된 내용을 공시할 예정임	- 2017.10.20 시공사 선정 - 2018.04.25 사업시행인가

2019.12.13	투자판단관련주요경영사항	(1) 삼흥연립 주택재건축정비사업 공사도급가계약 체결 (2) 주요내용 - 사업명 : 삼흥연립 주택재건축정비사업 - 위 치 : 서울시 강북구 수유동 486-2외 1필지 (구역면적 : 2,794평) - 시공사 선정에 대한 공시이며, 공사도급계약체결과정에서 계약금액 및 일정등은 변경될 수 있음 - 향후 본계약 체결할 경우 확정된 내용을 공시할 예정임	- 2019.10.19 시공사 선정 - 2019.12.13 공사도급가계약 체결 - 2021.12 사업시행변경인가 - 2024.06 고도지구 완화 고시 - 2025.02 건축심의 통과 - 2026.05 사업시행변경인가

2020.08.28	투자판단관련주요경영사항	(1) 고덕대우아파트 소규모재건축정비사업 공사도급가계약 체결 (2) 주요내용 - 사업명 : 고덕대우아파트 소규모재건축정비사업 - 위 치 : 서울시 강동구 고덕동 470번지 - 본 건은 공사도급가계약체결에 대한 공시이며, 공사도급계약체결과정에서 계약금액, 일정, 본계약 체결 여부 등은 변경될 수 있음 - 향후 본계약 체결할 경우 확정된 내용을 공시할 예정임	- 2020.05.23 시공사 선정 - 2021.12 지구단위계획 수립 - 2026.12 건축통합심의 총회 - 2027.07 사업시행(관리처분)인가 - 2028.05 착공 예정

2021.01.10	투자판단관련주요경영사항	(1) 상계2구역 주택재개발정비사업 시공사 선정 (2) 주요내용 - 사업명 : 상계2구역 주택재개발정비사업 - 위 치 : 서울시 노원구 상계동 111-206번지 일원 (구역면적 : 30,504평) - 시공사 선정에 대한 공시이며, 공사도급계약체결과정에서 계약금액 및 일정등은 변경될 수 있음 - 향후 본계약 체결할 경우 확정된 내용을 공시할 예정임	- 2021.01.10 시공사 선정 - 2023.07 사업시행변경인가 - 2023.12 관리처분인가 - 2028.02 착공 예정

2022.05.19	투자판단관련주요경영사항	(1) 중부고속도로 364k 하남드림휴게소 환승형 복합휴게시설 개발 민자유치 사업 우선협상대상자 선정 (2) 주요내용 - 사업명 : 중부고속도로 364k 하남드림휴게소 환승형 복합휴게시설 개발 민자유치 사업 - 위 치 : 경기도 하남시 천현동(중부고속도로 통영기점 364㎞) - 향후 본계약 체결할 경우 확정된 내용을 공시할 예정임	- 2022.05.19 우선협상대상자 선정 - 2022.07.06 사업협약 체결 - 2024.02.01 GB변경 수요조사 신청 - 2026.상반기 GB변경 수립 승인 예정 - 2027.하반기 착공 예정 - 2030.하반기 준공 예정

2022.06.232022.07.212022.08.05	주요사항보고서(유상증자결정)	(1) 변경회생계획(2016)에 근거한 제3자배정 유상증자 결정 (2) 주요내용 - 변경회생계획 인가 시 채권금액 미확정 채권자 중 2022년 2분기에 채권금액이 확정된 채권자를 대상으로 32,153주를 출자 전환하고자 주요사항보고서(유상증자결정)를 공시함 - 제3자배정 대상자의 증권계좌 미제공 등으로 인해 신주의 상장 예정일이 연기됨 - 추후 확정시 재공시 및 정기 보고서에 반영할 예정임	- 2022.06.23 제15차 이사회 가결 - 2022.08.05 상장 예정일 연기에 따른 정정공시

2022.11.15	기타 경영사항(자율공시)	(1) 인천국제공항 아트허브 미술품 수장고 개발사업 실시협약 체결 (2) 주요내용 - 사업명 : 인천국제공항 아트허브 미술품 수장고 개발사업 - 위 치 : 인천광역시 중구 운서동 2959 및 3233 일원 - 향후 본계약 체결할 경우 확정된 내용을 공시할 예정임	- 2022.01.07 제3자제안 공고 - 2022.02.16 사업제안서 제출 - 2022.03.02 우선협상대상자 선정 - 2022.11.14 실시협약 체결 - 2024.09.12 공항개발사업 시행허가 - 2027.상반기 착공 예정

2024.02.01	주요사항보고서(영업정지)	(1) 토목건축공사업, 조경공사업에 대한 영업정지 8개월(2024.04.01 ~ 2024.11.30) (국토교통부) (2) 주요내용 - 행정처분에 대한 집행정지 신청 및 행정처분 취소소송을 통해 적극 대응 중 - 영업정지 행정처분에 대한 집행정지 신청이 받아들여지며, 행정처분 취소소송의 판결시까지 당사의 영업활동에 영향이 없음	- 2024.02.01 행정처분 통지 - 2024.02.05 행정처분 취소소송 제기, 집행정지 신청 - 2024.02.27 집행정지 인용 결정 (별도 공시) - 2026.03월 취소소송 진행중

2024.02.08	주요사항보고서(영업정지)	(1) 토목건축공사업에 대한 영업정지 1개월(2024.03.01 ~ 2024.03.31) (서울시, 품질시험) (2) 주요내용 - 행정처분에 대한 집행정지 신청 및 행정처분 취소소송을 통해 적극 대응 중 - 영업정지 행정처분에 대한 집행정지 신청이 받아들여지며, 행정처분 취소소송의 판결시까지 당사의 영업활동에 영향이 없음	- 2024.02.08 행정처분 통지 - 2024.02.13 행정처분 취소소송 제기, 집행정지 신청 - 2024.03.12 집행정지 인용 결정 (별도 공시) - 2026.03월 취소소송 진행중

2024.05.03	거래처와의거래중단	(1) 인천검단AA13BL 무량판 붕괴에 대한 LH의 입찰제한 행정처분 (2024.05.22~2025.05.21.) (2) 주요내용 - 행정처분에 대한 집행정지 신청 및 행정처분 취소소송을 통해 적극 대응 중 - 영업정지 행정처분에 대한 집행정지 신청이 받아들여지며, 행정처분 취소소송의 판결시까지 당사의 영업활동에 영향이 없음	- 2024.05.03. 행정처분 통지 - 2024.05.03. 행정처분 취소소송 제기, 집행정지 신청 - 2024.05.13. 집행정지 인용 결정 (별도 공시) - 2026.03월 취소소송 진행중

2024.10.302024.11.19	주요사항보고서(영업정지)	(1) 인천검단AA13BL 토목건축공사업에 대한 영업정지 1개월(2024.12.01. ~ 2024.12.31) (서울시, 안전) (2) 주요내용 - 행정처분에 대한 집행정지 신청 및 행정처분 취소소송을 통해 적극 대응 중 - 영업정지 행정처분에 대한 집행정지 신청이 받아들여지며, 행정처분 취소소송의 판결시까지 당사의 영업활동에 영향이 없음	- 2024.10.30. 행정처분 통지 - 2024.11.01. 행정처분 취소소송 제기, 집행정지 신청 - 2024.11.18. 집행정지 인용결정 - 2024.12.02. 서울시 즉시항고 - 2025.01.07. 항고이유제출 - 2026.03월 취소소송 진행중

2025.09.16	투자판단관련주요경영사항	(1) 축산자원개발부 이전사업 실시설계적격자 선정 (2) 주요내용 - 사업명 : 축산자원개발부 이전사업 - 위치 : 전남 함평군 신광면 및 손불면 일원 - 시공사 선정에 대한 공시이며, 공사도급계약체결과정에서 계약금액 및 일정등은 변경될 수 있음 - 향후 본계약 체결할 경우 확정된 내용을 공시할 예정임	- 2026.07. 실시계획인가 완료 예정 - 2026.07. ~ 2027.04 토지수용 - 2027.08 우선시공분 계약체결 및 착공 예정 - 2027.10 본공사 계약체결 및 착공 예정

2025.10.28	투자판단관련주요경영사항	(1) 제3판교 테크노밸리 건립사업 우선협상대상자 선정 (2) 주요내용 - 사업명 : 제3판교 테크노밸리 건립사업 - 위치 : 성남시 금토지구 자족 1-1, 1-2, 1-3, 자족2 - 시공사 선정에 대한 공시이며, 공사도급계약체결과정에서 계약금액 및 일정등은 변경될 수 있음 - 향후 본계약 체결할 경우 확정된 내용을 공시할 예정임	- 2026.상반기 실시협약 체결 예정

2025.12.12	투자판단관련주요경영사항	(1) 수원당수2 B-1BL, A-1BL, A-3BL 통합형 민간참여 공공주택건설사업 우선협상대상자 선정 (2) 주요내용 - 사업명 : 수원당수2 B-1BL, A-1BL, A-3BL 통합형 민간참여 공공주택건설사업 - 위치 : 경기도 수원시 권선구 당수동 일원(당수2 택지지구 B1, A1, A3BL) - 시공사 선정에 대한 공시이며, 공사도급계약체결과정에서 계약금액 및 일정등은 변경될 수 있음 - 향후 본계약 체결할 경우 확정된 내용을 공시할 예정임	- 2026.03 사업협약서 체결 예정 - 2026.06 3개필지(B1, A1, A3) 착공 예정

2025.12.15	투자판단관련주요경영사항	(1) 방배동 977번지 일원 가로주택정비사업 시공자 선정 (2) 주요내용 - 사업명 : 방배동 977번지 일원 가로주택정비사업 - 위치 : 서울특별시 서초구 방배동 977번지 일원 - 시공사 선정에 대한 공시이며, 공사도급계약체결과정에서 계약금액 및 일정등은 변경될 수 있음 - 향후 본계약 체결할 경우 확정된 내용을 공시할 예정임	- 2026.03 공사도급(가)계약 체결 예정

나. 단일판매ㆍ공급계약체결 공시 진행사항

(단위 : 백만원)

공시일자*1)	계약내역(공사명)	계약금액총액*2)	판매·공급금액	대금수령금액	대금 미수령 사유	향후 추진계획	변동 가능성

당기	누적	당기	누적	판매·공급 이행	대금 수령

2025.12.22	- 계약명: 고속국도 제14호선 함양-창녕간 건설공사(제2공구) - 계약상대방: 한국도로공사 - 계약기간: 2018.02.23~2026.12.31	104,985	7,626	84,217	19,677	96,167	-	- 계약에 따른 공급 일정에 맞춰 공정 진행 중	- 공정 진행률에 따라 순차적으로 기성 대금 청구 수령	- 향후 여건 변화에 따라 설계변경·도급계약변경 등의 변동 가능성 내재.

2025.06.19	- 계약명: 광명~서울 고속도로 민간투자사업 - 계약상대방: 서서울고속도로(주) - 계약기간: 2019.03.27~2027.12.31	115,102	17,940	53,627	20,510	49,461	-	'25년 6월 18일 변경 금융약정 체결 완료	공정 진행률에 따라 순차적으로 기성 대금 청구 수령	태영 추가공사도급계약(3)에 대한 수급인 변경 요청 대응 중

2019.12.27	- 계약명: 행정중심복합도시 2-4생활권 어반아트리움 복합시설 개발사업(세종 P4) - 계약상대방: (주)세성 - 계약기간: 미정	61,348	17	22,342	-	12,478	-	지구단위계획 변경을 통한 사업성 개선 및 사업 재개 (25년 12월내 지구단위계획 변경 목표)	착공 미정으로 공사대금 수령 미정	지구단위계획(변경) 확정 후 사업구도 및 도급계약 변경 예상

2025.01.21	- 계약명: 고속국도 제400호선 김포~파주간 건설공사(제2공구) - 계약상대방: 한국도로공사 - 계약기간: 2020.04.13~2027.12.31	117,142	14,671	65,617	11,789	71,415	-	- 공급 이행 일정에 기반하여 단계별 공정 진행 중	- 현재 공정에 따라 기성청구 예정	- 공사 중 설계 및 계약 범위의 변경 가능성 있음.

2020.08.04	- 계약명: 부산감만1구역 주택재개발정비사업조합 - 계약상대방: 감만1구역 재개발 정비사업조합 - 계약기간: 실착공일로부터 42개월	471,639	141	1,462	-	-	- 사업지연(비대위, 임원해임 등)	-조합 정상화 이후 공사도급변경계약, 기금투자재심의 예정 - 관리처분변경인가 이후 착공 예정	착공 미정으로 공사대금 수령 미정	공사도급계약 변경 협의 예정 (일정 미정)

2025.08.06	- 계약명: 인천 검단 16호 공원 개발사업 비공원시설 신축 공사 - 계약상대방: 검단16파크 주식회사 - 계약기간: 착공계 제출일로부터 31개월	208,072	707	707	-	-	- '22.12 사업계획승인 당시 사업부지 진입가능한 도로 개통이 되어야 착공 및 분양이 가능하다는 조건부 승인을 받았지만, 해당 도로개설의 시행자인 인천시의 예산부족으로 사업진행 불가했음. -하지만, 현재 해당 도로개설의 시행자로 민간이 결정되어 사업 진행 중에 있음	-'25.3月 리파이낸싱 완료하여 기존 PF 상환 - '26.상반기 아파트 본공사 착공 및 분양 예정 (민간공원개발행위특례사업으로서, 분양가 등 인천시 협의 필요)	'26.상반기 아파트 본공사 착공에 따른 기성청구 예정	- 공사도급계약 변경 가능성 無 ('25.8月 공사도급계약 체결)

2022.02.25	- 계약명: 서울 관악구 신림동 복합시설 신축공사 - 계약상대방: (유)아이원산업개발 - 계약기간: 실착공일로부터 28개월	85,250	-	209	-	-	공매 재추진 확인 및 당사 대여금 회수 가능 금액 점검	공매 재추진 확인 및 당사 대여금 회수 가능 금액 점검	착공 미정으로 공사대금 수령 미정	대주의 공매재추진 여부에 따라 대여금 회수 가능 여부 판단

2023.12.26	- 계약명: 양주회천 A3BL 민간참여 공공주택건설사업 - 계약상대방: 한국토지주택공사 - 계약기간: 미정	79,802	34	798	-	-	사업유형(도급형) 변경 및 적정공사비 반영 등 사업성 개선 추진중	국토교통부 민관합동 PF 조정위원회 중재를 통한 사업정상화 추진	사업정상화 추진에 따라 향후 예정된 착공 시기에 의거 공사대금 수령 예정	국토교통부+감사원+LH+부동산원, 최종 조정안 상반기중 확정 예정

2024.12.02	- 계약명: 인천검단AA13-1BL 5공구, AA13-2BL 6공구 및 인천신문 아파트 건설공사 - 계약상대방: 한국토지주택공사 - 계약기간: 2020.12.31~2028.08.31	88,055	3,919	75,831	180	50,906	-	- 해당 현장 탈퇴 조율 진행 신문아파트는 적기이행하여 현장종료 예정	탈퇴 조율 진행에 의거 대금 수령 일정 미정	- 변동 가능성 존재 (해당 현장 탈퇴 조율 진행)

2022.10.18	- 계약명: 종광대2구역 주택재개발정비사업 - 계약상대방: 종광대2구역 주택재개발정비사업조합 - 계약기간: 실착공일로부터 30개월	131,160	289	5,509	-	-	문화재 발굴조사로 인한 지연('25.02.19 매장분과위원회에서 문화재 보존 방안 최종 결정)	문화재 현지보존 결정에 따른 사업 철수 절차 진행 예정	전주시 보상협의 및 채권회수 조치 진행	향후 철수 계획에 따른 일정 변동가능성 있음

2021.03.15	- 계약명: 대구 수성구 파동 공동주택 신축공사 - 계약상대방: (주)필우산업개발 - 계약기간: 실착공기준 29개월	66,233	329	25,774	-	-	사업순연	공사 착공기한 연장('27.03 착공예정)	착공 및 분양시 공사대금 수령 예정	분양 저조시 공사대금 수령 지연 예상

2025.12.29	- 계약명: 호남고속철도2단계(고막원~목포) 제2공구 건설공사 - 계약상대방: 국가철도공단 - 계약기간: 2021.06.29~2027.06.30	143,715	34,513	86,115	34,150	92,431	-	- 계약상 공급 의무 이행 계획에 따라 공정 진행 중	- 기성 기준에 따른 대금 수령이 순차적으로 예정 중	- 설계 보완, 변경 및 계약 재조정 가능성 존재.

2026.01.19	- 계약명: 인천검단 AA-21BL 아파트 건설공사 7공구 - 계약상대방: 한국토지주택공사 - 계약기간: 2021.12.31~2026.08.07	161,192	74,077	133,428	61,849	103,835	-	- 계약에 따른 공사일정에 따라 정상 공정진행중	- 공정진행률에 따라 순차적으로 기성 대금 청구수령	- 향후 설계변경 가능성 있음

2021.12.24	- 계약명: 생연동 498-10번지 일원 가로주택정비사업 공동주택 신축공사 - 계약상대방: (주)하나자산신탁 - 계약기간: 실착공 후 40개월	83,682	-	-	-	-	분양경기 하락에 따른 인허가등 사업일정 순연으로 착공 지연	시장상황을 감안한 사업추진 예정	착공 미정으로 공사대금 수령 미정	공사도급계약 변경 협의 예정 (일정 미정)

2021.12.30	- 계약명: 동해안권경제자유구역 망상글로벌리조트 2지구 개발사업 - 계약상대방: 엠에스호텔앤리조트주식회사 - 계약기간: 미정	262,900	-	-	-	-	실시계획 승인(23년 11월) 후 설계, 토지수용, 인허가 등 진행 중	사업시행자 엠에스호텔앤리조트(SPC)와 협의하여 착공 시기 조율 예정 (27년 착공 예상)	향후 예정된 착공 시기에 의거 공사대금 수령 예정	건축허가 후 (건축개요 확정) 도급계약 변경 예상

2021.12.30	- 계약명: 동해안권경제자유구역 망상글로벌리조트 3지구 개발사업 - 계약상대방: 엠에스글로벌리조트주식회사 - 계약기간: 미정	373,100	-	-	-	-	실시계획 승인(22년 12월) 후 설계, 토지수용, 인허가 등 진행 중	사업시행자 엠에스글로벌리조트(SPC)와 협의하여 착공 시기 조율 예정 (27년 착공 예상)	향후 예정된 착공 시기에 의거 공사대금 수령 예정	건축허가 후 (건축개요 확정) 도급계약 변경 예상

2022.01.03	- 계약명: 숭인동 61번지 일대 가로주택정비사업 - 계약상대방: 숭인동 61번지 일대 가로주택정비사업조합 - 계약기간: 실착공일로부터 30개월	67,976	-	-	-	-	- 사업방식 변경으로 인한 일정 지연 (가로주택정비사업 → 모아타운)	25.10. 모아타운 변경(관리계획 승인), '28.09. 착공	착공 이후 기성 청구에 따른 대금 수령 예정	향후 관리계획, 설계, 도급계약 변경 등의 변동 가능성 있음

2024.12.27	- 계약명: 남원주역세권 A-3BL, 충남도청(내포) 신도시 RM-5BL 통합형 민간참여 공공주택건설사업 - 계약상대방: 한국토지주택공사 - 계약기간: 2021.12.31~2027.12.31	109,144	56	1,239	-	-	사업유형(도급형) 변경 및 적정공사비 반영 등 사업성 개선 추진중	국토교통부 민관합동 PF 조정위원회 중재를 통한 사업정상화 추진	사업정상화 추진에 따라 향후 예정된 착공 시기에 의거 공사대금 수령 예정	국토교통부+감사원+LH+부동산원, 최종 조정안 상반기중 확정 예정

2022.03.18	- 계약명: 명지파크 가로주택정비사업 - 계약상대방: 명지파크 가로주택정비사업조합 - 계약기간: 실착공일로부터 32개월	64,600	-	-	-	-	- 사업성저하로 인한 사업순연	-'25년 조합원 분양계약, 사업비대출 -'26년 이주,철거 이후 착공 예정	착공 미정으로 공사대금 수령 미정	공사도급계약 변경 협의 예정 (일정 미정)

2022.04.07	- 계약명: 거제 상동2지구 공동주택 신축공사 - 계약상대방: 거제상동2지구(주) - 계약기간: 착공계 제출일로부터 32개월	280,149	84	112	-	-	미착공	25.12월 착공 및 '26.04 분양 예정	공정률에 따라 공사대금 수령 예정	분양률에 따라 대금수령 변동성 발생 가능

2022.11.25	- 계약명: 대구 칠성동2가 주상복합 신축공사 - 계약상대방: (주)한국토지신탁 - 계약기간: 실착공일로부터 41개월	90,861	33,588	82,869	17,812	64,769	-	- 26년 02월 준공	- 분양 저조에 따른 공사대금 지연	별도 변동 가능성 낮음

2022.05.30	- 계약명: 서신동 295-45번지 일원 가로주택정비사업 - 계약상대방: 서신동 295-45번지 일원 가로주택정비사업조합 - 계약기간: 실착공일로부터 42개월	79,893	-	-	-	-	5월 공사도급계약해지관련 총회 개최 예정	PF대출 시 대여금 전액 회수 예정 ('28년 하반기예상)	채권회수 조치 진행	향후 인허가 일정에 따른 일정 변동가능성 있음

2022.05.30	- 계약명: 서신동 295-76번지 일원 가로주택정비사업 - 계약상대방: 서신동 295-76번지 일원 가로주택정비사업조합 - 계약기간: 실착공일로부터 44개월	82,573	-	-	-	-	5월 공사도급계약해지관련 총회 개최 예정	27년 08월 PF대출 시 대여금 전액 회수 예정	채권회수 조치 진행	향후 인허가 일정에 따른 일정 변동가능성 있음

2025.12.24	- 계약명: 새만금 신항 접안시설(1단계) 축조공사 - 계약상대방: 해양수산부 - 계약기간: 2022.08.10~2026.06.30	93,304	19,721	72,989	13,455	89,904	-	- 계약된 납품·공급 일정에 따라 시공이 진행 중	- 공정률 도달에 따른 기성청구 예정	- 설계/계약 내용은 진행 상황에 따라 변동될 수 있음.

2025.12.31	- 계약명: 제2여객터미널 확장 골조 및 마감공사(서편) - 계약상대방: 인천국제공항공사 - 계약기간: 2020.12.03~2026.03.31	84,439	6,871	75,527	4,686	79,603	-	- 26년 상반기 준공에 따른 도급변경 예정	- 공정진행률에 따라 순차적으로 기성 대금 청구수령	- 변동 가능성 존재

2026.03.06	- 계약명: 삼신8차아파트 가로주택정비사업 - 계약상대방: 삼신8차아파트 가로주택정비사업조합 - 계약기간: 실착공일로부터 39개월	108,439	-	-	-	-	사업지연	26년 8월 PF대출 시 대여금 전액 회수 예정	착공 이후 기성 청구에 따른 대금 수령 예정	향후 설계변경, 도급계약 변경 등의 변동 가능성 있음

2026.01.06	- 계약명: 서울도시철도7호선 청라국제도시연장 6공구 건설공사 (지하철7-6공구) - 계약상대방: 인천광역시 도시철도건설본부 - 계약기간: 2022.02.21~2027.10.17	90,337	19,508	41,651	20,857	40,542	-	- 계획 일정 내 공정이 원활히 진행 예정	- 공정 이행 실적에 따른 기성 청구 추진 예정	- 설계 변경, 관련 법규 개정 등에 따라 계약금액 및 기간이 조정될 수 있음.

2024.11.27	- 계약명: 부천대장 공공주택지구 조성공사 1공구 - 계약상대방: 한국토지주택공사 - 계약기간: 2023.05.17~2027.10.16	99,539	8,628	17,474	4,401	16,335	-	- 계약된 납품·공급 일정에 따라 시공이 진행 예정	- 공정 진행에 따른 기성 수금 예정	- 향후 여건 변화에 따라 설계변경·도급계약변경 등의 변동 가능성 내재.

2026.03.06	- 계약명: 엘살바도르 로스초로스 교량건설 및 도로확장사업 - 계약상대방: 엘살바도르 공공사업교통부 - 계약기간: 2023.10.24~2028.04.05	497,181	110,668	228,525	57,492	238,003	-	- 계획 일정 내 공정이 원활히 진행 예정	- 공정 이행 실적에 따른 기성 청구 예정	- 공사 중 설계 및 계약 범위의 변경 가능성 있음.

2023.06.02	- 계약명: 평택~오송 2복선화 제4공구 건설공사 - 계약상대방: 국가철도공단 - 계약기간: 2023.06.02~2028.06.01	159,697	28,059	50,403	34,594	48,397	-	- 계약에 따른 공급 일정에 맞춰 공정 진행 예정	- 계약상 기성 조건 충족에 따라 대금 청구 예정	- 설계 보완, 변경 및 계약 재조정 가능성 존재.

2023.06.30	- 계약명: 의왕오전다구역 주택재개발정비사업 - 계약상대방: 의왕오전다구역 주택재개발정비사업조합 - 계약기간: 실착공일로부터 43개월	327,372	-	-	-	-	이주 지연 및 청산자 협의지연(다사랑 병원 외)로 인한 사업지연	조합임원 해임에 따른 사업진행 협의	착공 이후 기성 청구에 따른 대금 수령 예정	향후 설계변경, 도급계약 변경 등의 변동 가능성 있음

2023.12.01	- 계약명: 수도권광역급행철도 C노선(GTX-C) 민간투자시설사업 - 계약상대방: 지티엑스씨 주식회사 - 계약기간: 착공일로부터 60개월	383,225	2,053	10,936	-	-	공사비 증액 관련 대한상사중재원 중재 중으로 중재 완료 후 실착공 후 청구, 수금 예정	발주처-건설사 컨소시엄 간 사업조건 협의 중	사업정상화 추진 및 향후 예정된 착공 시기에 의거 공사대금 수령 예정	총사업비 증액 대한상사중재원 중재 중

2023.12.19	- 계약명: 월곶~판교 복선전철 제2공구 노반신설 기타공사 - 계약상대방: 국가철도공단 - 계약기간: 2023.12.19~2028.11.21	197,325	16,063	21,983	791	27,653	-	- 공급 이행 일정에 기반하여 단계별 공정 수행 예정	- 계획된 공정 진척에 따른 단계별 기성 청구 예정	- 설계/계약 내용은 진행 상황에 따라 변동될 수 있음.

2025.08.27	- 계약명: 경기고양 기업성장센터 건립공사 - 계약상대방: 경기주택도시공사 - 계약기간: 2024.12.01~2029.10.31	80,176	1,617	1,974	3,116	3,177	-	- 25년 11월 착공	- 공정진행률에 따라 순차적으로 기성 대금 청구수령	- 변동 가능성 존재

2024.04.01	- 계약명: 대방동군부지 및 남양주 양정역세권 S-8BL 통합형 민간 참여 공공주택건설사업 - 계약상대방: 한국토지주택공사 - 계약기간: 2024.03.29~2032.12.31	93,224	18	701	-	-	미착공 - 토지가용시기 28년 8월(대방) / 27년 12월(양정)	대방동 : 28년 8월 착공 남양주양정S8 : 27년 12월 착공	향후 예정된 착공 시기에 의거 공사대금 수령 예정	- 변동 가능성 존재

2024.04.30	- 계약명: 울산 남구 신정동 공동주택 신축공사 - 계약상대방: 주식회사 영우디앤씨 - 계약기간: 실착공일로부터 38개월	106,070	23,033	23,228	17,821	17,821	-	25.01 착공 및 '25.03 분양	- 공정진행률에 따라 매월 기성금 청구 및 수령	향후 설계변경, 도급계약 변경 등의 변동 가능성 있음. : 25.07.10 2차 도급변경계약 체결 완료

2025.05.26	- 계약명: 화성동탄2 A76-2BL 민간참여 공동주택사업 - 계약상대방: 경기주택도시공사 - 계약기간: 2025.05.31~2028.07.31	86,762	3,924	4,464	5,669	6,200	-	계약 이행 상의 공급이행의무 일정에 따라 공정 진행	공정진행에 따라 순차적으로 기성 대금 청구수령	향후 설계변경, 도급계약 변경 등의 변동 가능성 있음

2024.06.05	- 계약명: 서울양천우체국 복합청사 건립공사 - 계약상대방: 조달청 - 계약기간: 2024.06.20~2028.07.28	96,887	11,292	14,172	8,811	19,856	-	- 계약에 따른 공사일정에 따라 정상 공정진행중	- 공정진행률에 따라 순차적으로 기성 대금 청구수령	- 향후 설계변경 가능성 있음

2024.06.19	- 계약명: 춘천~속초 철도건설 제2공구 노반신설 기타공사 - 계약상대방: 국가철도공단 - 계약기간: 2024.06.19~2029.03.19	204,814	5,679	6,982	700	32,200	-	- 계약상 공급 의무 이행 계획에 따라 공정 진행 예정	- 공정 정상 진행에 따른 기성수금 예정	- 설계 변경, 관련 법규 개정 등에 따라 계약금액 및 기간이 조정될 수 있음.

2025.07.07	- 계약명: 부산항 진해신항 준설토투기장(3구역) 호안(1공구) 축조 공사 - 계약상대방: 조달청 - 계약기간: 2024.06.27~2028.05.22	169,218	30,312	33,489	31,697	64,214	-	- 계약상 공급 의무 이행 계획에 따라 공정 진행 중	- 공정진행률에 따라 순차적으로 기성 대금 청구수령	향후 설계변경, 도급계약 변경 등의 변동 가능성 있음

2024.06.26	- 계약명: G-TOWN(지타운) 개발사업 신축공사 - 계약상대방: 지타운피에프브이 주식회사 - 계약기간: 착공일로부터 40개월	143,000	18,850	28,483	25,363	28,994	-	- 도급계약 내 소방분리 예정으로 26년 도급감액 가능	- 공정진행률에 따라 순차적으로 기성 대금 청구수령	- 변동 가능성 존재

2024.06.28	- 계약명: 대장~홍대 광역철도 민간투자시설사업 건설공사 - 계약상대방: 서부광역메트로 주식회사 - 계약기간: 착공일로부터 72개월	268,934	7,204	7,204	8,840	8,840	-	26년 상반기 착공 예정	향후 예정된 착공 시기에 의거 공사대금 수령 예정	회원사 시공지분 배분 협의 중

2026.02.13	- 계약명: 서탄공장 부품동 건립공사 및 열교환기동 증축 공사 - 계약상대방: (주)경동나비엔, (주)경동폴리움 - 계약기간: 2024.07.19~2026.06.30	138,270	89,046	102,722	82,565	105,929	-	- 계약상 공급 의무 이행 계획에 따라 공정 진행 중	- 공정 정상 진행에 따른 기성수금 예정	- 향후 설계변경, 도급계약변경 등의 변동 가능성 있음

2024.09.02	- 계약명: 강릉~제진 철도건설 제8공구 노반신설 기타공사 - 계약상대방: 국가철도공단 - 계약기간: 2024.09.02~2029.12.04	220,885	11,586	11,988	17,500	28,000	-	- 계약된 납품·공급 일정에 따라 시공이 진행 예정	- 기성 기준 도달에 따른 기성청구 절차 진행 예정	- 향후 여건 변화에 따라 설계변경·도급계약변경 등의 변동 가능성 내재.

2024.10.02	- 계약명: 남양주왕숙 A-3, B-1, B-2BL 및 하남교산 A-2BL 통합형 민간참여 공공주택건설사업 - 계약상대방: 한국토지주택공사 - 계약기간: 2024.09.30~2028.06.30	144,578	2,703	3,149	218	218	-	계약 이행 상의 공급이행의무 일정에 따라 공정 진행	공정진행에 따라 순차적으로 기성 대금 청구수령	- 변동 가능성 존재

2026.01.27	- 계약명: 남양주진접2 A-7BL 아파트 건설공사 6공구 - 계약상대방: 조달청(한국토지주택공사) - 계약기간: 2025.05.31~2028.06.20	95,454	8,603	8,612	3,877	3,877	-	- 발주처 사유로 공사가 연기되어 연장계약 진행하였으며, 현재 변경된 계약일정에 맞게 정상으로 공정 진행중	- 공정진행률에 맞춰 정상적인 공사대금 수령중에 있음	- 향후 설계변경 가능성 있음

2024.12.30	- 계약명: 남양주왕숙 A-25BL 민간참여 공공주택건설사업 - 계약상대방: 한국토지주택공사 - 계약기간: 2024.12.27~2028.12.31	193,899	-	-	-	-	미착공 - 토지가용시기 25년 12월 이후 예정	남양주왕숙25 : 26년 1분기 착공예정	향후 예정된 착공 시기에 의거 공사대금 수령 예정	계획 변경, 설계 조정, 계약 수정 등의 사유로 변동 가능성 내재되어 있음

2025.01.23	- 계약명: 송파 창의혁신 공공주택 건설사업 [1,2단지] - 계약상대방: 조달청 - 계약기간: 2025.01.26~2028.10.21	155,628	2,141	2,141	-	-	실시설계도서 및 도급내역서 미확정 및 미승인에 따라 청구 지연중(착공 25.12)	25.12월 착공(토공사 진행 중) 발주처 설계도서 및 도급내역서 협의 중	향후 26년 4~5월 설계도서 및 도급내역서 확정 후 대금수령 예정	- 변동 가능성 존재

2025.04.08	- 계약명: 평택고덕 A-56BL 민간참여 공공주택건설사업 - 계약상대방: 한국토지주택공사 - 계약기간: 2025.03.31~2028.12.31	104,299	1,743	1,743	2,984	2,984	-	계약 이행 상의 공급이행의무 일정에 따라 공정 진행	공정진행률에 따라 순차적으로 공사대금 수령	- 변동 가능성 존재

2025.06.18	- 계약명: 부산신항~김해간 고속국도 건설공사(제1공구) - 계약상대방: 한국도로공사 - 계약기간: 2025.06.25~2031.03.25	237,319	1,079	1,079	1,532	1,532	-	- 계약 이행은 향후 공정 진전에 따라 순차적으로 진행 예정	- 실착공 이후 기성청구에 따른 대금 수령 예정	- 공사 중 설계 및 계약 범위의 변경 가능성 있음.

2025.06.30	- 계약명: 고척동 모아타운 4,5,6구역 가로주택정비사업 - 계약상대방: 코리아신탁 주식회사 - 계약기간: 실착공일로부터 43개월	210,023	-	-	-	-	예정 일정에 의거, 건축심의 도면 협의 중	건축심의 준비중 (26년 5월 인가목표)	착공 이후 기성 청구에 따른 대금 수령 예정	향후 설계변경, 도급계약 변경 등의 변동 가능성 있음

2025.07.22	- 계약명: 베트남 미안-까오랑 도로 건설사업 - 계약상대방: 베트남 건설부 MOC - 계약기간: 착공일로부터 36개월	110,488	475	475	18,222	18,222	-	- 계약 이행은 향후 공정 진전에 따라 순차적으로 진행 예정	- 공정 정상 진행에 따른 기성수금 예정	- 설계 보완, 변경 및 계약 재조정 가능성 존재.

2025.08.01	- 계약명: 수도권광역급행철도 B노선(GTX-B) 민간투자사업 - 계약상대방: 지티엑스비 주식회사 - 계약기간: 착공일로부터 72개월	114,878	6,189	6,189	3,924	3,924	-	공정 진행률에 따라 순차적으로 기성 대금 청구 수령	공정 진행률에 따라 순차적으로 기성 대금 청구 수령	별도 이슈 없음

2025.08.20	- 계약명: 오뚜기 물류서비스 백암 물류센터 신축공사 - 계약상대방: 오뚜비물류서비스㈜ - 계약기간: 2025.10.01~2027.11.30	111,910	2,808	2,808	11,191	11,191	-	- 계약상 공급 의무 이행 계획에 따라 공정 진행 중	- 공정 정상 진행에 따른 기성수금 예정	- 향후 설계변경, 도급계약변경 등의 변동 가능성 있음

2025.09.30	- 계약명: 평택고덕 A-12BL 및 A-27BL, A-65BL 통합형 민간참여 공공주택건설사업 - 계약상대방: 한국토지주택공사 - 계약기간: 2025.09.29~2032.07.31	154,335	479	479	-	-	미착공 - A12, A65BL : '26년 7월 착공 - A27BL : '29년 4월 착공	- A12, A65BL : '26년 7월 착공 - A27BL : '29년 4월 착공	향후 예정된 착공 시기에 의거 공사대금 수령 예정	- 변동 가능성 존재

2025.10.01	- 계약명: 시흥3동 972번지 일대 모아타운 가로주택 정비사업 - 계약상대방: 시흥동 천록빌라 가로주택정비사업조합, 시흥동 972번지 일대 가로주택정비사업조합, 시흥동 973ㆍ974번지 일대 가로주택정비사업조합 - 계약기간: 실착공일로부터 31개월	190,159	-	-	-	-	- '25.06.28. 시공사 선정 - '25.09.30. 계약 체결 - 현재, 관리계획 수립 및 건축 등 통합 심의 준비 중으로 인허가 진행 단계	- '26년 모아타운 관리계획 고시 - '27년 사업시행계획(관리처분포함) - '28년 착공 예정	- 공정 정상 진행에 따른 기성수금 예정	공사도급계약 변경 협의 예정 (일정 미정)

2025.10.28	- 계약명: 고창 CDC 물류창고 신축공사 - 계약상대방: 삼성전자 주식회사 - 계약기간: 2025.10.02~2027.12.31	157,100	990	990	-	-	- 착공 초기 현장 (26년 3월 첫 기성수금)	계약 이행 상의 공급이행의무 일정에 따라 공정 진행	공정진행률에 따라 순차적으로 공사대금 수령	- 변동 가능성 존재

2025.10.29	- 계약명: 송도사업장 신규 테스트동 증축공사 - 계약상대방: 앰코테르놀로지코리아 주식회사 - 계약기간: 2025.10.29~2027.02.18	172,970	4,184	4,184	22,056	22,056	-	- 계약상 공급 의무 이행 계획에 따라 공정 진행 중	- 공정 정상 진행에 따른 기성수금 예정	- 향후 설계변경, 도급계약변경 등의 변동 가능성 있음

2025.11.27	- 계약명: 북변5구역 재개발정비사업 - 계약상대방: 북변5구역 재개발정비사업조합 - 계약기간: 실착공일로부터 58개월	222,597	-	-	-	-	- '25.11.27. 변경 계약 체결 - '26.02.26. 관리처분인가 - 현재, 재정비촉진계획 변경 등 인허가 진행 단계	- '26년 재정비촉진계획 변경 - '27년 사업시행계획 변경 - '28년 착공 예정	- 공정 정상 진행에 따른 기성수금 예정	'25년 11월 공사도급 변경계약 완료

2025.12.01	- 계약명: 의왕군포안산 S1-1BL 및 S1-3BL 민간참여 공공주택건설사업 - 계약상대방: 한국토지주택공사 - 계약기간: 2025.11.28~2034.02.28	245,786	-	-	-	-	미착공 - S1-1, S1-3 : 30년 12월 착공	- S1-1, S1-3 : 30년 12월 착공	향후 예정된 착공 시기에 의거 공사대금 수령 예정	- 변동 가능성 존재

2025.12.10	- 계약명: 개포현대4차아파트 소규모재건축정비사업 - 계약상대방: 개포현대4차아파트 소규모재건축정비사업조합 - 계약기간: 실착공일로부터 35개월	100,085	-	-	-	-	예정 일정에 의거, 건축심의 도면 협의 중	건축심의 준비중 (26년 6월 접수 목표)	착공 이후 기성 청구에 따른 대금 수령 예정	향후 설계변경, 도급계약 변경 등의 변동 가능성 있음

2025.12.11	- 계약명: 광명시흥 A2-5BL, A1-1BL, B1-7BL 민감참여 공공주택건설사업 - 계약상대방: 한국토지주택공사 - 계약기간: 2025.12.10~2034.12.31	162,736	-	-	-	-	미착공 - A2-5, A1-1, B1-7 : '31년 12월 착공	- A2-5, A1-1, B1-7 : '31년 12월 착공	향후 예정된 착공 시기에 의거 공사대금 수령 예정	- 변동 가능성 존재

2025.12.12	- 계약명: 로얄캐닌 김제 3,4라인 반려동물 사료 제조시설 건설공사 - 계약상대방: 로얄캐닌코리아 유한회사 - 계약기간: 2024.01.23~2026.06.30	98,942	45,923	62,838	44,959	61,323	-	- 계약상 공급 의무 이행 계획에 따라 공정 진행 중	- 공정 정상 진행에 따른 기성수금 예정	- 향후 설계변경, 도급계약변경 등의 변동 가능성 있음

2025.12.23	- 계약명: 천호동 145-66 일대 가로주택정비사업 - 계약상대방: 천호동 145-66번지 일대 가로주택정비사업 조합 - 계약기간: 착공일로부터 36개월	95,508	-	-	-	-	예정 일정에 의거, 사업 진행중	건축심의 접수 (2/27) 및 사전협의중	착공천 이후 기성 청구에 따른 대금 수령 예정	향후 설계변경, 도급계약 변경 등의 변동 가능성 있음

2025.12.24	- 계약명: 용인클러스터 상생협력시설(기숙사 1차) 건설공사 - 계약상대방: SK하이닉스 주식회사 - 계약기간: 2025.12.24~2028.08.31	192,380	-	-	-	-	건축허가 완료 (26년 2월말). 실 착공 26년 3월 내 예정	공사도급계약 기간 (총 32개월) - 25년 12월 24일 ~ 28년 8월 31일	공정 진행률에 따라 순차적으로 기성 대금 청구 수령	- 변동 가능성 존재

2025.12.31	- 계약명: 25-A-00부대 시설공사(1448) - 계약상대방: 국군재정관리단 - 계약기간: 2026.01.20~2029.01.08	136,651	14	14	-	-	미착공 - '26년 3월 말 착공예정	착공 : '26년 3월 말 착공예정	향후 예정된 착공 시기에 의거 공사대금 수령 예정	- 변동 가능성 존재

*1), 2) 계약별 최근 공시 기준으로 작성되었습니다.