금양 분기보고서 (2026.03)
6. 주요계약 및 연구개발활동

가. 경영상 주요계약 1) 해외자원 탐사 및 개발1. 콩고민주공화국당사는 해외자원(콩고민주공화국 루코쉬 광산) 탐사 및 개발을 위하여 2022년 11월 9일 이사회를 개최하여 "해외자원 탐사 및 개발을 위한 타법인 주식 취득의 건"을 결의하였으며 같은 날 CHARLIZE RESSOURCES SAS 사와 콩고민주공화국 리튬광산 탐사 및 개발을 위한 계약을 체결하였습니다. 사업진행 단계에 따라 총 USD 19,000,000를 CHARLIZE RESSOURCES SAS사에 납입하고 동 사의 지분을 최대 60%까지 확보하는 계약이 체결되어 있습니다. ① 1단계(탐사준비 및 1차탐사) - 투자금액 : USD 950,000 (20% 지분 취득) ② 2단계(심층탐사) - 투자금액 : USD 8,500,000 (30% 지분 추가취득) ③ 3단계(타당성조사 및 탐사종료, 개발허가권 신청) - 투자금액 : USD 9,550,000 (10% 지분 추가취득)사업진행 단계에 따라 CHARLIZE RESSOURCES SAS사의 지분을 취득할 예정으로, 지분율은 최대 60%까지 확보할 수 있으며 1단계는 계약조건이 충족되어 2022년 12월 29일에 자본금 USD 950,000을 납입하였습니다. 그리고 2023년 4월 25일 개최된 이사회에서 2단계로의 진행 조건이 충족되었다고 판단하고 이사회 결의에 따라 심층탐사에 필요한 장비 임대비용인 USD 1,000,000을 2023년 5월 3일 우선 납입하였으며, 나머지 2단계 잔액인 USD 7,500,000은 계약서에 따라 2023년 6월 29일까지 납입 완료하였습니다. 이어 2단계 탐사의 내부 검토 결과 3단계로의 진행 조건이 충족되었다고 판단하고 이사회 결의에 따라 3단계 투자금 중 USD 1,500,000을 1차로 2024년 7월 4일에 납입 완료하였습니다. 그리고 3단계 투자금 잔액은 양사 합의에 따라 3단계 잔액 USD 8,050,000 중 2025년 1월 10일에 USD 2,000,000을 2차로 우선 납입하고 나머지 잔액(3차) USD 6,050,000은 2025년 12월 31일 이내에 납입하는 것으로 결정하고 해당 내용을 공시하였습니다.상세한 내용은 2022년 11월 9일에 공시한 "타법인 주식 및 출자증권 취득결정" 공시와 2022년 12월 29일과 2023년 4월 25일, 2023년 6월 29일, 2024년 6월 24일, 2024년 12월 27일, 2025년 7월 10일에 공시한 "타법인 주식 및 출자증권 취득결정 정정공시"를 참고하여 주시기 바랍니다.2. 몽골콩고민주공화국 광산 탐사 및 개발의 경우 탐사 단계부터 진행 중으로 개발을 위해서는 다소 시간이 소요되므로, 이차전지 Value Chain 구축을 위해 추가 광산 확보 및 개발의 필요성을 인식하고 핵심광물 개발권을 보유를 전제로 최단시간 내 생산이 가능한 광산 확보에 중점을 두고 광산을 물색하여 2023년 5월 10일 몽골에 위치한 광산을 탐사 및 개발 사업을 운영하고 있는 MONLAA LLC와 지분 인수를 위한 양해각서(MOU)를 체결하였습니다. 이후 MONLAA LLC의 제3자배정 유상증자에 참여하여 신주를 인수하기 위해 이사회 결의 및 계약을 2023년 6월 8일 체결하였으며, 2023.07.17에 USD 40,000,000의 주금을 납입하여 6,680주의 신주(발행주식 총 수의 40%)를 인수하였습니다. 이어 MONLAA LLC에 대한 지배력 강화 및 안정적인 경영권 확보를 위하여 MONLAA LLC 구주 인수 결의 및 계약 체결(3,328주, 발행주식 총 수의 20%, USD 20,000,000)을 2023.08.04에 진행하였으며 2023.08.21에 구주 매매대금 납입을 완료함에 따라 당사는 본 보고서 제출일 현재 MONLAA LLC의 지분율 60%를 취득하였습니다. 그리고 추가로 텅스텐 채굴 및 리튬 채굴 및 정제작업을 위한 선광 설비와 발전기 등 설비 개선 및 을 신설을 위해 MONLAA LLC가 주주배정 유상증자를 진행하였으며, 당사는 지분율에 따라 USD 12,000,000의 주금을 2023.11.13에 납입 완료하였습니다.상세한 내용은 2023년 6월 8일과 8월 4일에 공시한 "타법인 주식 및 출자증권 취득결정", 그리고 11월 6일에 공시한 "유상증자결정(종속회사의 주요경영사항)을 참고하여 주시기 바랍니다.2) 유형자산(부산 기장군 장안읍 동부산 E-PARK 일반산업단지) 양수 용지매매 계약당사는 2023년 6월 1일 개최한 이사회에서 이차전지 공장 증설을 목적으로 부산광역시 기장군 장안읍 동부산 E-PARK 일반산업단지 토지 180,296㎡를 92,717,218,000원에 취득하기로 결의하였으며, 같은 날 시행사와 아래와 같이 용지매매 계약을 체결하였습니다. 계약체결 이후인 2023년 7월 7일, 조성원가 변경에 따른 취득금액 변경에 따라 변경계약을 체결하여 취득금액이 91,477,577,270원으로 변경되었습니다.1. 계약상대방 : 에스티에스개발 주식회사2. 계약의 목적 및 내용 : 이차전지 공장 증설용 토지 매매3. 기존계약 체결일자 : 2023년 6월 1일 (매매대금 92,717,218,000원)4. 변경계약 체결일자 : 2023년 7월 7일 (매매대금 91,477,577,270원)5. 계약금액: 91,477,577,270원 ① 계약금 : 9,000,000,000원 - 2022년 11월 기 지급한 매입확약서 약정금(9,000,000,000원)과 상계 ② 중도금 : 46,709,844,560원 - 기존 계약서상 중도금 46,630,330,800원은 2023.06.02에 지급 완료하였으며, 계약서 변경에 따라 발생한 미지급 중도금 79,513,760원은 잔금 지급일인 2023.10.04에 납입 완료 ③ 잔금 : 23,143,827,050원 - 건축 착공 후 10일 이내 (단, 중도금 지급일로부터 4개월을 초과할 수 없음) - 납입 예정일인 2023.10.04에 예정대로 2023.07.07 계약변경에 따른 중도금 차액 79,513,760원과 잔금 23,143,827,050원, 총 23,223,340,810원 납입을 완료하였습니다. ④ 유보금 : 12,623,905,660원 - 소유권 이전 시 - 2024년 4월 25일 체결한 합의서에 따라 유보금 12,623,905,660원을 합의서 체결 당일인 2024년 4월 25일에 지급하고 소유권 이전을 완료하였습니다. ⑤ 정산금 : 최종조성원가(매매대금) 확정일로부터 10일 이내 차액 정산 - 1차 정산금지자체의 오폐수처리장 비용 제외한 조성원가 확정 결정(2024년 11월 27일)에 따라 2024년 11월 29일 양 당사자가 합의한 합의서에 의하여 1차 정산금 4,112,806,620원을 일부 조성원가 확정일로부터 5영업일 이내 차액 정산(환급) - 최종 정산금 : 오폐수처리장 비용 확정일로부터 5영업일 이내당사는 유보금까지 모두 납입을 완료하여 소유권을 이전하였으며, 2024년 11월 29일 오폐수처리장 비용을 제외한 조성원가가 확정되어 그 내용을 반영한 매매대금 87,364,770,650원으로 계약서를 변경하고 1차 정산금인 4,112,806,620원을 환급받았습니다. 추후 오폐수처리장 비용이 확정되어 매매대금이 확정되면 확정일로부터 5일 이내에 차액을 정산할 예정입니다. 상기 양수일정 및 거래대금 지급에 관한 사항은 회사와 거래 상대방과의 협의에 따라 변경될 수 있으며, 자세한 사항은 기 공시한 2023.06.01 유형자산 양수 결정 주요사항보고서와 2023.07.07 유형자산 양수 결정 주요사항보고서 정정공시, 그리고 2024년 4월 25일과 2024년 11월 29일의 정정공시를 참고하여 주시기 바랍니다.3) 이차전지 유통계약 체결(Nanotech Energy, Inc. DISTRIBUTION AGREEMENT)당사는 미국 Nanotech Energy社와 2025년부터 2030년까지 6년간 ESS, UPS 및 기타 어플리케이션용 배터리 공급을 위한 DISTRIBUTION AGREEMENT를 체결하였습니다. 당사는 동 합의서 체결을 통해 Nanotech Energy社를 당사의 21700 원통형 Cell에 대한 미국 내 독점적 유통업체로 지정하고 지정된 지역내의 고객에게 재판매할 수 있는 독점적 권리를 부여하였습니다.1. 상대방 : Nanotech Energy, Inc.2. 금액 : 460,508,574,000원(USD 344,460,000) ※ 당사 2023년 연결매출액 대비 302.9%에 해당3. 공급기간 : 2025년 ~ 2030년 (6년간) ※ 합의의 유효기간은 2030년 12월 말까지로 정하며, 상호 협의를 통해 연장될 수 있습니다. 당사와 Nanotech Energy社는 계약기간 내 60일 전 서면통지를 통해 본 계약을 종료할 수 있으며, 이에 따라 양사의 예상 수량, 보증 등 모든 의무는 즉시 중단되어 효력을 잃게 됩니다. 단, 위약금 및 최소 수량 보증 관련 조항은 종료 통지보다 우선적으로 적용됩니다. 이후 본 건 Distribution Agreement에 따라 2025년에 21700 이차전지를 공급하는 Purchase order를 2024.12.04에 접수하고 단일판매.공급계약 체결 공시를 제출하였습니다. Purchase order에 따라 연속적으로 안정적인 납품을 해야 하나 당사의 기장공장(부산 드림팩토리2) 준공 일정이 지연됨에 따라 2025년도 물량 공급 일정에 조정이 필요한 상황이 발생하였고, 양사 간 협의 하에 수정된 Purchase order를 수령하여 2025년 7월 18일 정정공시하였습니다.

나. 연구개발 활동의 개요 당사가 영위하는 발포제 사업과 이차전지 관련 사업의 지속 가능한 경영과 기술력 확보를 통한 수익성 향상을 목표로 기술연구소와 전지연구소를 설립하여 연구를 지속하고 있으며, 이를 통해 세계적인 경쟁력을 보유한 친환경 글로벌 첨단소재 기업, 글로벌 원통형 이차전지 제조기업으로 나아가기 위해 노력하고 있습니다.

다. 연구개발 활동의 개요 및 조직

1) 연구개발 조직 개요당사의 연구개발 조직은 대표이사 산하의 기술연구소와 전지사업본부 산하의 전지연구소로 구성되어 있으며, 전지연구소는 전지팀, 기술팀으로 구성되어 있습니다. 연구소 팀 주요업무 기술연구소 기술연구소 - 친환경 발포제 개발 및 기능 개선- 고부가가치 발포제 개발 및 어플리케이션 적용- 고객 요구에 대한 커스터마이징 제품 개발 전지연구소 전지팀 - 양산 적용 중인 전지 4대 소재인 양극재, 음극재, 분리막, 전해액 및 극판소재, 조립소재, 부품류 등 개발과 신소재 개발- 차세대 전지(전고체 전지, 급속충전 전지, 고용량 전지 등) 개발 업무 기술팀 - 양산기종 개발업무 (원통형 21700/4695 개발)과 신공법 개발, DFMEA 작성 등 업무- 양산라인의 공정기술 개발(극판공정, 조립공정, 화성공정), 수율개선, 공정 trouble 개선 등- 양산 공정 프로세스 표준화, 공정별 control plan 확립, PFMEA 작성 등 2) 연구개발 인력 현황 공시서류 작성기준일(2025년 9월 30일 기준) 현재 당사는 기술연구소 6명, 전지연구소 26명, 총 32명의 연구개발 관련 인력을 보유하고 있습니다. 특히 이차전지 개발 및 관련 기술 고도화, 품질 및 생산성 향상을 집중적으로 수행하는 전지연구소는 전체 인원 26명 중 약 38%인 10명이 석박사급 인력으로 구성되어 있습니다. r 조직도_2025.03.31.jpg R 조직도_2025.09.30 3) 핵심 연구인력 직 위 성 명 담당업무 주요 경력 기술연구소장 김명우 발포제 R 총괄 - (주)금양 기술개발팀원('08) - (주)금양 Capsule개발팀장('18) - (주)금양 연구개발팀장('20) - 現 (주)금양 기술연구소 소장 제조혁신센터장 정주식 이차전지R 및 생산 - 삼성SDI 부장('16) - 중국DLG 전무('23) - 現 전지사업본부 제조혁신센터장 전지생산기술팀장 김대중 이차전지 개발 - 삼성SDI - 現 전지사업본부 전지생산기술팀장 전지팀장 김찬중 이차전지 개발 - 삼성SDI 수석('16) - 중국 Hengda 총감('23) - 現 전지팀 연구위원 4) 연구개발비용 당사의 최근 3년간 연구개발비용은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 과 목 제71기 3분기 제70기 제69기 비 고 비용의성격별분류 인건비 10,711,626 13,494,812 3,808,321 - 감가상각비 - - 1,817,878 - 위탁용역비 2,318,211 4,382,991 4,534,525 - 기타 450,404 112,548 73,593 - 연구개발비 합계 13,480,241 17,990,351 10,234,317 - 회계처리 내역 판매비와 관리비 13,480,241 17,990,351 10,234,317 - 회계처리금액 계 13,480,241 17,990,351 10,234,317 연구개발비 / 매출액 비율[연구개발비용계÷당기매출액×100] 16.6% 11.7% 6.7% - 2. 연구개발실적 당사의 최근 3년간 연구개발실적은 다음과 같습니다. 연구기관 연구기간 연구과제 연구결과 및 기대효과 제품명 내부연구기관 2021.03 ~2022.06 21700 원통형리튬 이차전지 21700 원통형 리튬 이차전지(50E)를 개발 완료. 전기적 특성과 안전성에 대해 국제검사 업체인 SGS를 통해 우수한 시험결과 획득 이차전지 2023.05 ~2024.02 4695 원통형리튬 이차전지 4695 원통형 리튬 이차전지를 개발 완료. 20분 급속 충전이 가능한 원통형 34Ah의 290Wh/Kg 셀 설계 검증 완료 이차전지 2023.12~ 2024.09 속가교제 신발 미드솔 제조 공정에서 생산 효율성을 극대화하기 위해, 가교 반응 속도를 향상시키는 속가교제(촉매) 개발 특히 두꺼운 미드솔 제조 시에도 균일한 가교가 가능하도록 설계되어, 전체 생산 시간 단축과 품질 향상에 효과적 신발 제조 공정의 생산성 및 공정 안정성 제고에 크게 기여할 것으로 기대 CAT 2024.04~ 2024.07 냄새 저감 발포제 발포폼 제조 과정에서 발생하는 냄새를 효과적으로 저감할 수 있는 저취형 발포제 개발 생산 공정 중 발생하는 냄새를 감소시켜, 근로자의 작업 환경 개선 및 최종 제품의 품질 향상에 기여 할 것으로 기대 AC류 ACMP류 2024.07~2025.01 21700 원통형리튬 이차전지 21700 세계 최고에너지 밀도(300Wh/kg) 셀개발 완료 공공인증기관 KTL과 국제인증평가기관 TUV를 통한 인증 획득 이차전지 2024.10~2025.01 21700 원통형리튬 이차전지 21700 50E의 장수명 버전인 50E2 개발 완료.공공인증기관 KTL과 국제인증평가기관 TUV를 통한 인증 획득 이차전지 2024.11~ 2025.02 저비중 발포제 PE(폴리에틸렌)기반 전자선 가교 발포폼의 저비중 제조를 위한 고효율 발포제 개발 원자재 사용량 절감 및 제품 경량화를 실현할 수 있어, 생산 비용 효율화등 경제적 부가가치 창출 기대 ACMP류 2024.11 ~ 2025.04 저온 발포제 저온에서 발포가 가능한 신발 미드솔용 발포제 개발 제조 공정의 작업 온도를 기존 대비 낮춤으로써 에너지 사용량 및 이산화탄소 배출을 효과적으로 저감할 수 있음. 탄소중립 정책에 부합하는 친환경 신발 제조 공정 구현에 기여할 것으로 기대 JTR류 2025.01~ 2025.09 21700 원통형 리튬이온전지 21700 56E 셀의 국제인증 완료 UN38.3, UL1642, CB62133-2, CB62619, CB62660-3 이차전지