동부건설 사업보고서 (2024.12)
4. 수주현황(상세)

☞ 본문 위치로 이동[건설부문 : 동부건설㈜]

(단위 : 백만원)

구분	발주처	현장명	계약일	준공일	도급액(당기)	완성공사액	계약잔액

관공사	엘살바도르 공공사업교통부	엘살바도르 로스초로스	2023-10-24	2026-10-26	508,136	117,857	390,279

한국토지주택공사	인천 검단신도시 AB8+도시6-4 설계공모	2021-11-15	착공 후 33개월	372,200	0	372,200

서부광역메트로㈜	대장~홍대 광역철도 민간투자사업	미정	착공 후 72개월	268,934	0	268,934

한국도로공사(안성용인건설사업단)	안성-성남간 고속도로 제3공구	2017-12-27	2024-12-31	204,692	191,243	13,448

국가철도공단	강릉~제진 철도건설 제8공구 노반신설 기타	2024-09-02	2029-12-04	200,804	402	200,403

국가철도공단	월곶판교2	2023-12-19	2028-11-21	197,325	5,920	191,405

LH	남양주왕숙 A-25BL 민간참여 공공주택건설사업	미정	30년 01월	193,899	0	193,899

국가철도공단	춘천~속초 철도건설 제2공구 노반신설 기타	2024-06-19	2029-03-19	186,194	1,303	184,891

인천도시공사	인천검단 AA-28BL 설계공모	2021-09-16	착공 후 36개월	164,670	0	164,670

해양수산부	부산항 진해신항 준설토투기장(3구역) 호안(1공구) 축조공사	2024-06-24	2027-12-08	152,015	3,177	148,837

SH	송파 창의혁신 공공주택 건설사업	미정	2028-10-21	150,843	0	150,843

LH	하남교산 A2+남양주왕숙 B1,B2,A3	2024-09-30	-교산: 2027-07-31 (착공후 33개월) -왕숙: 2027-12-31 (착공후 36개월)	144,002	446	143,556

국가철도공단	평택오송4	2023-06-02	2028-06-01	143,232	22,344	120,888

한국토지주택공사	인천검단 AA-21BL 아파트 건설공사 7공구	2021-12-31	2024-10-18	143,051	59,352	83,699

국가철도공단	호남고속철도 2단계 2공구	2021-06-29	2025-12-31	123,776	51,602	72,174

한국토지주택공사	남원주A3, 충남RM5	미정	미정	111,642	1,183	110,458

경상남도	동읍-봉강도로건설공사	2008-08-18	2023-02-17	108,293	108,293	0

한국도로공사	김포-파주 2공구	2020-04-13	2026-04-12	106,493	50,946	55,547

LH	평택고덕 A-56BL 민간참여 공공주택건설사업	미정	28년 10월	104,299	0	104,299

부산지방국토관리청	영주시우회도로	2009-03-04	2018-12-31	103,638	103,638	0

하남씨엔에프㈜	하남드림 환승형 복합휴게시설	미정	착공 후 30개월	101,720	0	101,720

한국토지주택공사 (NHF11호)	의정부고산 S5BL 아파트 2공구	2017-05-31	2019-12-31	100,374	100,374	0

수도권광역급행철도비노선㈜	수도권광역급행철도 B노선 민간투자사업	미정	착공 후 72개월	96,410	0	96,410

조달청	남양주진접2 A-7BL 아파트 건설공사 6공구	미정	2028-04-01	95,164	10	95,154

국가철도공단	보성-임성리 철도 4공구	2015-11-12	2022-07-31	93,069	93,069	0

전라남도	유치-이양 지방도확장	2004-04-10	2024-06-30	91,296	91,296	0

한국토지주택공사	부천대장1	2023-01-25	2027-10-16	90,727	8,846	81,881

한국도로공사	함양-창녕2	2018-02-23	2024-12-31	90,481	76,592	13,889

기 타	4,472,980	2,486,490	1,986,493

관공사 소계	8,920,361	3,574,388	5,345,973

민간공사	감만1구역 조합	감만1구역 재개발	미정	미정	471,639	1,321	470,318

지티엑스씨주식회사	GTX-C	2021-06-21	착공일로부터 60개월	394,813	8,883	385,930

망상글로벌리조트주식회사	망상글로벌리조트 3지구 개발사업	미정	착공 후 36개월	373,000	-	373,000

의왕오전다구역 주택재개발정비사업조합	의왕오전다구역 주택재개발정비사업	2018-01-31	착공 후 40개월	327,372	-	327,372

㈜금양	㈜금양 전지 3억Cell 토건/Utility Project	2023-10-13	2024-12-30	326,700	213,433	113,267

거제 상동2지구㈜	거제 상동2지구 공동주택	미정	미정	280,149	28	280,121

현대건설 동탄 컨소시엄	화성동탄2 신주거문화타운	2022-12-01	2025-06-30	279,845	169,782	110,063

리치스타수청1지구개발 유한회사	당진수청 1지구 3BL 공동주택 신축공사	2021-08-28	2024-07-10	265,686	255,803	9,884

망상글로벌리조트주식회사	동해안권경제자유구역 망상글로벌리조트 2지구	미정	착공 후 36개월	262,900	-	262,900

리치스타수청1지구개발 유한회사	당진수청1지구 1BL	2021-01-05	2023-09-04	215,161	214,214	947

역촌재건축사업정비조합	역촌1 재건축	2021-06-15	2024-11-25	198,352	183,277	15,075

노원구 상계2구역 재개발정비사업 조합	노원구 상계2구역 재개발사업	2021-07-26	착공 후 36개월	191,000	-	191,000

에스케이하이닉스 주식회사	SK하이닉스 청주지원관	2022-05-24	2023-11-30	153,925	152,832	1,093

김포 북변5구역 도시환경정비사업 조합	김포 재정비촉진지구 북변5구역 도시환경정비사업	2019-12-27	착공 후 43개월	148,401	-	148,401

아르스헥사	인천공항 아트허브 미술품 수장고	미정	착공 후 48개월	138,240	-	138,240

하나머티리얼즈 ㈜	하나머티리얼즈 아산 2단지	2022-08-08	2024-03-31	132,000	131,828	172

종광대2구역 조합	전주 종광대2구역 주택재개발정비사업	미정	미정	131,161	5,220	125,940

코리아신탁㈜	김포한강 물류 개발사업	2022-03-17	2024-07-17	130,776	130,776	-

지타운PFV	GTOWN 개발사업 신축공사	2024-07-22	2027-07-21	130,000	9,633	120,367

㈜경동나비엔	경동나비엔 서탄공장 부품동 건립공	2024-07-19	2026-02-18	125,700	13,676	112,024

검단16파크주식회사	인천검단 16호 공원 개발사업 비공원시설 신축공사	2020-08-27	착공계제출 후 31개월	124,320	-	124,320

㈜단양사계절리조트	단양군 사계절 관광휴양시설 개발사업	2021-03-29	착공 후 24개월	123,598	-	123,598

㈜영우디앤씨	울산 신정동 공동주택 신축공사	2024-04-29	착공 후 38개월	114,716	195	114,521

서서울고속도로 ㈜	광명-서울 고속도로 민자사업(1공구)	2019-09-20	2027-12-31	97,853	35,687	62,166

기 타	3,269,111	1,646,911	1,622,200

민간공사 소계	8,406,420	3,173,500	5,232,920

합계	17,326,781	6,747,888	10,578,893

※ 미착공현장 포함한 전체 계약현황(별도 매출액 5% 미만 현장은 기타로 분류)을 포함하였습니다.※ 미착공현장의 경우 향후 일정에 따라 준공일이 변동될 수 있습니다.※ 단수차이 조정으로 인해 본문 및 주석과 약간의 차이가 있을 수 있습니다.

[기타부문 : 동부엔지니어링㈜]

(단위 : 백만원)

구분	발주처	현장명	계약일	준공일	도급액(당기)	완성공사액	계약잔액

관공사	설계	인천국제공항공사	인천공항4단계AIRSIDE시설기본및실시설계	2017-06-12	2022-10-31	5,279	5,279	0

국가철도공단	남부내륙철도 제1공구 노반 기본 및 실시설계 용역	2022-11-24	2025-03-12	4,317	2,833	1,484

국토교통부 익산지방국토관리청	요천권역하천기본계획	2010-10-26	2019-12-31	3,109	3,109	0

한국토지주택공사	남양주왕숙 공공주택지구 실시설계용역 1구역	2021-08-31	2027-11-30	2,725	1,660	1,065

한국토지주택공사 본사	고양창릉 공공주택지구 기본계획 및 기본설계 용역	2020-07-17	2027-12-16	2,472	1,811	660

환경부 낙동강유역환경청	감천권역 하천기본계획 수립 및 하천시설관리대장 작성 용역	2024-01-22	2027-01-05	2,322	689	1,633

국가철도공단	광주송정~순천 철도건설 제4공구 건설공사(T/K)	2023-09-13	2024-04-01	2,156	2,156	0

한국토지주택공사 본사	남양주 왕숙 공공주택지구 기본계획 및 기본설계용역	2020-03-23	2029-01-31	2,139	1,318	821

국토교통부 부산지방국토관리청	남강 기본계획 및 시설관리대장 작성	2018-06-21	2024-07-11	2,122	2,122	0

서울지방조달청『환경부 한강홍수통제소』	댐-하천 디지털트윈 물관리 플랫폼 구축	2023-05-17	2025-05-05	2,097	473	1,624

국토교통부 서울지방국토관리청	청미천권역 하천기본계획	2011-10-17	2020-12-31	2,066	2,066	0

한국토지주택공사 본사	성남금토 공공주택지구 조사설계	2019-01-17	2026-07-26	2,053	1,695	358

한국토지주택공사	남양주왕숙 공공주택지구 실시설계용역 2구역	2024-03-25	2030-03-24	2,045	638	1,407

한국토지주택공사	광명시흥 공공주택지구 기본설계용역	2023-05-25	2029-05-24	2,037	1,095	941

국가철도공단	대구산업선 철도건설 제1공구 건설공사 실시설계 T/K	2023-07-19	2024-07-17	2,014	1,465	549

기 타	207,972	140,130	67,842

감리	서울특별시 도시기반시설본부	동부간선도로확장전면책임감리	2008-01-03	2025-06-30	7,378	7,010	369

국가철도공단	인덕원~동탄 복선전철 제5,6공구 노반신설 기타공사 감독권한대행 등 건설사업관리용역	2024-02-06	2030-02-05	4,770	694	4,076

국가철도공단	신분당선 광교~호매실 복선전철 제2공구 건설공사(T/K) 감독 권한대행 등 건설사업관리용역	2024-05-14	2029-07-13	4,612	759	3,854

한국도로공사 본사	광주~강진간(제4~7공구) 건설사업관리	2017-07-05	2024-12-27	4,515	3,758	757

국가철도공단	춘천~속초 철도건설 제4공구 노반신설 기타공사 감독권한대행 등 건설사업관리용역	2024-06-17	2029-04-16	3,428	407	3,021

국가철도공단	월곶~판교 복선전철 제7공구 노반신설 기타공사 감독권한대행 등 건설사업관리용역	2023-12-26	2030-01-25	3,378	555	2,823

국가철도공단	과천지식정보타운역 노반신설 기타공사 감독권한대행 등 건설사업관리용역	2022-02-24	2027-01-29	3,100	2,091	1,009

한국철도시설공단	경부선상동~밀양간밀양강교개량건설사업관리	2018-01-22	2025-05-13	3,094	3,016	78

경기도	별내선(암사~별내)복선전철4공구건설사업관리	2016-01-08	2024-08-31	2,849	2,849	0

환경부 낙동강유역환경청	황강 용주지구 하천환경정비사업 건설사업관리(시공단계)용역	2024-01-29	2027-07-11	2,701	348	2,353

전라남도 영광군	영광읍 하수도정비 중점관리지역 정비사업 외 1개소 건설사업관리용역	2023-12-04	2027-03-31	2,606	595	2,011

국가철도공단	수도권광역급행철도 B노선(용산~상봉) 제4공구 건설공사(T/K) 감독권한대행 등 건설사업관리용역	2024-01-05	2030-02-28	2,600	177	2,422

국가철도공단	호남고속철도 2단계(고막원~목포) 건설사업 제7공구 노반신설 기타공사 감독 권한대행 등 건설사업관리용역	2021-01-19	2026-09-18	2,580	1,323	1,257

한국철도시설공단	군장국가산단 인입철도 제1공구 노반 건설공사 전면책임감리용역	2013-05-15	2024-12-31	2,526	1,980	545

한국도로공사 본사	파주~양주간 건설사업관리	2019-01-02	2024-12-31	2,318	2,318	0

전라남도 광양시	광양 동서천 차집관로 정비사업 외 1건 통합건설사업관리용역	2021-11-26	2025-11-25	2,299	1,408	891

전라북도 전주시	중앙(6,7분구) 외 2개분구 처리구역 하수관로정비사업 통합건설사업관리용역	2023-05-08	2027-02-15	2,296	837	1,459

전라남도	금강천 하천재해예방사업 건설사업관리용역	2022-06-13	2027-04-30	2,288	962	1,327

환경부 낙동강유역환경청	남강 진주지구 하천환경정비사업 건설사업관리(시공단계)용역	2024-09-26	2028-09-04	2,105	17	2,088

전라북도 익산시 상하수도사업단	익산 남부2-1, 2-2배수분구 하수관로 정비사업 건설사업관리 용역	2021-07-22	2025-03-31	2,095	1,545	549

한국토지주택공사	남양주왕숙 공공주택지구 조성공사 2공구 시공단계 감독권한대행 등 건설사업관리용역	2024-09-30	2030-04-30	2,093	8	2,085

기 타	157,587	89,770	67,817

관공사 소계	470,144	290,966	179,178

민간공사	설계	쌍용건설 ㈜	평택~오송 2복선화 제5공구 실시설계 용역	2022-05-27	2023-06-30	6,721	6,721	0

㈜HJ중공업	충북선 고속화 제3공구 노반 건설공사(T/K)	2024-10-10	2025-06-30	6,665	198	6,467

코오롱글로벌 ㈜	광주송정~순천 철도건설 제3공구 건설공사(T/K) 실시설계	2024-05-17	2025-05-16	6,245	1,807	4,438

코오롱글로벌 ㈜	여주~원주 복선전철 제2공구 노반건설공사 실시설계용역	2022-07-29	2023-09-30	5,778	5,103	674

㈜HJ중공업	새만금 국제공항 건설공사(T/K) 실시설계용역	2024-08-30	2025-02-28	5,130	2,466	2,664

㈜케이씨씨건설	여주~원주 복선전철 제1공구 건설공사 실시설계 설계용역	2022-08-12	2023-05-03	5,117	5,117	0

㈜HJ중공업	신분당선 광교~호매실 복선전철 제1공구 건설공사(T/K) 실시설계	2023-01-03	2024-03-31	4,831	4,831	0

현대건설 ㈜	수도권 광역급행철도 C노선 실시설계	2021-09-01	2024-05-31	4,459	4,013	446

코오롱글로벌 ㈜	광주송정~순천 철도건설 제3공구 건설공사(T/K)	2023-09-01	2024-04-30	4,200	4,200	0

㈜HJ중공업	수서~광주 복선전철 제2공구 건설공사 T/K	2023-07-25	2024-02-29	4,183	4,183	0

현대건설 ㈜	가덕도 신공항 부지조성공사 기본 및 실시설계 T/K	2024-11-01	2025-04-17	3,350	158	3,192

쌍용건설 ㈜	평택~오송 2복선화 제5공구 건설공사 (T/K) 기본설계 용역	2021-10-25	2022-06-02	3,148	3,148	0

유진기업 ㈜	구리시 한강변 도시개발사업 (G·B해제 등) 통합 인·허가 용역	2021-06-29	2024-12-31	2,970	511	2,459

동부건설 ㈜	호남고속철도 2단계(고막원~목포) 제2공구 건설공사(기술제안) 실시설계 용역	2020-11-16	중지중	2,509	2,509	0

㈜HJ중공업	새만금 국제공항 건설공사 T/K	2023-03-20	중지중	2,195	2,195	0

기 타	18,292	14,485	3,806

감리	용인일반산업단지 ㈜	용인 반도체클러스터 일반산업단지 부지조성공사 건설사업관리용역	2022-02-07	2026-03-06	3,619	1,133	2,487

기 타	8,607	5,825	2,782

민간공사 소계	98,018	68,602	29,416

해외공사	설계	㈜HJ중공업	필리핀 세부 신항만 건설공사 실시설계 용역[설계비] 및 따굼 홍수조절사업 타당성 검토	2024-09-01	2025-08-31	2,800	262	2,538

인도네시아 공공주택사업부	인도네시아 동부 지역 주요 호수 수자원 관리 계획 (Cascade Mahakam)	2021-01-01	중지중	2,384	2,105	280

알제리 ANESRIF	알제리 제할다~구라야 전철화 신철도노선의 APD및 DCE설계(실시설계 및 시공사용입찰서작성)	2016-03-22	중지중	2,126	418	1,708

기 타	17,459	12,490	4,969

해외공사 소계	24,770	15,275	9,494

합계	592,931	374,843	218,088

※ 전체 계약현황(도급액 2,000백만원 미만 현장은 기타로 분류)을 포함하였습니다.※ 단수차이 조정으로 인해 본문 및 주석과 약간의 차이가 있을 수 있습니다.