도화엔지니어링 반기보고서 (2025.06)
1. 공시내용 진행 및 변경사항

(1) 공시 사항

신고일자	제목	신고내용	신고사항의 진행사항

2025.07.15	단일판매,공급계약 체결(자율공시)	페루 친체로 신공항 건설 PMO 사업-계약상대 : 페루 교통통신국-계약금액 : 25,131,559,824원	정상적으로 과업 진행 중이며 과업추가에 따라 2025년 4월 8일 계약금액 증액 및 계약기간 연장 관련 정정공시 진행, 2025년 7월 15일 지분확정에 따른 정정공시를 진행함.

2025.06.09	단일판매,공급계약 체결	음성 금왕테크노밸리 일반산업단지 폐기물매립시설 조성공사-계약상대: 주식회사 케이에코-계약금액: 46,750,000,000	정상적으로 과업 진행 중이며, 2025년 6월 9일 설계변경에 따른 공사기간 연장 정정공시를 진행함.

2025.06.09	단일판매,공급계약 체결	화성시 석포리 일반폐기물 최종처분시설 관리운영(대체)위탁계약-계약상대: 케이이에스환경개발 주식회사-계약금액: 46,948,000,000	정상적으로 과업 진행 중이며, 2025년 6월 9일 설계변경에 의한 공사기간 연장에 따른 운영개시일 및 종료일 변경 관련 정정공시를 진행함.

2025.06.09	단일판매,공급계약 체결	화성 석포리 폐기물최종처분시설 조성공사-계약상대: 케이이에스환경개발 주식회사-계약금액: 77,000,000,000	정상적으로 과업 진행 중이며, 2025년 6월 9일 설계변경에 따른 계약금액 변경 정정공시를 진행함.

2025.03.18	단일판매,공급계약 체결	동우에너지소재 평택 SRF 소각로 증설사업-계약상대 : 동우에너지소재-계약금액: 40,260,000,000	본 계약의 대주단 모집지연으로 인해, 발주자와의 합의 하에 착공 신고서 제출이 지연되고 있음

2025.03.17	단일판매,공급계약 체결	수도권광역급행철도(GTX) B노선 민간투자사업 실시설계-계약상대: 주식회사 포스코이앤씨-계약금액: 41,298,180,000	실시계획 1차변경 승인 신청중이며, 과업 진행에 따른 대금 지급조건에 따라 설계비, 직경비, 자문비 정상 수금 중

2024.07.05	단일판매,공급계약 체결	몽골 울란바토르시 메트로 프로젝트 사업관리 컨설팅(PMC)사업-계약상대: 울란바토르시-계약금액: 35,894,106,000	정상적으로 과업 진행 중이며, 계약 기간에 맞춰 준공 예정

2023.06.20	단일판매,공급계약 체결	폴란드 카토비체-국경-오스트라바 구간 철도 설계-계약상대 : 폴란드신공항공사-계약금액 : 33,505,446,648원	정상적으로 과업 진행 중이며, 건축 허가 절차에 포함된 환경영향 재평가, 용지개발 관련 업무를 수행 중

2022.12.23	단일판매,공급계약 체결	우에키 태양광발전사업-계약상대 : 무나카타 종합개발(주)-계약금액 : 45,582,064,000원	발주자의 사업개발 행위 지연에 따라 착공 대기

2022.03.02	단일판매,공급계약 체결	모리오카 태양광발전사업 관리운영위탁계약-계약상대 : 합동회사 타마야마메가닛코우-계약금액 : 46,964,865,963원	과업내용서에 의거, 정상적으로 과업 진행 중

2020.12.28	단일판매,공급계약 체결	키츠키1 태양광발전사업 건설공사-계약상대 : 합동회사 Blue Power 오이타 키츠키1-계약금액 : 30,429,999,960원	공사 진행 중 발생한 하수급인과 재하수급인과의 미지급 소송건으로 공사가 일부 지연되었으나 현재 공사가 재개되었으며, 공정률 약 87% 상태임

2019.10.24	단일판매,공급계약 체결	이나와시로 태양광발전사업 관리운영위탁계약-계약상대 : 합동회사 Blue Power 이나와시로-계약금액 : 25,004,975,888원	착수 전, 계약해지 사유(발주처의 PF대출 상환 완료)가 발생하여, 관리운영 중지 중

2017.09.29	단일판매,공급계약 체결	카사마 태양광발전사업 건설공사-계약상대 : 합동회사 아스트로너지 카사마-계약금액 : 29,618,891,738원	준공요건 충족하여 임지개발허가가 완료되었으며 잔여 대금(준공금, 보험금, 지체상금)의 정산 합의 진행 중

(2) 진행상황

신고일자	계약내역	계약금액총액	판매,공급금액	대금수령액

당기	누적	당기	누적

2025.07.15	계약명 : 페루 친체로 신공항 건설 PMO 사업계약상대방 : 페루 교통통신국계약기간 : 2019-11-01 ~ 2026-12-31계약조건 : 1.설계검증 2.구매 3.공사관리 4.시운전및 운영지원	25,132	1,167	17,780	1,604	13,107

2025.06.09	계약명 : 음성 금왕테크노밸리 일반산업단지 폐기물매립시설 조성공사계약상대방 : 주식회사 케이에코계약기간 : 2024-11-12 ~ 2027-01-12계약조건 : 선금_계약금액의 10%, 기성부분금_매2개월에 1회	46,750	6,019	7,608	8,143	12,393

2025.06.09	계약명 : 화성시 석포리 일반폐기물 최종처분시설 관리운영(대체)위탁계약계약상대방 : 케이이에스환경개발 주식회사계약기간 : 2025-11-01 ~ 2036-10-31계약조건 : 관리운영비 매 3개월마다 지급	46,948	-	-	-	-

2025.06.09	계약명 : 화성 석포리 폐기물최종처분시설 조성공사계약상대방 : 케이이에스환경개발 주식회사계약기간 : 2023-12-28 ~ 2026-12-27계약조건 : 선급금_변경 전 도급금액 52,558,000,000원의 15% 기성금_변경 전 도급금액의 75%, 매 3개월마다 지급 잔금_변경 전 도급금액의 10% 증액분_대출원리금보다 후순위로 지급되며, 대주단 관리에 영향을 주지 않는 범위 내에서 지급됨	77,000	15,142	31,089	21,090	42,297

2025.03.18	계약명 : 동우에너지소재 평택 SRF 소각로 증설사업계약상대방 : 동우에너지소재계약기간 : 본 계약의 시작일은 당사가 본 사업시설의 설계를 완료하여 착공신고서를 제출한 일자이며, 종료일은 착공신고서 제출일로부터 18개월이 되는 날입니다계약조건 : 공사 진행에 따라 청구 및 지급(선급금20%, 기성금70%, 잔금10%)	40,260	-	-	-	-

2025-03-17	계약명 : 수도권광역급행철도(GTX) B노선 민간투자사업 실시설계계약상대방 : 주식회사 포스코이앤씨계약기간 : 2023-11-14 ~ 2031-06-30계약조건 : 설계비, 직경비, 자문비 기성 지급금액으로 나누어서 지급됨	41,298	1,618	25,429	114	24,270

2024-07-05	계약명 : 몽골 울란바토르시 메트로 프로젝트 사업관리 컨설팅(PMC)사업계약상대방 : 울란바토르시계약기간 : 2024-07-05 ~ 2030-09-30계약조건: 몽골 울란바토르시 메트로 1호선 건설 사업의 개념설계, EPC 발주업무, 시공감리, 운영 및 유지보수 교육, 시운전 등 각 단계별로 수행	35,894	2,276	11,241	2,470	11,006

2023-06-20	계약명 : 폴란드 카토비체-국경-오스트라바 구간 철도 설계계약상대방 : 폴란드 신공항공사계약기간 : 2023-06-19 ~ 2030-11-19계약조건 : 건설공사를 위한 설계 및 각종 인허가 절차 이행 (환경영향평가, 용지보상 절차, 건설공사 입찰을 위한 발주처 지원, 감리 기술지원 업무를 포함)	33,505	4,098	11,768	796	5,312

2022-12-23	계약명 : 우에키 태양광발전사업계약상대방 : 무나카타 종합개발(주)계약기간 : 상기 계약의 시작일은 본건 공사의 착공을 위한 제반 인허가 취득이 완료되고 대리은행, 도급인, 수급인이 착공을 진행할 수 있다고 합의하여 착공할 것으로 지정한 날이며 종료일은 착공일로부터 15개월이 되는 날임.계약조건: 책임준공, 확정금액 일괄 도급방식 (Fixed Price Lump Sum Contract)	45,582	-	-	-	-

2022-03-02	계약명 : 모리오카 태양광발전사업 관리운영위탁계약계약상대방 : 합동회사 타마야마메가닛코우계약기간 : 2022-10-01 ~ 2040-09-30계약조건 : 관리운영 위탁계약	46,965	1,183	5,769	655	4,572

2020-12-28	계약명 : 키츠키1 태양광발전사업 건설공사계약상대방 : 합동회사 Blue Power 오이타 키츠키1계약기간 : 2019-12-17~(방재공사 강화 및 선진행 요청에 따른 인허가 변경으로 계약종료일이 변경됨,2020.12.28. 정정공시) 계약조건: 책임준공, 확정금액 일괄 도급방식(Fixed Price Lump Sum Contract)	30,430	-	19,517	-	20,801

2019-10-24	계약명 : 이나와시로 태양광발전사업 관리운영위탁계약계약상대방 : 합동회사 Blue Power 이나와시로계약기간 : 2023-04-27 ~ 2041-10-24계약조건 : 관리운영 위탁 계약	25,005	-	-	-	-

2017-09-29	계약명 : 카사마 태양광발전사업 건설공사계약상대방 : 합동회사 아스트로너지 카사마계약기간 : 2017-09-29 ~(준공요건 잔여 대금(준공금, 보험금, 지체상금)의 정산 합의 진행)계약조건: 책임준공, 확정금액 일괄 도급방식(Fixed Price Lump Sum Contract)	29,619	174	26,611	-	26,437

(3) 대금 미수령 사유

계약명	대금 미수령 사유

동우에너지소재 평택 SRF 소각로 증설사업	프로젝트 파이낸싱 대출 자금 조달 지연

화성시 석포리 일반폐기물 최종처분시설관리운영(대체)위탁계약	1단계 준공 지연에 따른, 매립장 관리 운영 지연

이나와시로 태양광발전사업 관리운영위탁계약	기존 시행사(발주처)가 제3자에게 사업권 매각

우에키 태양광발전사업	계약상대방과 사업권자 간의 협의 지연으로 인해 인허가를 위한 계약체결 등 지연 중이며, 이에 따라 계약 시작일을 특정 불가한 상황으로 대금 미수금 중임

(4) 향후 추진계획

계약명	추진계획

페루 친체로 신공항 건설 PMO 사업	① 향후 계약 이행- 작성 기준일 현재, 본 계약과 관련하여 당사와 발주처간 계약 진행상 특이사항은 없습니다. ② 대금 수령 계획- 대금지급 조건에 따라 기성금 수령 예정③ 계획의 변동 가능성 - 보고일 현재 계획의 변동 가능성은 없으며, 발주처의 요청에 따라 추가 기술지원 서비스 업무(고고학 영향 최소화 Action Plan 수립, Communication Plan, 소음·진동 영향평가 등) 수행 시 계약기간 및 금액 조정 가능성이 있습니다.

음성 금왕테크노밸리 일반산업단지 폐기물매립시설 조성공사	① 향후 계약 이행- 작성 기준일 현재, 본 계약과 관련하여 당사와 발주처간 계약 진행상 특이사항은 없습니다. ② 대금 수령 계획- 대금지급 조건(공사 진행에 따라 매 2개월 단위 청구 및 지급 , 선급금 10% 기성금 90%)에 따라 수금 예정입니다.③ 계획의 변동 가능성 - 보고일 현재 계획의 변동 가능성은 없으며, 향후 계약 진척에 따라 대금을 수령할 예정이며, 미수령 사유 발생시 해당 사실과 그 사유를 상세히 기재할 예정입니다.

화성시 석포리 일반폐기물 최종처분시설 관리운영(대체)위탁계약	① 향후 계약 이행- 작성 기준일 현재, 본 계약과 관련하여 당사와 발주처간 계약 진행상 특이사항은 없습니다. ② 대금 수령 계획- 대금지급 조건(매 3개월 단위 청구 및 지급하며, 매년 물가 변동 반영증액)에 따라 수금 예정입니다.③ 계획의 변동 가능성 - 보고일 현재 계획의 변동 가능성은 없으며, 향후 계약 진척에 따라 대금을 수령할 예정이며, 미수령 사유 발생시 해당 사실과 그 사유를 상세히 기재할 예정입니다.

화성 석포리 폐기물최종처분시설 조성공사	① 향후 계약 이행- 작성 기준일 현재, 본 계약과 관련하여 당사와 발주처간 계약 진행상 특이사항은 없습니다. ② 대금 수령 계획- 대금지급 조건(공사 진행에 따라 매 3개월 단위 청구 및 지급)에 따라 수금 예정입니다.③ 계획의 변동 가능성 - 보고일 현재 계획의 변동 가능성은 없으며, 향후 계약 진척에 따라 대금을 수령할 예정이며, 미수령 사유 발생시 해당 사실과 그 사유를 상세히 기재할 예정입니다.

동우에너지소재 평택 SRF 소각로 증설사업	① 향후 계약 이행- 2025년 중으로 대주단 모집이 완료될 예정입니다. 이후 착공 신고서 제출 및 착공일 확정 예정입니다② 대금 수령 계획- 착공 신고서 제출 및 착공일 확정 완료 후, 대금지급 조건에 따라 선급금 20% 수금 예정입니다.③ 계획의 변동 가능성 - 본 사업은 프로젝트 파이낸싱 대출 방식으로 자금을 조달하는 구조로, 금융기관과의 조달 조건 협의 및 승인 여부에 따라 계약 내용이 변경 될 가능성이 있습니다. 변경 사유 발생 시 해당 사실과 그 사유을 상세히 기재할 예정입니다.

수도권광역급행철도(GTX) B노선 민간투자사업 실시설계	① 향후 계약 이행- 실시계획 1차변경 승인 후 공사 예정입니다 ② 대금 수령 계획- 과업 진행에 따른 대금 지급조건에 따라 2025년 하반기 설계비, 직경비, 자문비 신청 예정입니다.③ 계획의 변동 가능성 - 보고일 현재 계획의 변동 가능성은 없으며, 향후 계약 진척에 따라 대금을 수령할 예정이며, 미수령 사유 발생시 해당 사실과 그 사유를상세히 기재할 예정입니다.

몽골 울란바토르시 메트로 프로젝트 사업관리 컨설팅(PMC)사업	① 향후 계약 이행- EPC 계약자 선정 진행 후 잔여 기성 신청 예정② 대금 수령 계획- 대급지금 조건에 따라 2달에 한번씩 기성 신청 예정③ 계획의 변동 가능성 - 보고일 현재 계획의 변동 가능성은 없으며, 향후 계약 진척에 따라 대금을 수령할 예정이며, 미수령 사유 발생시 해당 사실과 그 사유를 상세히 기재할 예정입니다.

폴란드 카토비체-국경-오스트라바 구간 철도 설계	① 향후 계약 이행- 2026년 2월부터 기본설계 착수, 2029년까지 기본설계 승인 예정, 2030년 시공허가 획득 예정입니다② 대금 수령 계획- 조건부 계약금액: 옵션항목 수행 시, 별도 발주 후 14일 내 착수 예정으로, 설계감리(G), 발주처 자문(F2), 계획수립(H) 각 업무별 마일스톤 달성 시 대금지급 협의 예정입니다.③ 계획의 변동 가능성 - 보고일 현재 계획의 변동 가능성은 없으며, 향후 계약 진척에 따라 대금을 수령할 예정이며, 미수령 사유 발생시 해당 사실과 그 사유를 상세히 기재할 예정입니다.

우에키 태양광발전사업	① 향후 계약 이행- 2025년 내 계약상대방이 사업권 확보 및 인허가를 위한 계약 체결 미진행 및 미확정 시 계약 타절 계획 중② 대금 수령 계획- 계약 진행 지연으로인해 현재 대금수령 계획이 없습니다.③ 계획의 변동 가능성 - 계약상대방이 사업권 확보 및 인허가를 위한 계약 체결여부에 따라 계획 변동 가능성이 있으며, 사유 발생시 해당 사실과 그 사유를 상세히 기재할 예정입니다.

모리오카 태양광발전사업 관리운영 위탁계약	① 향후 계약 이행- 작성 기준일 현재, 본 계약과 관련하여 당사와 발주처간 계약 진행상 특이사항은 없습니다. ② 대금 수령 계획- 특이 사항 없습니다.③ 계획의 변동 가능성 - 보고일 현재 계획의 변동 가능성은 없으며, 향후 계약 진척에 따라 대금을 수령할 예정이며, 미수령 사유 발생시 해당 사실과 그 사유를 상세히 기재할 예정입니다.

키츠키1 태양광발전사업 건설공사	① 향후 계약 이행- 2026년 3월 공사 준공 예정입니다② 대금 수령 계획- 공정률에따른 기성금/준공금 청구 및 대금 수령 예정입니다③ 계획의 변동 가능성- 보고일 현재 계획의 변동 가능성은 없으며, 향후 계약 진척에 따라 대금을 수령할 예정이며, 미수령 사유 발생시 해당 사실과 그 사유를 상세히 기재할 예정입니다.

이나와시로 태양광발전사업 관리운영위탁계약	① 향후 계약 이행- 이나와시로 태양광발전사업 건설공사의 계약 효력 부존재 소송중이며, 해당 소송결과에 따른 관리 운영 사업 해지 예정입니다② 대금 수령 계획- 당사는 계약업무 수행 착수 전으로, 잔여 대금 청구 예정 없습니다③ 계획의 변동 가능성- 계약해지 사유 발생에 따른 계약 업무 미수행 상황이며, 보고일 현재 계획의 변동 가능성은 없습니다.

카사마 태양광발전사업 건설공사	① 향후 계약 이행- 당사는 계약 상 모든 책임 수행을 완료하였습니다 ② 대금 수령 계획- 발주처는 준공금 지급 지연중이며, 당사는 준공금 정산 관련 발주처와의 합의 진행중입니다③ 계획의 변동 가능성 - 보고일 현재 계획의 변동 가능성은 없습니다