도화엔지니어링 반기보고서 (2021.06)
2. 우발부채 등에 관한 사항

(1) 중요한 소송 사건■설계보상비 반환청구 소송

구분	내용

소제기일	서울중앙지방법원 2020가합568601

소송 당사자	원고 금호산업 외 4인, 피고 도화엔지니어링, 경화 등 5인

소송의 내용	소외 부산시가 발주한 「녹산 하수 소화조 설치사업」의 턴키 공사에서 시공사 원고들이 설계사 피고들에 대하여 설계오류로 인한 공기 지연에 대한 손해배상금을 청구한 사안입니다.
소가는 2억 100만 원이나 청구취지 확장 예정입니다.

진행현황	2021. 3. 11. 3회 변론기일까지 진행되었습니다.

향후 소송일정	감정절차를 위하여 기일 추정되었습니다.

향후 소송결과에 따라 회사에 미치는 영향	1. 당사는 본 프로젝트 턴키 사업자인 금호산업 컨소시엄과 설계에 대하여 공동수행한 대표사로서 주요 쟁점인 구조설계 오류 부분은 경화에서 담당하였으나, 금호는 공동도급사로서 계약상 연대책임을 주장하고 있음. 2. 도화와 경화는 각자 소송대리인을 선임하였지만, 소송진행에 있어 사실상 공동으로 대응할 예정임.

■ 약정금 청구소송

구분	내용

소제기일	대법원 2019다279542

소송 당사자	원고 대전광역시, 피고 도화엔지니어링 외 1인

소송의 내용	원고 대전광역시는 2012.10.26. 하수슬러지 처리시설에 대하여 피고 도화엔지니어링과 기본 및 실시설계용역을 체결하였고, 2013.9.24. 팬아시아워터주식회사와 공법기자재를 제작구매 설치하는 계약을 체결하였습니다. 팬아시아워터 주식회사는 기자재 설치 공사 등을 하던 중 2014.8.29. 경영악화를 이유로 계약해지를 하였습니다. 이에 피고 동일캔바스 주식회사가 2014.10.6.에 잔여공사에 대한 계약을 체결하였습니다. 각 과정에서 공동 피고들은 원고에게 탈취감량율에 대하여 성능보증서를 제출하였습니다.
2016.12월 현재 하수슬러지 처리시설이 준공되지 못한 상태에서 원고는 피고들이 제출한 성능보증서의 감량율이 달성되지 못하였다는 이유로 피고들에게 계약해지 및 시설공사비 및 시설 철거비에 해당하는 약 81억 원 가량의 금액을 청구하였습니다.

진행현황	2019년 2월 20일, 1심 판결 결과 원고인 대전광역시의 청구가 전부 기각되어 피고인 당 사에는 어떠한 금전적 책임도 없다는 판결이 나왔습니다. 이에 대전광역시에서 항소하였습니다.
항소심 판결은 당 사는 50억원 및 이에 대한 이자를 지급, 피고 동일캔바스와 약 2억원을 공동하여 부담하도록 나왔습니다. 이에 대하여 당사는 일단 이 금액을 지급하고 상고하였습니다.

향후 소송일정	상고심 진행중 입니다.

향후 소송결과에 따라 회사에 미치는 영향	당 사는 당해 소송의 설계 및 시공감리를 수행한 당사자로서 설계 단계에서 관련 규정을 준수하고 최선의 결과물을 납품하였고, 감리 업무에 있어서도 어떠한 과실도 없었음을 주장하고 있으며 이러한 사실을 뒷받침할 증거자료를 통해 당 소송에 대응할 예정입니다.

■ 하자보수금 등 청구 소송

구분	내용

소제기일	대법원 2021다243546

소송 당사자	원고 부산광역시, 피고 도화엔지니어링 외 5인

소송의 내용	원고 부산광역시는 1997년 11월경부터 2005년 11월경까지 진행된 부산시 가덕도 일원에 녹산방류관로 공사를 발주 및 시행하였고, 당 사는 이 공사에 대하여 설계 및 감리를 하였고 그 외 피고들은 시공업무를 맡았습니다.
현재 해당 방류관로의 일부가 파손되어 방류관거에서 하수가 유출되는 상황이므로 이에 대하여 부산광역시는 시공사인 쌍용건설 등에 하자보수를 청구하였으나 시공사 측은 하자의 원인이 명확하지 않은 상태에서 그 책임을 부담할 수 없다고 하여 이에 부산광역시는 시공사인 쌍용건설 외 3개사, 설계 및 감리사인 당 사, 시공하자에 대한 보증서를 발급한 건설공제조합을 피고로 하여 소송을 제기하였습니다. 소가는 약 120억 가량입니다.

진행현황	2019. 2. 20. 1심 판결결과 원고인 부산광역시의 청구가 일부 인용되어, 설계사인 당 사 및 시공사가 공동하여 전체 소가의 50%에 해당하는 책임을 지고, 원고인 부산광역시가 50%에 해당하는 책임을 지는 것으로 판결. 이에 대하여 각 당사자는 모두 항소를 제기하였습니다.
2021. 5. 13. 2심 판결결과 원고인 부산광역시의 청구 중 약 40억 원이 인용되었으며, 이는 1심 인용금액에서 약 20억 원 줄어든 금액입니다. 양 당사자는 이에 대하여 상고하였습니다.

향후 소송일정	상고심 진행중입니다.

향후 소송결과에 따라 회사에 미치는 영향	당 사는 당해 소송의 설계 및 시공감리를 수행한 당사자로서 설계 단계에서 관련 규정을 준수하고 최선의 결과물을 납품하였고, 감리 업무에 있어서도 어떠한 과실도 없었음을 주장하고 있으며 이러한 사실을 뒷받침할 증거자료를 통해 당 소송에 대응할 예정입니다.

■ 장사상륙작전 손해배상 청구 소송

구분	내용

소제기일	대구고등법원 2021다21297

소송 당사자	원고 장사상륙작전 전승기념공원 건립추진위원회, 피고 도화엔지니어링 외 2인

소송의 내용	원고는 장사상륙작전 전승기념공원 조성공사를 발주 하였으며, 당 사는 이 공사에 대하여 설계 및 감리를 하였고 그 외 피고들은 시공업무를 맡았습니다.
원고는 이 사건 공사의 문산호에 도장 손상, 균열, 누수 등의 하자가 발견 되었으며, 특히 문산호 선미부 보강쉘 구조 등에서 심각한 손상이 발생해 있었음을 이유로 설계사 및 시공사에 공동하여 하자담보책임 및 채무불이행책임에 기한 손해배상 청구를 하였습니다. 소가는 약 13억 가량입니다.

진행현황	2021. 1. 14. 1심 판결결과 원고인 장사상륙작전 전승기념공원 건립추진위원회의 청구가 일부 인용되어, 이에 대하여 원고 및 당사는 모두 항소를 제기하였습니다.

향후 소송일정	2021. 6. 25. 항소심 제1회 변론기일이 진행되었으며,
2021. 9. 3. 제2회 변론기일 진행 예정입니다.

향후 소송결과에 따라 회사에 미치는 영향	당 사는 당해 소송의 설계 및 시공감리를 수행한 당사자로서 설계 단계에서 관련 규정을 준수하고 최선의 결과물을 납품하였고, 감리 업무에 있어서도 어떠한 과실도 없었음을 주장하고 있으며 이러한 사실을 뒷받침할 증거자료를 통해 당 소송에 대응할 예정입니다.

(2) 채 무보증 등 내역

1) 당반기말 현재 연결회사가 피고로 계류중인 주요 소송사건은 다음과 같습니다.

(단위: 백만원)

계류법원	원 고	피 고	사건내용	소송가액	진행상황

대법원	부산광역시	연결회사 외 6	하자보수금청구	8,452	3심 진행중(주1)

대법원	대전광역시	연결회사 외 6	약정금청구	8,456	3심 진행중(주2)

대구고등법원	장사상륙 건립추진위	연결회사 외 2	손해배상	1,255	2심 진행중

서울중앙지법	금호산업외 3인	연결회사 외 4	손해배상	201	1심 진행중

합 계	18,364

연결회사는 상기 소송의 결과에 대한 합리적인 예측이 불가능하고 자원의 유출금액 및 시기가 불확실하며, 연결회사의 재무제표에 미치는 영향이 중요하지 않을 것으로 예측하고 있습니다.(주1) 2019년 1심패소하여 1,303백만원을 잡손실로 계상하였습니다.(주2) 2019년 2심패소하여 5,631백만원을 잡손실로 계상하였습니다. 2) 약정사항

당반기말 현재 연결회사가 금융기관과 체결한 대출약정한도는 다음과 같습니다.

(단위: 백만원, 외화 각 1단위 )

금융기관	약정한도	실행금액	비 고

KEB하나은행	50	-	외상매출채권 담보대출

12,000	-	부동산 담보대출

USD 40,000,000	USD 36,072,615	부동산 담보 외화지급보증

USD 20,000,000	USD 12,599,754	부동산 담보 외화지급보증

농협은행	USD 15,000,000	USD 14,703,675	외화지급보증

신한은행	USD 10,000,000	USD 9,762,641	부동산 담보 외화지급보증

기업은행	2,257	1,671	PF대출

기업은행	2,068	1,548	PF대출

Shinhan Bank	USD 16,000,000	USD 16,000,000	PF대출

Shinhan Bank Vietnam LTD	VND 57,887,000,000	VND 46,047,330,679	PF대출

합 계	16,375	3,219

USD 101,000,000	USD 89,138,685

VND 57,887,000,000	VND 46,047,330,679

연결회사는 동종업계 사업자 간에 발주처에 대한 상호계약이행보증을 제공하고 있는 바, 당반기말 현재 연결회사가 타사를 위하여 제공한 계약이행보증금액은 1,564백만원이며, 타사로부터 제공받은 계약이행보증금액은 7,736백 만원입니다.

3) 당반기말 현재 연결회사가 제공받은 보증의 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 백만원, 외화 각1단위)

제공자	보증내용	보증금액

KEB 하나은행	외화지급보증	USD 35,459,688

EUR 764,014

IDR 6,774,666,780

DZD 87,997,139

JPY 3,241,714,396

농협은행	외화지급보증	JPY 1,526,069,062

신한은행	외화지급보증	USD 1,311,805

JPY 1,984,610,860

INR 6,000,000

서울보증보험	이행보증	17,715

엔지니어링공제조합	이행보증	166,626

지급보증	261,426

건설엔지니어링공제조합	이행보증	60,939

지급보증	25,103

건설공제조합	계약보증	3,005

하자보수보증	905

선급금보증	9,792

합 계	545,511

USD 36,771,493

EUR 764,014

IDR 6,774,666,780

DZD 87,997,139

JPY 6,752,394,318

INR 6,000,000

(3) 견질 또는 담보용 어음ㆍ수표 현황

제 출 처	매 수	금 액	비 고

은 행	-	-	-

금융기관(은행제외)	-	-	-

법 인	-	-	-

기타(개인)	-	-	-