현대건설 사업보고서 (2025.12)
1. 공시내용 진행 및 변경사항

가. 공시내용 진행 및 변경사항

(기준일 : 2025년 12월 31일)

신고일자	제 목	신 고 내 용	신고사항의 진행상황

2015.08.05	단일판매ㆍ공급계약 체결	싱가폴 Tekong 매립공사 2단계- 계약금액: 508,837,557,380- 계약상대: HDB (Housing Development Board)- 계약기간: 2015.08.25 ~ 2023.03.24	2025.07.25 정정공시- 계약기간: 2015.08.25 ~ 2026.06.302026.02.26 정정공시- 종료일 : 2026.12.31

2018.02.22	단일판매ㆍ공급계약 체결	싱가포르 Tuas Terminal Phase 2 매립공사- 계약금액: 413,808,084,806- 계약상대: MPA (Maritime and Port Authority of Singapore)- 계약기간: 2018.03.07 ~ 2027.03.07	2024.12.24 정정공시- 계약금액: 469,348,894,679

2019.06.28	단일판매ㆍ공급계약 체결	사우디 Marjan Increment Program PKG #12- 계약금액: 1,457,049,721,180- 계약상대: ARAMCO- 계약기간: 2019.05.27 ~ 2022.10.30	2025.01.02 정정공시- 계약기간: 2019.05.27 ~2025.10.13 정정공시- 계약금액: 1,481,561,966,798

2019.10.25	단일판매ㆍ공급계약 체결	인천 용현·학익 1블록 도시개발사업 공사도급 및 PM용역 기본계약- 계약금액: 845,564,273,018- 계약상대: (주)디씨알이- 계약기간: -	2025.10.31 정정공시- 계약금액: 1,064,481,659,727

2020.06.22	투자판단 관련 주요경영사항	한남3재정비촉진구역 주택재개발정비사업- 주요내용: 한남3재정비촉진구역 주택재개발정비사업 시공사 선정- 예상 공사비: 약 1.7조원- 결정(확인)일자: 2020.06.21	2020.12.11 단일판매ㆍ공급계약 체결- 계약금액: 1,737,757,000,000- 계약상대: 한남3재정비촉진구역 주택재개발정비사업조합- 계약기간: -

2020.07.28	투자판단 관련 주요경영사항	홍콩 유나이티드 크리스천 병원공사 낙찰통지서- 주요내용: 홍콩 병원관리국이 발주한 동 공사의 LOA 접수- 계약금액: 약 4,259억원- 결정(확인)일자: 2020.07.27	2021.04.30 단일판매ㆍ공급계약 체결- 계약금액: 393,815,880,000- 계약상대: 홍콩 병원관리국- 계약기간: 2021.02.03 ~ 2024.08.072025.09.12 정정공시- 계약기간: 2021.02.03 ~ 2026.07.20

2020.10.30	단일판매ㆍ공급계약 체결	이라크 바스라 정유공장 고도화설비 공사- 계약금액: 2,025,184,983,000- 계약상대: (공시유보)- 계약기간: 2021.01.10 ~ 2025.07.09	2025.08.06 정정공시- 계약기간: 2021.02.15 ~ 2026.12.31

2020.11.02	단일판매ㆍ공급계약 체결	파나마 메트로 3호선 공사- 계약금액: 1,643,984,473,969- 계약상대: 파나마 메트로청- 계약기간: -	2024.12.06 정정공시- 계약금액: 2,910,635,234,665- 계약기간: 2021.02.23 ~ 2028.10.072025.11.24 정정공시- 계약금액 : 3,329,105,764,238

2021.04.15	단일판매ㆍ공급계약 체결	시화 MTV 반달섬 C1-1BL 생활숙박시설 신축공사- 계약금액: 901,493,000,000- 계약상대: 주식회사 엠티브이반달섬씨원개발피에프브이- 계약기간: -	2025.03.28 정정공시- 계약금액: 1,008,954,000,000- 계약기간: 2021.06.25 ~ 2025.04.24

2021.06.01	단일판매ㆍ공급계약 체결	광명제11R구역 주택재개발정비사업- 계약금액: 497,052,750,159- 계약상대: 광명제11R구역 주택재개발정비사업조합- 계약기간: -	2025.04.14 정정공시- 계약금액: 920,797,500,000

2021.11.23	단일판매ㆍ공급계약 체결	공공기여 대상사업 직접제공시설 공사- 계약금액: 612,500,000,000- 계약상대: 현대자동차(주), 현대모비스(주), 기아(주)- 계약기간: 2021.11.22 ~ 2025.12.31	2025.08.25 정정공시- 계약기간: 2021.11.22 ~ 2030.05.03

2021.11.30	[정정] 단일판매ㆍ공급계약 체결	사우디 Jafurah Package 2- 계약금액: 876,921,161,562- 계약상대: SAUDI ARAMCO- 계약기간: 2021.11.14 ~ 2025.08.13	2025.08.13 정정공시- 계약기간: 2021.11.14 ~2026.03.05 정정공시- 계약금액 : 969,246,603,755

2021.12.09	투자판단 관련 주요경영사항	잠원 동아아파트 리모델링 사업- 주요내용: 잠원 동아아파트 리모델링 사업의 시공자로 선정- 계약금액: 약 4,818억원- 결정(확인)일자: 2021.12.09	-

2021.12.28	투자판단 관련 주요경영사항	흑석9재정비촉진구역 주택재개발정비사업- 주요내용: 흑석9 주택재개발정비사업의 시공자로 선정- 계약금액: 약 4,490억원- 결정(확인)일자: 2021.12.28	-

2022.02.28	투자판단 관련 주요경영사항	장대B구역 재개발정비사업- 주요내용: 장대B구역 사업의 시공사로 선정- 계약금액: 약 8,871억원- 결정(확인)일자: 2022.02.28	2025.06.05 단일판매ㆍ공급계약 체결- 계약금액: 1,495,873,242,528- 계약상대: 장대B구역 재개발정비사업조합- 계약기간: -

2022.03.02	투자판단 관련 주요경영사항	이촌강촌아파트 리모델링주택사업- 주요내용: 이촌강촌아파트 리모델링 사업의 시공사로 선정- 계약금액: 약 4,473억원- 결정(확인)일자: 2022.03.02	-

2022.03.21	투자판단 관련 주요경영사항	이태원동 유엔사부지 복합개발 사업- 주요내용: 유엔사부지 복합개발 사업의 우선협상대상자 선정- 계약금액: 약 1조 2천억원- 결정(확인)일자: 2022.03.20	2022.09.22 단일판매ㆍ공급계약 체결- 계약금액: 750,821,000,000- 계약상대: 용산일레븐 주식회사- 계약기간: -2026.01.28 정정공시- 계약기간 : 2023.02.11~2027.06.04

2022.05.02	투자판단 관련 주요경영사항	선사현대아파트 리모델링 사업- 주요내용: 선사현대아파트 리모델링 사업 시공자 선정- 계약금액: 약 5,456억원- 결정(확인)일자: 2022.05.02	-

2022.05.03	투자판단 관련 주요경영사항	과천89단지 재건축정비사업 시공자 선정- 주요내용: 과천89단지 재건축 정비사업 시공자 선정- 계약금액: 약 9,830억원- 결정(확인)일자: 2022.05.03	2022.12.07 단일판매ㆍ공급계약 체결- 계약금액: 983,029,000,000- 계약상대: 과천89단지 재건축정비사업조합- 계약기간: -2025.12.19 정정공시- 계약금액 : 1,459,988,000,000

2022.05.16	투자판단 관련 주요경영사항	광천동 주택재개발정비사업 시공자 선정- 주요내용: 광천동 주택재개발정비사업의 시공자로 선정- 계약금액: 약 17,660억원- 결정(확인)일자: 2022.05.16	2023.02.10 단일판매ㆍ공급계약 체결- 계약금액: 1,766,004,439,815- 계약상대: 광천동 주택재개발정비사업조합- 계약기간: -

2022.06.27	투자판단 관련 주요경영사항	서금사 재정비촉진6구역 주택재개발정비사업- 주요내용: 서금사6구역 주택재개발정비사업 시공자로 선정- 계약금액: 약 8,398억원- 결정(확인)일자: 2022.06.27	-

2022.07.29	단일판매ㆍ공급계약 체결	대조제1구역 주택재개발정비사업- 계약금액: 580,653,479,709- 계약상대: 대조제1구역 주택재개발 정비사업조합- 계약기간: -	2025.04.24 정정공시- 계약금액: 837,286,000,000- 계약기간: 2022.10.17 ~ 2026.10.31

2022.09.27	투자판단 관련 주요경영사항	우동3구역 주택재개발정비사업- 주요내용: 우동3구역 주택재개발정비사업의 시공자로 선정- 계약금액: 약 1조 2,765억원- 결정(확인)일자: 2022.09.27	2025.12.17 단일판매ㆍ공급계약 체결- 계약금액 : 1,500,398,460,000

2022.10.07	단일판매ㆍ공급계약 체결	필리핀 South Commuter Railway Project 공사(PKG CP S-04)- 계약금액: 455,464,091,952- 계약상대: 필리핀 교통부(DOTr)- 계약기간: -	2025.02.19 정정공시- 계약기간: 2023.06.16 ~ 2028.03.11

2022.10.07	단일판매ㆍ공급계약 체결	필리핀 South Commuter Railway Project 공사(PKG CP S-05)- 계약금액: 629,304,352,284- 계약상대: 필리핀 교통부(DOTr)- 계약기간: -	2025.02.19 정정공시- 계약금액: 683,697,454,396- 계약기간: 2023.06.13 ~ 2028.03.11

2022.10.07	단일판매ㆍ공급계약 체결	필리핀 South Commuter Railway Project 공사(PKG CP S-06)- 계약금액: 590,708,770,444- 계약상대: 필리핀 교통부(DOTr)- 계약기간: -	2025.02.19 정정공시- 계약금액:647,491,900,677- 계약기간: 2023.06.13 ~ 2027.09.01

2022.10.17	투자판단 관련 주요경영사항	창원 성원토월아파트 리모델링 사업- 주요내용: 창원 성원토월아파트 리모델링 사업 시공자 선정- 계약금액: 약 5,177억원- 결정(확인)일자: 2022.10.17	2023.06.30 단일판매ㆍ공급계약 체결- 계약금액: 571,753,459,881- 계약상대: 성원토월그랜드타운 리모델링 주택조합- 계약기간: -

2022.10.31	투자판단 관련 주요경영사항	성남 수진1구역 민관합동재개발- 주요내용: 성남 수진1구역 민관합동재개발 사업의 시공자로 선정- 계약금액: 약 4,676억원- 결정(확인)일자: 2022.10.29	-

2022.11.17	투자판단 관련 주요경영사항	샤힌 프로젝트(Shaheen Project) EPC Awarding Contract - 주요내용: S-OIL이 발주한 석유화학확장 프로젝트의 계약 체결- 계약금액: -- 결정(확인)일자: 2022.11.17	2023.02.22 단일판매ㆍ공급계약 체결- 계약금액: 3,095,146,354,000- 계약상대: S-OIL- 계약기간: -2023.03.08 정정공시- 계약금액: 2,389,104,200,000

2023.01.13	투자판단 관련 주요경영사항	수도권광역급행철도 B노선(GTX-B) 민간투자사업- 주요내용: 수도권급행철도 B노선 민간투자사업의 협상자 선정- 계약금액: 약 6,427억원- 결정(확인)일자: 2023.01.13	-

2023.02.13	[정정] 투자판단 관련 주요경영사항	대장~홍대 광역철도 민간투자사업- 주요내용: 현대건설 컨소시엄 협상대상자 선정- 계약금액: 약 7,244억원- 결정(확인)일자: 2023.02.13	2024.06.28 단일판매ㆍ공급계약 체결- 계약금액: 868,864,000,000- 계약상대: 서부광역메트로 주식회사- 계약기간: -2025.10.31 특수관계인에 대한 담보제공- 주요 내용 : 서부광역메트로(주)가 금융조달 추진에 따라 당사가 보유한 서부광역메트로(주) 주식에 대한 주식근질권 설정- 담보 한도 : 2,256,280 백만원

2023.05.02	투자판단 관련 주요경영사항	울산 중구B-04구역 주택재개발 정비사업- 주요내용: 울산 중구 B-04구역 주택재개발정비사업 시공자 선정- 계약금액: 약 7,710억원- 결정(확인)일자: 2023.05.02	-

2023.06.26	단일판매ㆍ공급계약 체결	사우디 아미랄 (Amiral) 프로젝트 PKG #1,4 공사 수주- 계약금액: 3,275,903,676,393- 계약상대: ARAMCO- 계약기간: -	2025.09.29 정정공시- 계약금액: 3,089,421,749,344- 계약기간: 2023.06.24 ~ 2027.06.232026.01.20 정정공시- 계약금액 : 3,090,076,756,644

2023.08.22	투자판단 관련 주요경영사항	수도권광역급행철도 C노선(GTX-C)- 주요내용: 수도권급행철도 C노선 민간투자사업 실시협약 체결- 계약금액: 약 1조 1,567억원- 결정(확인)일자: 2023.08.22	2023.09.18 단일판매ㆍ공급계약 체결- 계약금액: 1,226,320,960,000- 계약상대: 지티엑스씨 주식회사- 계약기간: -

2023.11.08	[정정] 투자판단 관련 주요경영사항	인천 제물포역 도심공공주택복합사업- 주요내용: 제물포역 공공주택사업 우선협상대상자 선정- 계약금액: 약 5,555억원- 결정(확인)일자: 2023.11.08	-

2023.11.29	투자판단 관련 주요경영사항	군포 산본1동1지구 재개발사업- 주요내용: 산본1동1지구 재개발사업의 시공자로 선정- 계약금액: 약 6,337억원- 결정(확인)일자: 2023.11.29	-

2023.12.01	투자판단 관련 주요경영사항	신한울 3,4호기 주설비공사 낙찰(예정)- 주요내용: 신한울 3,4호기 주설비공사의 낙찰(예정)자로 선정- 낙찰(예정)금액: 약 3조 1,196억원(당사분 추후 확정)- 결정(확인)일자: 2023.11.30	2023.12.11 단일판매ㆍ공급계약 체결- 계약금액: 1,715,754,987,100- 계약상대: 한국수력원자력 주식회사- 계약기간: -

2024.03.11	투자판단 관련 주요경영사항	성남 중2구역 도시환경정비사업- 주요내용: 중2구역 도시환경정비사업의 시공자로 선정- 계약금액: 약 6,782억원- 결정(확인)일자: 2024.03.11	-

2024.03.25	투자판단 관련 주요경영사항	여의도 한양아파트 재건축정비사업- 주요내용: 여의도 한양아파트 재건축정비사업의 시공자로 선정- 계약금액: 약 7,740억원- 결정(확인)일자: 2024.03.25	-

2024.09.09	투자판단 관련 주요경영사항	괴정5구역 주택재개발정비사업- 주요내용: 괴정5구역 주택재개발정비사업의 시공자로 선정- 계약금액: 약 7,197억원- 결정(확인)일자: 2024.09.09	-

2024.10.22	투자판단 관련 주요경영사항	가양동 복합개발 사업 PF 관련 승인의 건- 주요내용: 가양동개발사업 본PF 조달 관련 사항 이사회 승인- PF금액: 3조원- 결정(확인)일자: 2024.10.22	2025.02.18 단일판매ㆍ공급계약 체결- 계약명: 가양동 CJ부지 업무복합시설 신축공사- 계약금액: 1,626,673,000,000- 계약상대: 인창개발 주식회사- 계약기간: -

2024.11.05	투자판단 관련 주요경영사항	불가리아 코즐로두이 원전 설계- 주요내용: 불가리아 코즐로두이 대형원전 7,8호기 설계 계약- 계약금액: -- 결정(확인)일자: 2024.11.04	-

2024.12.02	투자판단 관련 주요경영사항	신반포2차아파트 재건축정비사업- 주요내용: 신반포2차아파트 재건축정비사업의 시공자로 선정- 계약금액: 약 1조 2,830억원- 결정(확인)일자: 2024.12.02	-

2025.02.13	단일판매ㆍ공급계약 체결	서울역 밀레니엄힐튼호텔 부지 개발사업 및 철거공사- 계약금액: 1,187,812,600,000- 계약상대: 와이디427피에프브이 주식회사- 계약기간: -	2025.05.23 정정공시- 계약기간: 2025.05.09 ~ 2032.04.08

2025.03.25	투자판단 관련 주요경영사항	부산 연산5구역 재건축 사업- 주요내용: 부산 연산5구역 재건축 사업 시공사 선정- 계약금액: 약 7,657억원- 결정(확인)일자: 2025.03.24	-

2025.04.04	단일판매ㆍ공급계약 체결	프로젝트 TIMBUKU 데이터센터 신축공사- 계약금액: 807,400,000,000- 계약상대: 안산그린에너지피에프브이- 계약기간: -	-

2025.05.26	투자판단 관련 주요경영사항	개포주공6·7단지아파트 재건축정비사업- 주요내용: 개포주공6·7단지아파트 재건축정비사업 시공사 선정- 계약금액: 약 1조 5,138억원- 결정(확인)일자: 2025.05.26	2025.08.14 단일판매ㆍ공급계약 체결- 계약명: 개포주공6.7단지아파트 재건축정비사업- 계약금액: 1,513,827,000,000- 계약상대: 개포주공6.7단지아파트 재건축정비사업조합- 계약기간: -

2025.06.23	투자판단 관련 주요경영사항	수택동 재개발 정비사업- 주요내용: 수택동 재개발 정비사업의 시공사로 선정- 예상 공사비: 약 1조 9,648억원- 결정(확인)일자: 2025.06.21	-

2025.09.15	단일판매ㆍ공급계약 체결	이라크 해수처리시설 공사- 계약금액: 4,390,170,544,000- 계약상대: TOTALENERGIES EP RATAWI HUB SAS- 계약기간: -	-

2025.09.29	투자판단 관련 주요경영사항	압구정2구역(압구정아파트지구 특별계획구역2) 재건축정비사업- 주요내용: 압구정아파트지구 재건축정비사업 시공사 선정- 예상 공사비: 약 2조 7,489억원- 결정(확인)일자: 2025.09.27	-

2025.12.01	투자판단 관련 주요경영사항	장위15구역 재개발정비사업- 주요내용 : 장위15구역 재개발정비사업 시공자 선정- 계약금액 : 약 1조 4,660억원- 결정(확인)일자 : 2025.11.29	-

2025.12.15	투자판단 관련 주요경영사항	EPC 프로젝트 - 주요내용 : 최근 매출액의 2.5% 이상에 해당하는 EPC 프로젝트 우선협상대상자 선정	-

2025.12.17	단일판매ㆍ공급계약 체결	우동3구역 주택재개발 정비사업- 계약금액 : 1,500,398,460,000- 결정(확인)일자 : 2025.12.16	-

2025.12.23	단일판매ㆍ공급계약 체결(자율공시)	신안우이 해상풍력 발전소- 주요내용 : 신안우이 해상풍력 발전소 설계ㆍ구매ㆍ시공(EPC) 계약- 계약금액 : 668,400,000,000- 계약기간 : 2025.12.22 ~ 2029.06.19	-

나. 단일판매ㆍ공급계약체결공시에 대한 진행 현황 1) 진행 현황

(기준일 : 2025년 12월 31일) (단위 : 백만원)

신고일자(정정)	계약내역	계약금액	판매ㆍ공급금액	대금수령금액	비고

계약명	계약상대방	계약시작월	계약종료월	당기	누적	당기	누적

2025-09-15	이라크 해수처리시설 공사	TOTALENERGIES EP RATAWI HUB SAS	2025-11-30	2029-12-30	4,550,992	52,824	52,824	199,872	199,872	-

2010-03-29	U.A.E 원전 건설	한국전력공사	2010-03-26	-	4,147,830	17,635	4,144,756	45,635	4,090,231	종료일 협의중

2017-09-28	디에이치 클래스트	반포주공1단지주택재건축정비사업조합	2024-03-29	2027-11-28	4,044,805	675,451	988,332	921,285	1,331,915	-

2023-06-24	사우디 아미랄 (Amiral) 프로젝트 PKG #1,4	SATORP	2023-06-24	2027-06-23	3,381,584	1,320,144	1,867,815	1,218,374	1,893,016	-

2020-11-02	파나마 메트로 3호선	파나마 메트로청	2021-02-23	2028-10-07	3,174,323	606,366	2,223,523	419,078	1,884,667	-

2020-10-29	이라크 바스라 정유공장	경영상 비밀유지	2021-02-15	2026-12-31	2,603,009	362,121	2,224,146	448,711	2,109,051	-

2023-02-22	울산 에스오일 샤힌 에틸렌 생산시설 건설 공사 PKG1	S-OIL	2023-01-02	2026-06-30	2,438,912	1,109,131	2,012,262	971,234	2,099,714	-

2016-12-23	현대자동차그룹글로벌비즈니스센터신축공사	현대자동차, 현대모비스, 기아자동차	2016-12-23	2026-12-05	1,792,280	31,490	140,876	28,947	126,978	-

2023-12-15	사우디 자푸라 유틸리티 및 부대시설 공사 (PKG2)	SAUDI ARAMCO	2024-01-03	2027-06-03	1,695,318	647,567	746,392	520,497	820,340	-

2022-10-06	필리핀 남부철도 제4,5,6공구	필리핀 교통부(DOTr)	2023-06-13	2028-03-11	1,659,757	190,844	363,367	109,380	485,892	공구 동시결산

2019-06-28	사우디 Marjan PKG #12(Flare and Piperack)	SAUDI ARAMCO	2019-05-27	-	1,790,894	121,583	1,748,565	218,661	1,786,042	종료일 협의중

2025-02-18	가양동 CJ부지 업무복합시설	인창개발	2025-03-21	-	1,626,673	101,523	101,523	164,293	164,293	-

2023-12-11	신한울 3,4호기 주설비공사	한국수력원자력 주식회사	2024-04-01	2033-10-31	1,602,828	123,582	165,256	88,833	136,185	-

2024-04-12	대전 도안2-2지구 공동주택	주식회사유토개발2차	-	-	1,461,076	343,547	362,894	408,760	579,838	-

2010-07-20	리비아 트리폴리 화력발전소	리비아 전력청(GECOL)	-	-	1,486,896	16,853	776,812	2,997	1,020,851	-

2020-11-18	카타르 루사일 플라자 타워(PLOT 3,4)	LREDC	2020-01-12	-	1,393,266	(11,518)	1,363,269	29,987	1,488,185	공구 동시결산,종료일 협의중

2021-06-18	베트남 꽝짝1 1,400MW 화력발전소	베트남 전력청	-	-	1,289,602	325,659	1,228,943	504,535	1,003,515	-

2025-02-12	서울역 밀레니엄힐튼호텔 부지 개발사업 및 철거공사	와이디427피에프브이 주식회사	2025-05-09	2032-04-08	1,187,813	10,377	10,377	10,639	10,639	-

2017-12-28	방배5구역 주택재건축정비사업	방배5구역주택재건축정비사업조합	-	-	1,150,657	534,747	956,478	395,340	994,923	-

2024-11-12	사우디 쿠드미-리야드 HVDC송전공사	National Grid SA	2024-11-11	2027-04-11	1,038,388	132,280	132,542	23,968	122,252	-

2021-11-11	사우디 자푸라 유틸리티 및 부대시설 공사	SAUDI ARAMCO	2021-11-14	-	1,076,856	135,411	889,816	237,950	1,001,893	종료일 협의중

2019-10-25	인천 용현·학익 1블록 도시개발사업	(주)디씨알이	2020-04-13	-	1,064,482	53,904	217,037	116,050	386,852	순차적공구 착공

2021-05-31	광명11R 재개발	광명제11R구역주택재개발정비사업조합	-	-	925,918	77,047	77,047	125,985	125,985	-

2022-07-29	대조1구역 주택재개발정비사업	대조제1구역주택재개발 정비사업조합	2022-10-17	2026-10-31	852,788	266,920	501,879	267,863	496,563	-

2025-04-03	프로젝트 TIMBUKTU 데이터센터 신축공사	주식회사 안산그린에너지피에프브이	-	-	734,000	25,226	25,226	44,400	44,400	-

2020-01-14	알제리 우마쉐 1,300MW 복합화력발전소	HYENCO.Spa	-	-	759,736	79,840	429,319	39,147	317,677	-

2022-09-22	더 파크사이드 서울	용산일레븐 주식회사	2023-02-11	2027-06-04	750,821	220,781	362,760	186,430	304,162

2021-11-22	공공기여 대상사업 직접제공시설공사	현대자동차, 현대모비스, 기아	2021-11-22	2030-05-03	612,500	137,018	223,100	122,973	198,288

2015-08-04	싱가폴 Tekong 매립공사 2단계	HDB	2015-08-25	2026-12-31	601,448	55,654	578,580	72,859	529,476

2022-05-20	힐스테이트 더웨이브시티	(주)웨이브오션시티	-	-	609,979	203,260	353,865	216	36,403

2022-01-21	하나드림타운 그룹헤드쿼터	주식회사 하나자산신탁	-	-	587,864	217,278	399,691	212,579	366,421

2018-02-22	싱가포르 Tuas TerminaPhase 2 매립공사	MPA	2018-03-07	2027-03-07	567,176	44,423	480,772	35,306	494,977

2022-03-02	힐스테이트 라군 인테라스 2차	엠티브이반달섬씨식스개발	-	-	506,149	192,331	406,019	-	231,937

2020-07-27	홍콩 유나이티드 크리스천 병원	홍콩 병원관리국	2021-02-03	2026-07-20	472,821	93,030	413,209	98,337	396,607

2024-06-28	대장~홍대 광역철도 민간투자시설사업 건설공사	서부광역메트로 주식회사	-	-	873,783	-	-	24,752	24,752	미착공(설계비수금)

2023-02-10	광천동 주택재개발정비사업	광천동 주택재개발정비사업조합	-	-	1,766,004	-	-	-	-	미착공

2020-12-11	한남3구역 주택재개발	한남3재정비촉진구역 주택재개발정비사업조합	-	-	1,737,757	-	-	-	-	미착공

2025-08-14	개포주공6.7단지아파트 재건축정비사업조합	개포주공6.7단지아파트재건축정비사업조합	-	-	1,513,827	-	-	-	-	미착공

2025-12-17	우동3구역 재개발정비사업	우동3구역재개발정비사업조합	-	-	1,500,398	-	-	-	-	미착공

2025-06-05	장대B구역 재개발정비사업	장대B구역재개발정비사업조합	-	-	1,495,873	-	-	-	-	미착공

2022-12-06	과천89단지 재건축정비사업	과천89단지재건축정비사업조합	-	-	1,459,988	-	-	-	-	미착공

2023-09-18	수도권광역급행철도 C노선(GTX-C) 민간투자시설사업	지티엑스씨주식회사	-	-	1,263,403	-	-	-	-	미착공

2026-01-27	화수화평구역 재개발정비사업	화수화평구역 재개발정비사업조합	-	-	872,151	-	-	-	-	미착공

2025-12-23	신안우이 해상풍력 발전소설계·구매·시공(EPC) 계약	신안우이해상풍력 주식회사	2025-12-22	2029-06-19	668,400	-	-	-	-	미착공

2023-06-30	성원토월그랜드타운 파트 리모델링 사업 공사	성원토월그랜드타운리모델링주택조합	-	-	571,753	-	-	-	-	미착공

※ 필리핀 남북철도 제4,5,6공구 / 카타르 루사일 플라자 타워(PLOT 3,4)는 각 공구별로 개별 공시하였으나, 회계 결산을 동시에 진행하여, 합산 기재하였습니다.※ 기재된 금액은 회계결산을 기준으로 작성하여 기존 단일판매 공급계약체결공시 등의 내용과 일부 차이가 있을 수 있습니다.(환율 변동 영향 등 반영)※ 보고서 제출일 현재 진행중인 계약을 기재하였습니다. 2) 대금 미수령 사유

신고일자(정정)	계약명	계약상대방	대금 미수령 사유

2023-02-10	광천동 주택재개발정비사업	광천동 주택재개발정비사업조합	미착공 : 착공 및 분양 후 수금 예정 (착공 일정 미확정)

2020-12-11	한남3구역 주택재개발	한남3재정비촉진구역 주택재개발정비사업조합	미착공 : 착공 및 분양 후 수금 예정 (착공 일정 미확정)

2025-08-14	개포주공6.7단지아파트 재건축정비사업조합	개포주공6.7단지아파트 재건축정비사업조합	미착공 : 착공 및 분양 후 수금 예정 (착공 일정 미확정)

2025-12-17	우동3구역 재개발정비사업	우동3구역 재개발정비사업조합	미착공 : 착공 및 분양 후 수금 예정 (착공 일정 미확정)

2025-06-05	장대B구역 재개발정비사업	장대B구역 재개발정비사업조합	미착공 : 착공 및 분양 후 수금 예정 (착공 일정 미확정)

2022-12-06	과천89단지 재건축정비사업	과천89단지 재건축정비사업조합	미착공 : 착공 및 분양 후 수금 예정 (착공 일정 미확정)

2023-09-18	수도권광역급행철도 C노선(GTX-C) 민간투자시설사업	지티엑스씨 주식회사	미착공 : 착공 후 수금 예정 (착공 일정 미확정)

2026-01-27	화수화평구역 재개발정비사업	화수화평구역 재개발정비사업조합	미착공 : 착공 및 분양 후 수금 예정 (착공 일정 미확정)

2025-12-23	신안우이 해상풍력 발전소 설계·구매·시공(EPC) 계약	신안우이 해상풍력 주식회사	실착공 후 수금예정(계약착공일 '25년 4분기, 실착공 '26년 2분기 예정)

2023-06-30	성원토월그랜드타운 아파트 리모델링 사업 공사	성원토월그랜드타운 리모델링 주택조합	미착공 : 착공 및 분양 후 수금 예정 (착공 일정 미확정)

※ 대금 미수령 사유에는 공시서류작성기준일 현재 누적 대금수령금액이 0인 경우 해당 사유를 기재하였습니다. 3) 향후 추진 계획당사는 상기 진행사항에 기재된 모든 프로젝트의 판매/공급이 정상적으로 진행되도록 철저히 관리하고, 계약조건에 따라 대금 청구/수령할 수 있도록 모니터링 및 관리할 예정입니다.대금미수령 프로젝트는 모두 착공 전 현장으로 착공 후 공사 진행 및 계약 조건에 따라 대금 수령 예정입니다.대금 미수령 현장을 제외한 전체 진행 현장의 경우, 판매 공급과 대금 수령은 계약 조건 및 공정 진행에 따라 차질 없이 진행될 예정이며, 상기 계약 내역과 관련하여 변동사항이 생길 경우에는 단일판매 공급계약체결 정정 공시를 통해 관련 내용을 반영할 예정입니다.

다만, 주택재개발 및 재건축 사업은 정비사업의 특성 상 인허가, 조합 내부의사결정, 국가정책, 거시경제 변수 등에 따라 착공 및 분양일정이 변동성이 큰 관계로 착공 및 수금일정을 따로 기재하지 않았습니다. 이러한 변동성은 당사의 수주잔고 및 매출 인식에 영향을 미칠 수 있음을 유의하시기 바랍니다.