범양건영 
독립된 감사인의 감사보고서

범양건영 주식회사
주주 및 이사회 귀중

우리는 별첨된 범양건영 주식회사와 그 종속기업의 연결재무제표를 감사하였습니다.동 연결재무제표는 2017년 12월 31일과 2016년 12월 31일 현재의 연결재무상태표, 동일로 종료되는 양 보고기간의 연결포괄손익계산서, 연결자본변동표 및 연결현금흐름표 그리고 유의적 회계정책에 대한 요약과 그 밖의 설명정보로 구성되어 있습니다.

재무제표에 대한 경영진의 책임

경영진은 한국채택국제회계기준에 따라 이 연결재무제표를 작성하고 공정하게 표시할 책임이 있으며, 부정이나 오류로 인한 중요한 왜곡표시가 없는 연결재무제표를 작성하는데 필요하다고 결정한 내부통제에 대해서도 책임이 있습니다.

감사인의 책임

우리의 책임은 우리가 수행한 감사를 근거로 해당 연결재무제표에 대하여 의견을 표명하는데 있습니다. 우리는 대한민국의 회계감사기준에 따라 따라 감사를 수행하였습니다. 이 기준은 우리가 윤리적 요구사항을 준수하며 연결재무제표에 중요한 왜곡표시가 없는지에 대한 합리적인 확신을 얻도록 감사를 계획하고 수행할 것을 요구하고 있습니다.

감사는 연결재무제표의 금액과 공시에 대한 감사증거를 입수하기 위한 절차의 수행을 포함합니다. 절차의 선택은 부정이나 오류로 인한 연결재무제표의 중요한 왜곡표시위험에 대한 평가 등 감사인의 판단에 따라 달라집니다. 감사인은 이러한 위험을 평가할 때 상황에 적합한 감사절차를 설계하기 위하여 기업의 연결재무제표 작성 및 공정한 표시와 관련된 내부통제를 고려합니다. 그러나 이는 내부통제의 효과성에 대한 의견을 표명하기 위한 것이 아닙니다. 감사는 또한 연결재무제표의 전반적 표시에대한 평가뿐 아니라 연결재무제표를 작성하기 위하여 경영진이 적용한 회계정책의 적합성과 경영진이 도출한 회계추정치의 합리성에 대한 평가를 포함합니다.

우리가 입수한 감사증거가 감사의견을 위한 근거로서 충분하고 적합하다고 우리는 믿습니다.

감사의견

우리의 의견으로는 회사의 연결재무제표는 범양건영 주식회사와 그 종속기업의 2017년 12월 31일과 2016년 12월 31일 현재의 재무상태, 동일로 종료되는 양 보고기간의 재무성과 및 현금흐름을 한국채택국제회계기준에 따라 중요성의 관점에서 공정하게 표시하고 있습니다.

강조사항

감사의견에는 영향을 미치지 않는 사항으로서 이 감사보고서의 이용자는 다음 사항에 대하여 주의를 기울여야 할 필요가 있습니다.

대한 감사인의 강조사항 등>

수주산업 핵심감사항목은 "회계감사실무지침 2016-1"에 따라 감사인의 전문가적 판단과 지배기구와의 커뮤니케이션을 통해 당기 연결재무제표 감사에서 유의적인 사항을 선정한 것입니다.

그리고 상기 “감사인의 책임”에서 기술한 바와 같이 감사인의 책임은 대한민국의 회계감사기준에 따라 상기 연결재무제표에 대해 감사를 실시하고 수행한 감사를 근거로 해당 연결재무제표에 대하여 의견을 표명하는바, 수주산업 핵심감사항목에 대하여도 중요한 왜곡표시가 없는지에 대한 합리적인 확신을 얻도록 감사를 계획하고 수행하였습니다.

가. 총계약원가 추정의 불확실성

연결재무제표에 대한 주석 3에서 기술한 바와 같이 회사는 건설형 공사계약의 결과를 신뢰성 있게 추정할 수 있는 경우 계약수익과 계약원가를 보고기간 종료일 현재 계약활동의 진행률을 기준으로 하여 각각 수익과 비용으로 인식하고 있습니다. 계약활동의 진행률은 진행단계를 반영하지 못하는 계약원가를 제외하고 수행한 공사에 대하여 발생한 누적계약원가를 추정 총계약원가로 나눈 비율로 측정하고 있습니다. 연결재무제표에 대한 주석 3에서 설명한 바와 같이 총계약원가는 재료비, 노무비, 공사기간 등의 미래 예상치에 근거하여 추정하고 있습니다.

또한 연결재무제표에 대한 주석 5와 같이 공종별 추정총계약수익이 당기 중 13,469백만원 감소하였고, 추정총계약원가가 20,510백만원 감소하여, 당기 및 미래 손익에 미치는 영향이 각각 (3,655)백만원 및 10,695백만원임을 기술하고 있습니다.

건설형 공사는 원자재 가격의 변동, 자연재해로 인한 공정지연, 공법의 변경, 신규진출 시장 리스크 등에 따라 예측할 수 없었던 총예정원가의 변동이 발생할 가능성이 높습니다. 우리는 이러한 총계약원가 추정의 불확실성 증가와 추정치 변동이 당기 손익에 미치는 영향을 고려하여 회사의 총계약원가 추정의 불확실성을 유의적인 위험으로 식별하였습니다.

우리 는 회사의 총계약원가 추정의 불확실성이 재무제표에 미치는 영향에 대하여 다음의 감사절차를 수행하였습니다.

ㆍ 보고기간별 예정원가의 주요원가 구성항목의 변동에 대한 시사ㆍ 프로젝트별 예정원가 구성의 합리성에 대한 입증감사

ㆍ 예정원가의 유의적인 변동이 있는 프로젝트에 대하여 변동원인 등 검토ㆍ 예정원가율 대비 실제원가율의 유의적인 차이가 있는 프로젝트에 대하여 차이원인 등 질문

나. 공사진행률의 산정

연결재무제표에 대한 주석 3에서 언급한 바와 같이, 회사는 건설형 공사계약의 결과를 신뢰성 있게 추정할 수 있는 경우 계약수익과 계약원가를 보고기간 종료일 현재 계약활동의 진행률을 기준으로 하여 각각 수익과 비용으로 인식하고 있습니다. 계약활동의 진행률은 진행단계를 반영하지 못하는 계약원가를 제외하고 수행한 공사에 대하여 발생한 누적계약원가를 추정 총계약원가로 나눈 비율로 측정하고 있습니다.

건설형 공사계약에서는 제반 환경변화로 인한 추가 원가의 투입, 발주처의 인정지연, 특정기간의 원가투입 집중현상 등으로 인해 공사수행의 정도를 반영하지 못하는 원가투입의 발생가능성과 발주자에게 청구할 수 없는 비정상원가의 발생가능성이 높습니다. 우리는 이러한 원가투입량에 비례한 공사진행률과 실제 공사 진척도간에 유의미하게 차이가 발생할 위험이 존재함에 따라 회사의 공사진행률 산정을 유의적인 위험으로 식별하였습니다.

우리는 공사진행률 산정에 영향을 미치는 총계약원가와 누적계약원가 금액과 관련하여 다음의 감사절차를 수행하였습니다. ㆍ 프로젝트별 공사진행률 증감원인에 대한 시사 ㆍ 공사원가의 증가 사유와 전망에 대한 시사 ㆍ 계약의 진행 정도를 반영하지 못하여 누적발생계약원가와 추정총계약원가에서 제외되는 원가의 발생여부 및 회계처리에 대한 입증감사

다. 미청구공사금액의 회수가능성

연결재무제표에 대한 주석 3에서 언급한 바와 같이, 회사는 건설형 공사계약의 결과를 신뢰성 있게 추정할 수 있는 경우 계약수익과 계약원가를 보고기간 종료일 현재 계약활동의 진행률을 기준으로 하여 각각 수익과 비용으로 인식하고 있습니다. 계약활동의 진행률은 진행단계를 반영하지 못하는 계약원가를 제외하고 수행한 공사에 대하여 발생한 누적계약원가를 추정 총계약원가로 나눈 비율로 측정하고 있습니다. 누적발생원가에 인식한 이익을 가산(인식한 손실을 차감)한 금액이 진행청구액을 초과하는 금액은 미청구공사로 표시하고 있으며, 진행청구액이 누적발생원가에 인식한 이익을 가산(인식한 손실을 차감)한 금액을 초과하는 금액을 초과청구공사로 표시하고 있습니다.

연결재무제표에 대한 주석 5에서 기술한 바와 같이 미청구공사금액은 18,073백만원으로, 전기말 18,394백만원에 비해 유의적인 변동은 없으나, 금액적으로 차지하는 비중이 중요하고, 최근 발주처의 대금결제 지연 및 조건의 변경, 클레임 발생 등으로 인해 회수에 대한 불확실성이 증가함에 따라 미청구공사금액의 회수가능성을 유의적인 위험으로 식별하였습니다.

우리는 당기 중 미청구공사금액이 유의적으로 증가된 프로젝트에 대하여 다음의 감사절차를 수행하였습니다.

ㆍ 계약상의 대금결제조건, 지연배상금, 납품시기 및 기타 의무사항에 대한 시사ㆍ 계약에 따른 지급기일의 도래 여부 및 발주자의 재무적 건전성에 대한 시사

라. 공사변경에 대한 회계처리

연결재무제표에 대한 주석 3에서 언급한 바와 같이, 회사는 건설형 공사계약의 결과를 신뢰성 있게 추정할 수 있는 경우 계약수익과 계약원가를 보고기간 종료일 현재 계약활동의 진행률을 기준으로 하여 각각 수익과 비용으로 인식하고 있습니다. 총계약수익은 최초에 합의된 계약금액을 기준으로 측정하지만 계약을 수행하는 과정에서 공사변경, 보상금, 장려금에 따라 증가하거나 회사의 귀책사유로 완공시기가 지연됨에 따라 위약금을 부담할 때 감소될 수 있으므로 계약수익의 측정은 미래사건의 결과와 관련된 다양한 불확실성에 의해 영향을 받습니다. 회사는 고객이 공사변경 등으로 인한 수익금액의 변동을 승인할 가능성이 높거나 회사가 성과기준을 충족할 가능성이 높고 금액을 신뢰성 있게 측정할 수 있는 경우에 계약수익에 포함합니다.

연결재무제표에 대한 주석 3에서 언급한 바와 같이, 회사는 공사지연에 따라 총계약수익 추정치가 변동될 가능성이 있으며, 설계변경 및 제반 환경의 변화에 따른 불가피한 공사변경 등으로 인하여 공사계약금액이 변동될 가능성이 있습니다. 우리는 이러한 공사변경 및 지연보상금 등에 따른 공사계약금액의 변동가능성을 고려하여 공사변경에 대한 회계처리를 유의적인 위험으로 식별하였습니다.

우리는 회사의 공사변경의 회계처리와 공시내용에 대하여 다음의 감사절차를 수행하였습니다.

ㆍ 계약금액의 유의적 증감 사유에 대한 분석적검토

ㆍ 발주자의 공사변경에 따른 수익금액 승인 가능성에 대한 검토ㆍ 공사변경이 추정총계약원가 및 진행률에 미치는 영향에 대한 입증감사

서울시 강남구 테헤란로88길 14
한울회계법인
대표이사 남기봉

2018년 3월 15일

이 감사보고서는 감사보고서일 현재로 유효한 것입니다. 따라서 감사보고서일 후 이 보고서를 열람하는 시점 사이에 첨부된 회사의 연결재무제표에 중요한 영향을 미칠 수 있는 사건이나 상황이 발생할 수도 있으며, 이로 인하여 이 감사보고서가 수정될 수도 있습니다.