현대건설 사업보고서 (2015.12)
II. 사업의 내용

1. 사업의 개요 현대건설주식회사와 그 종속회사(이하 연결실체)의 연결부문인 사업본부는 서로 다른 사업과 용역을 제공하는 전략적 사업단위입니다. 각 사업은 서로 다른 공사기술과용역 등을 요구하고 있기 때문에 별도로 운영되고 있으며, 각 사업부문별 제품 등은 다음과 같습니다 .

사업부문	회사명	주요 생산 및 판매제품 유형	주요고객

인프라/환경	현대건설, 현대엔지니어링, 현대스틸산업 등	터널, 교량, 도로공사, 택지조성, 철구조물 제작 및 설치 등	한국도로공사, 국토해양부 등

건축/주택	현대건설, 현대엔지니어링, 송도랜드마크시티Hyundai Engineering Construction(Wuxi) Co., Ltd,Hyundai Asian Technics Pte. Ltd.,Hyundai Rnc HATAY Co., Ltd., 등	공공건축물 및 초고층빌딩, 아파트 등	조달청, LH 공사, 시행사,조합 등

플랜트/전력	현대건설, 현대엔지니어링, Middle East Engineering Development Co., Ltd. 등	석유화학, 담수, 신산업 플랜트, 송ㆍ변전, 전기공사, 원자력 공사 등	ARAMCO, 한국전력 등

기 타	현대건설, 현대엔지니어링, 현대스틸산업, 현대에너지, 현대도시개발, 현대서산농장, 현대종합설계건축사사무소, 하떠이알앤 씨, Hy undai E Vina Song Gia Co., Ltd. 등	부동산 개발, 소프트웨어 설치, 축산업, 부동산임대, 휴양콘도 운영업, 증기, 냉온수 및 공기조절 공급업 등	-

가. 사업부문별 요약 재무 현황 연결실체는 사업의 특성에 따라 부문별 매출액, 매출총이익, 유형자산, 감가상각비는분류하고 있으나, 사업부간 비교가 어려운 부문별 자산, 부채, 매출원가 및 비용(감가상각비 제외)은 분류하지 않고 있습니다.

(당기) (단위 : 백만원)

구 분	건축/주택	인프라/환경	플랜트/전력	기 타	연결조정	합 계

매출액	6,608,935	3,570,721	8,320,862	894,161	(272,626)	19,122,053

매출총이익	779,200	149,265	592,515	93,178	(4,675)	1,609,483

유형자산	11,780	252,124	55,703	1,183,128	251,450	1,754,185

감가상각비	4,197	21,699	14,795	77,672	3,939	122,302

(전기) (단위 : 백만원)

구 분	건축/주택	인프라/환경	플랜트/전력	기 타	연결조정	합 계

매출액	5,665,301	3,479,018	7,846,751	804,721	(408,832)	17,386,959

매출총이익	600,780	285,038	583,922	81,676	(10,134)	1,541,28 2

유형자산	10,820	204,965	53,376	1,190,298	251,185	1,710,644

감가상각비	2,962	11,425	11,509	80,452	4,931	111,279

나. 지역별 요 약 재무 현황(당기) (단위 : 백만원)

구 분	국 내	아시아	중동/아프리카	기 타	연결조정	합 계

매출액	7,583,471	4,133,865	5,290,562	2,386,781	(272,626)	19,122,053

유형자산	1,157,108	90,144	212,884	42,599	251,450	1,754,185

감가상각비	40,469	18,470	53,958	5,466	3,939	122,302

(전기) (단위 : 백만원)

구 분	국 내	아시아	중동/아프리카	기 타	연결조정	합 계

매출액	7,359,263	4,047,318	5,225,324	1,163,886	(408,832)	17,386,959

유형자산	1,151,043	105,950	192,251	10,216	251,184	1,710,644

감가상각비	38,962	25,290	39,698	2,398	4,931	111,279

다. 사업 부문별 현황 (1) 인프라환경사업 부문[산업특성 및 성장성]인프라환경사업 분야는 국토개발사업, 항만공사, 철도, 도로 및 교량공사, 물환경ㆍ수처리사업 등 국가 경제발전의 근간이 되는 인프라 건설을 담당하며, 경제발전을 주도하여 왔습니다. 인프라환경사업은 타 산업에 비해 생산과 고용 및 부가가치 창출 측면에서 전후방효과가 큰 산업이며 국민생활 및 환경에 영구적인 영향을 미치는 중요한 특성을 가지고 있습니다. 최근의 인프라환경사업은 해외 사업비중이 점차 확대되고 있으며 지역별로는 기존 강세였던 중동지역 뿐 아니라 아프리카, 중남미 등 신흥국가로 확대되는 추세입니다. 또한 해외현장에서 해양, 도로, 수자원 등의 다변화된 공종으로 균형잡힌 포트폴리오 를 구축하고 있습니다. 국내 부문은 기술형 입찰에 대한 선별적 추진 및 종합심사제 시범사업 적극 참여로 위축되고 있는 국내 시장에서도 수주 역량을 집중하여 인프라환경에서의 당사 위상 및 시장 유지가 가능할 것으로 보입니다.[경기변동의 특성]인프라환경사업은 호황과 불황이 국가 거시경제 지표에 큰 영향을 받는 분야 중 하나입니다. 국가 경제의 침체기에는 정부의 고용 유발 및 경기 부양 목적에 따라 사회간접자본 및 대형 국책사업 발주가 증가하는 경향이 있습니다. 해외 시장의 경우 환율 변동 및 원자재 가격의 변동 등 글로벌 경제 여건에 많은 영향을 받습니다.[경쟁요소]당사는 70여년간 축적된 고도의 기술력 및 경험을 바탕으로 경부고속도로, 마창대교, 사우디아라비아 주베일 산업항, 말레이시아 페낭대교, 방글라데시 자무나 다목적교등 다수의 프로젝트를 성공시킴으로써 국내외 인프라환경사업 시장을 선도하고 있습니다. 1965년 태국 고속도로공사를 수주함으로써 국내 최초로 해외 진출에 성공하여현재 쿠웨이트 자베르 코즈웨이 해상교량, 카타르 루사일 고속도로, 콜롬비아 베요하수처리장, 우간다 진자교량, 터키 보스포러스 제3교량 등을 수행하며 해외부문 강자로 거듭나고 있습니다. 국내 시장에서는 서부간선 지하도로, 제2영동고속도로, 암사대교 등 주요 대형 공사를 수행하며 당사의 설계능력 및 기술력을 인정받고 있습니다. 또한 안정적 성장세가 예상되는 환경시장에 발맞추어 녹색환경 사업 조직 및 기술을 정비하여 국내외 녹색환경 사업 비중을 점차 확대할 것입니다. (2) 건축사업 부문[산업특성 및 성장성] 건축사업 분야는 주거, 의료, 사무, 교육, 체육, 문화시설에서 첨단산업 및 공공기 관시설까지 광범위한 종류의 건축물을 담당하고 있으며, 재개발ㆍ재건축, 아파트, 주상복합 사업 등의 주택사업을 포함합니다. 건축사업은 기술 및 트렌드의 변화에 민감하게 반응하는 특성을 가지고 있으며, 주택사업은 경기동향 및 고객의 니즈에 민감한 특성을 가지고 있습니다. 또한, 건축사업은 고용 유발 효과는 물론 IT, 친환 경등 기타산업과의 연관성이 큰 분야 중의 하나입니다. 최근 친환경 그린빌딩, 초고층 건물, 복합개발사업 분야로의 산업 성장이 기대되고 있습니다.

[경기변동의 특성] 건축사업은 경제 상황에 민감하게 연동되는 특성이 있습니다. 따라서 국내 총생 산(GDP)에 미세하게 후행하는 등 거시 경제지표 등과 매우 유사한 순환주기를 나 타내고 있습니다. 특히, 주택사업은 국민의 주택구매력이 뒷받침되어야 사업이 활 성화되기 때문에 국내외 경기에 매우 민감하게 반응하는 시장이며, 정부의 주택 관련 정책과규제에 따라 수급 및 가격이 급격하게 반응하는 특성이 있습니다. 해외 역시 세계 경기 흐름 및 각국의 경제 상황에 밀접하게 연관되어 있으며, 전세계적으로 소폭의 경제성장에도 불구하고 투자심리는 위축될 것으로 판단합니다.

[경쟁요소] 당사는 1948년 주한미군공사를 시작으로 우수한 기술력과 70여년간 축적해온 경험을 바탕으로 대한민국 건설역사를 써오고 있습니다. 또한 1969년부터 진출한 해외 시 장에서 세계 각국 정부 및 발주처로부터 신뢰를 얻고 있으며 기술력을 바탕으로 친환경 그린빌딩 , 초고층 건물, 복합개발사업 분야 등 건축의 패러다임을 주도하고 있습니다. 주택 사업에서 당사는 시장의 변화를 주도적으로 이끌어 나가며, 차별화된 마케 팅과 완벽한 품질시공, 철저한 사후관리로 고객 만족도를 높이고 인간중심의 미래 주거공간 창조에 총력을 다하고 있습니다.

[자금조달상의 특성] 건설산업은 발주처 예산, 분양금, PF, 당사 자금 등을 통해 사업이 이루어집니다. 일반적인 관공사, 민간 공사의 경우 발주처로부터 공사 수주시 선수금을 받은 후 공사진행에 따라 기성금을 받습니다. 아파트의 경우 분양대금을 통해 자금을 조 달받고 있으며, 재개발ㆍ재건축 아파트의 경우 조합에, 일반도급의 경우 시행사에 당사가 지급보증함으로서 자금 조달이 이루어집니다. 또한 대형 개발프로젝트의 경우 PF를 통해자금을 조달받게 되고 SOC 사업의 경우 완공 후 운영수익을 통해 투자자금을 회수하게 됩니다.

[관련법령 또는 정부의 규제 등] 공공부문의 제도변화와 관련하여 '대규모 정부발주 공사'의 설계 심의 공정성 강화 가 2011년 10월을 기점으로 본격적으로 시행됨에 따라 입찰심의에 대한 투명성이 한층 높아 질 것으로 판단됩니다. 당초 공공기관 이전 사업, 행정중심 복합도시에 만 적용되었던 기술제안 입찰제도가 국가계약법 및 지방계약법에서 관련 제한 조 항들을 삭제함에 따라 발주가 확대될 것으로 전망됩니다. 민간 주택부문은 도시 및 주거환경정비법, 주택법, 건축법, 국토계획법, 도시개발법 등의 많은 유관 법령의 적용을 받고 있으며 국민 주거생활에 직접적으로 큰 영향을 미치는 사업특성으로 분양가 상한제, 총부채 상환비율, 주택담보대출비율, 소형평형 의무비율 등의 다양한 규제를 받고 있습니다.

(3) 플랜트사업 부문[산업특성 및 성장성] 플랜트 산업은 석유화학플랜트(가스처리, 정유, 석유화학, 해양설비 시설 등)와 각종 산업설비 분야(제철/제련소 및 LNG 터미널 등), 원자력 사업으로 구분합니다. 플랜트는 설계, 구매, 시공 등을 일괄 제공하는 Turn-Key 방 식으로 프로젝트가 수행되고 발주처의 요구사항을 충족시켜야 하기 때문에 Turn- Key 수행능력이 시장에서 경쟁력을 확보할 수 있는 주된 요소가 되고 있습니다. 또한 고도의 기술력 뿐만 아니라 광범위한 지식서비스를 필요로 하는 고부가가치 산업이며, 설계 및 엔지니어링에서부터 컨설팅, 기자재 제작, 시공, 시운전, 자금조달까지 여러 부문에서 수익창출 기회가 부여되기 때문에 산업의 연관효과가 크고 산업구조의 고도화에 기여하는 산업입니다. 플랜트는 소수의 공공 또는 민간 발주자에 의해 발주가 이루어지고 복잡한 공정의 플랜트를 제작, 공급할 수 있는 업체는 일정 수준 이상의 기획능력과 기술력, 자본력, 사업관리능력, 프로젝트 수행경험을 가진 일부에 국한되 는 경향이 있으며 후발기업의 시장진입이 용이하지 않은 특성이 있습니다. 중동, 아프리카, 중남미, CIS지역을 중심 으로 시장 규모가 꾸준히 성장하고 있습니다.

[경기변동의 특성] 플랜트 및 원자력 사업은 유가와 석유소비량, 세계 각국의 에너지 정책 및 투자계 획,국제 에너지협약 등의 영향을 받고 있으며 중국과 인도 등의 경제 성장이 빠른 나라 와 CIS 및 브라질 등의 부존자원이 풍부한 신흥국의 자원개발 계획, 선진국의 각종 설비 노후화에 따른 교체수요로 시장이 형성됩니다.

[경쟁요소] 당사는 1960년대 단양 시멘트공장 건설을 시작으로 포항제철, 대산 정유공장 및 석유화학 단지 건설 등으로 축적된 풍부한 기술력과 경험을 바탕으로 해외 시장에 진출하여 중동과 동남아에서 수많은 공사를 성공적으로 수행하였으며 최고의 프로세스 플랜트 건설회사로 인정받았습니다. 특히, 2006년에는 일본, 유럽 일부 업체가 독점적으로 수행해 오던 GTL 공정을 국내 최초로 카타르에서 수주하여 우수한 품질을 인정받아 발주처로부터 Quality Contractor Award를 수상하는 등 성공적으로 무재해 준공을 하였습니다. 또한, 이란 사우스파 45단계 가스처리시설 공사의 최단 기간 준공 및 사우디 쿠라이스 가스처리시설 공사, 사우디 카란 가스처리시설 공사, 카타르 비료공장 56 단계 공 사 등 대형 공사의 성공적인 준공을 토대로 아부다비 지역통합 가스개발 공사, 쿠웨이트 저유황 연료유 배관 공사, 베네수엘라 푸에르토 라크루즈 정유공장 등 대규모 공사를 수주함으로써 플랜트 분야에서 독보적인 지위를 이어가고 있습니다. 원자력 분야에서는 1979년 세계 최고의 공신력을 갖는 미국기계기술자협회(ASME)로부터 원자력부문의 기술력을 공인받았으며 고리1~4호기, 월성12호기, 영광1~6호기, KEDO원전12호기, 신한울12호기 등 우리나라 원전의 대부분을 시공했으며 영광34호기를 통해 원전 시공기술 자립도 100%를 달성하였습니다. 당사는 이러한 초대형 플랜트 건설 경험과 인지도 및 높은 기술력을 바탕으로 강력한 추진력과 공사 수행능력을 발휘할 수 있는 강점을 가지고 있습니다.

(4) 전력사업 부문[산업특성 및 성장성]전력사업은 모든 산업의 원동력이 되는 전기를 생산하는 발전, 생명의 근원이 되는 물을 생산하는 담수 플랜트, 에너지 네트워크의 근간이 되는 송변전 및 산업전기 설비 등을 대상으로 하고 있습니다. 발전ㆍ담수 플랜트의 경우 기술집약적인 사업으로 해외 선진업체의 기술 독점으로 신규시장의 진입장벽이 두터운 특징이 있습니다. 또한 다양한 산업부문에 수익창출 기회를 부여하므로 전후방 산업 연관효과가 크고 장기간에 걸쳐 사업이 이루어지는 분야입니다.[경기변동의 특성]전력 산업은 각국의 전력 수요에 따른 발주 계획에 따라 수주 규모가 결정되는 산업입니다. 또한 각국의 전력 수요는 산업 설비 및 여타 신규사업 등의 대규모 투자 계획등에 의해 영향을 받으므로 세계 경기 및 각국의 정책, 제도 변화에 민감한 산업분야입니다.[경쟁요소]1977년 국내 최초로 평택화력발전소를 일괄도급공사로 완공했던 당사는 분당열병합발전소, 부산복합화력발전소 및 영흥화력발전소를 비롯하여 율촌복합화력발전소 등 다수의 발전소를 성공적으로 건설하여 국내 발전플랜트 분야에서 독보적인 위치에 올랐습니다. 또한, 국내에서는 최초로 전기 직판을 허가받은 부산정관지구 집단에너지 사업도 성공적으로 수행하였습니다. 해외 분야에서 중동 및 아시아 시장을 중심으로 다수의 화력발전소 및 발전담수 공사를 통해 세계적인 기술력과 공사 수행능력을 인정받고 있으며, 최근에는 CIS, 남미, 아프리카 등의 신시장 진출을 적극 추진하여글로벌 사업역량을 강화하고 있습니다. 또한, 해외 민자발전사업 투자 및 O 참여를 통해 운영사업의 교두보를 마련하여 사업영역 확대를 추진하고 있습니다. 아울러 저가 열원으로 급부상 중인 석탄발전시장에 적극적으로 대응하기 위해 순환유동층보일러(CFBC)에 대한 중장기 전략을 수립하여 동 기술역량확보를 위한 세계 유수기업과 기술협력 체계를 구축하고 있습니다. 해외 송변전 분야에서 당사의 원천 설계 기술력 및 수행경쟁력을 인정받아 발주처에 서 Standard 사례로 활용할 만큼의 경쟁력을 보유하고 있습니다. 이러한 기술력 및 경쟁력을 바탕으로 중동지역에서 매년 지속적인 송변전 공사를 수주해내며 동 분야의 Global Top Class의 면모를 공고히 하고 있습니다. 라. 지배회사 현황 [현대건설]

당사는 저유가 지속으로 인한 해외 플랜트시장 침체에 대응한 보수적인 수주기조 유지로 전년 동기대비 38.6% 감소한 9조 2,893억원의 수주실적을 기록하였습니다. 해외부문에서는 전년 동기대비 약 7조 7천억원이 감소한 3조 5,518억원의 수주를 기록하였고, 국내부문에서는 전년 동기대비 약 1조 8천억원이 증가한 5조 7,375억원을 수주하였습니다.

2015년 국내건설공사 수주액은 전년대비 47% 증가한 157조 9,836억원을 기록했습니다.(대한건설협회) 이는 공공 및 민간부문 모두 증가한데 기인하고 있습니다. 공공부문 수주액은 발전송배전, 항만, 철도 발주물량 증가에 힘입어 전년대비 9.8% 증가한 44조 7,329억원을 기록하였습니다. 민간부문은 전년대비 큰 폭으로(69.7%) 증가한 113조 2,507억원의 수주를 기록하였는데, 신규주택 및 재건축 호조와 발전송배전, 도로교량 물량이 수주 증가를 이끈 것으로 분석됩니다.

한편, 2015년 해외건설은 유가 하락 등 대외여건 악화로 전년대비 30.2% 감소한 461억달러를 수주하여 2007년 이후 최저실적을 기록하였습니다.(해외건설협회) 중동에서 165.3억달러를 수주하여 전체의 35.9%를 차지하였고, 아시아 42.8%(197.2억달러), 중남미 9.8%(45.3억달러), 북미ㆍ태평양 7.9%(36.5억달러), 아프리카ㆍ유럽 3.7%(17.1억달러) 순의 비중을 기록하였습니다.

2016년에는 저성장·저금리·저유가라는 환경요인이 국내 건설시장에 구조적 영향을 미쳐 정부 정책, 시장 트렌드 등에 다양한 변화가 있을 것으로 예상됩니다. 당사는 이와 같은 국내 건설산업의 구조적 변화에 능동적으로 대응하여 70여 년간 축적된 시공경험과 기술력을 바탕으로 수주경쟁력을 강화하는 한편, 시장변화를 예측ㆍ대비하는 선제적인 성장전략 수립, 면밀한 사업성 검토 및 수익성 위주의 수주전략으로 지속성장의 기반을 강화하고 있습니다. 또한, 금융·개발·운영 등의 소프트역량을 강화함으로써 건설산업 Value Chain 전분야로 업역을 확대하여 국내시장에서의 확고한 지위를 유지해 나갈 계획입니다.

해외 건설시장은 글로벌 저성장 기조에 따른 통화정책 변화, 저유가 지속 등의 리스크 요인이 존재하나, 아시아 및 중남미지역 인프라 투자 증가와 이란을 중심으로 한 산유국 발주 등에 따라 전년대비 소폭 성장세를 나타낼 것으로 예상됩니다. 당사는 신규시장 진출 확대와 전략적 협력, 공동수주 등의 사업방식 다변화를 통해 균형잡힌 지역/상품 포트폴리오를 구축하여 해외 중심의 사업체계를 확고히 함과 동시에 수주, 매출, 수익성을 극대화시켜 나갈 것입니다. 또한, 사업리스크에 대비하여 관련 조직을 강화하고 프로젝트 라이프사이클의 단계별 리스크 관리에 만전을 기하여 해외사업의 안정성을 유지ㆍ강화해 나갈 계획입니다.

마. 종속회사 현황 [현대엔지니어링] 다양한 사업수행 경험과 기술력 축적, 단순설계(Engineering)중심이 아닌 타당성 조사에서 설계, 구매, 시공관리, 시운전, 유지보수에 이르는 전 분야에서 핵심역량을 갖추고 있습니다. 지속적인 경영혁신을 추진하고, 글로벌 사업수행 경쟁력을 강화함으로써 신규시장을 확대하고 고객과 상품을 다변화 하였습니다. 오만, 튀니지, 말레이시아, 우즈벡, 이라크, 케냐, 방글라데시, 사우디, 불가리아등 해외시장 진출의 교두보를 마련하였고, 최근에는 투르크 GTL 플랜트(2015), 투르크 정유공장현대화 사업(2015), 필리핀 TVI 석탄화력발전소(2015), 이라크 카르발라 정유공장(2014), 니카라과 송변전(2014), 적도기니 아니속 상하수시설공사 2단계(2014), 우즈베키스탄 가스처리시설(2013), 투르크메니스탄 원유처리시설(2013), 태국 LAB 프로젝트(2013), 카자흐스탄 윤활기유 공장(2012), 베네수엘라 정유공장(2012), 투르크멘바쉬정유공장(2012) 등 해외에서 대규모 수주에 성공하여 당사의 우수한 기술력을 입증하였습니다. 2015년에는 시공능력평가 9위를 기록하며 국내시장에서도 탄탄한 입지를 구축하였으며, 미국 ENR社가 선정한「세계225대 엔지니어링 순위」에서 26위(아시아1위)를 기록하며 명실공히 글로벌 프리미어 엔지니어링 기업의 위상을 국제적으로 인정받았습니다. [현대스틸산업]현대스틸산업은 1979년 현대건설 철구사업본부로 설립된 이래, 2002년 4월 분사하여 현재에 이르기까지 국내 철구조물 및 산업설비 분야를 선도해 나가고 있습니다.

현재 생산실 산하에 율촌공장, 천안공장(천안1ㆍ2공장)이 있으며, 국내외 영업을 총괄하는 영업실, 그리고 중기사업실, 경영지원실 체제로 운영되고 있습니다. 1980년 2월 중동지역에 철구조물 수출을 시작한 이후 성공적인 국내ㆍ외 프로젝트 수행을 통해 최고의 기술력과 품질을 인정받으며 지속적인 성장을 거듭하여 왔습니다.또한, 2010년에는 해외 건설시장의 중장비 임대사업에 진출하였으며 새로운 수익창출과 기존 철구조물 사업의 해외시장 확대 등에 있어 시너지 효과를 기대하고 있습니다. 현대스틸산업은 천안1공장 가동 및 해상풍력 지지구조물 설치 등 철구조물 사업의 다각화 및 중장비 임대사업, 해외 프로젝트의 지속적인 발전을 위해 노력하고 있으며 기술력 향상을 통한 경쟁 우위를 확보하고자 노력하고 있습니다.

[현대에너지] 현대에너지는 2009년 9월에 설립되었으며 에너지 생산시설에서 생산되는 스팀, 전 기등 에너지의 공급 및 판매 사업을 영위하고 있습니다.

현재 회사의 본점 및 공장 소재지는 전라남도 여수시 산단로에 위치하고 있으며, 영업활동을 담당하는 스팀영업팀ㆍ운영관리팀ㆍ경영관리팀ㆍ경영지원팀 체제로 운영되고 있습니다. 2013년 1월부터 상시운전을 개시하여 현재 여수국가산업단지 내에 업체들과 스팀 공급 및 판매가 이루어지고 있으며, 수요처 확대를 위하여 적극적인 영업 활동 을 전개하고 있습니다.

[현대도시개발] 현대도시개발은 태안군 태안읍 남면 천수만 B지구 일원 14,644천㎡의 토지를 관광, 상업, 주거 및 산업단지 등으로 조성하고 있습니다. 조성용지 중 일부는 분양하고 그 외에는 골프장과 테마파크 등을 건설ㆍ운영할 계획입니다. 기업도시특별법에 의거정부로부터 인허가를 득한 관광레저형 기업도시로서 태안의 우수한 자연 환경과 경관 자원을 살려 관광, 레저, 문화 등 서비스 산업중심으로 개발 예정입니다. [Hyundai E Vina Song Gia]베트남 송지아 리조트 콤플렉스 프로젝트는 1차 사업(분양ㆍ임대)과 2차 사업(공동개발)을 목표로 2007년 추진하였으며, 현재는 1차 사업에 대한 일부 공사가 완료되었고 이를 운영 중에 있습니다. 주요 운영 사업은 골프장 정규 18홀 및 9홀, Serviced Residence 임대 등이며 베트남 경기 회복시 수익 창출이 가능할 것으로 예상됩니다.

2. 주요 제품, 서비스 등

사업부문	주요 생산 및 판매제품 유형	주요고객

인프라/환경	터널, 교량, 도로공사, 택지조성, 철구조물 제작 및 설치 등	한국도로공사, ADPC 외

건축/주택	아파트, 공공건축물 및 첨단빌딩 등	조달청, CDPL 외

플랜트/전력	발전소, 가스시설공사 및 전기공사 등	조달청, 한국전력, ARAMCO 외

기타	부동산 개발, 소프트웨어 설치, 축산업, 부동산임대, 골프장 및리조트 사업, 증기, 냉온수 및 공기조절 공급업 등	불특정 다수인 등

※ 자세한 사항은 '5. 매출에 관한 사항'을 참조하시기 바랍니다.

3 . 주요 원재료에 관한 사항 가. 주요 원자재 가격변동 추이

순	주요자재	제66기	제65기	제64기	비 고

1	봉강류(철근)	600,000	695,000	740,000	단위 : 원/톤, 고강 10mm, 어음가 기준

2	강판류(후판)	1,060,000	1,110,000	1,110,000	단위 : 원/톤, 철판BASE가

3	레미콘	57,400	59,400	57,400	단위 : 원/루베 (경인, 25-21-15)

4	시멘트	72,000	75,000	73,600	단위 : 원/톤 (BULK)

5	아스콘	54,470	67,000	68,000	단위 : 원/톤 (#78, 표층)

6	전선(LME동)	4,883	6,472	7,203	USD/톤 (Grade A)

7	원유(두바이유)	39.00	60.00	104.00	USD/배럴 (두바이유)

나. 주요 원재료 매입 현황

(기준일 : 2015.01.01 ~ 2015.12.31) (단위 : 백만원)

회사명	순	주요자재	구매금액	비율(%)	주요매입처

현대건설	1	봉강류	299,589	6.0	현대제철, NATSTEEL

2	철물제작물	265,836	5.3	INDUSTRIAS METALURGICAS

3	전력기기	249,133	5.0	SCHNEIDER, SIEMENS

4	레미콘	247,769	4.9	PAN-UNITED, 삼표산업

5	금속공사재	238,744	4.7	Swiss Rides, 현대스틸산업

6	전선류	217,945	4.3	넥상스코리아, 가온전선

7	열기기류	214,830	4.2	SPX COOLING, 제이엔케이히터

8	수.배전설비	199,987	4.0	효성, ALSTOM

9	기타	3,096,885	61.6	-

합 계	5,030,718	100.0	-

현대엔지니어링	1	기계자재	869,541	40.4	Siemens, SILVANI S.r.l., Foster Wheeler North America Corp.

2	배관자재	51,570	2.4	태경파이핑, 기성금속, 현대제철, 웰텍주식회사

3	계장자재	108,431	5.0	한국하니웰, 한국에머슨프로세스매니지먼트,GE Energy Control Solutions Inc.

187,622	8.7	EGE spol. s r.o., ABB코리아, 대우인터내셔널, 현대중공업

4	전기자재	47,818	2.2	현대스틸산업, 영화엔지니어링, 아그루코리아

5	토목/구조자재	45,119	2.1	동승산업개발, Entrepreneur Shamuhammedov Charymyr

6	건축자재	33,527	1.6	현대에이치엔에스, 단성

7	가설자재	12,891	0.6	나노에스텍, 씨에스글로벌, 다솔인스트루먼트주식회사

8	화공자재	123	0.0	탑세이프원, 솔로몬안전, 트윈세이프

9	프로젝트관리자재	233,227	10.9	우진글로벌로지스틱스, 협진해운주식회사, 태웅로직스, NECOTRANS

10	기타자재	560,479	26.1	현대제철, 케이씨씨, 삼표산업, 신명산업, 콤스텍

합 계	2,150,348	100.0

현대스틸산업	1	형강류	21,306	21.4	현대제철

2	강판류	51,749	52.0	현대제철, 포스코

3	기 타	26,454	26.6	-

합 계	99,509	100.0	-

현대에너지	1	유연탄	41,114	100.0	한국남동발전, 보임에너지, LG상사

합 계	41,114	100.0	-

HyundaiE VinaSong Gia	1	식자재	384	52.9	Metro Cash Carry, Nha Xinh, Huyen Duc

2	비료/농약	194	26.7	Nong Viet, Witgang VietNam

3	유류/가스	148	20.4	Petrolimex

합 계	727	100.0	-

4. 설비에 관한 사항

[자산항목 : 토지] (단위 : ㎡ , 백만원)

회사명	구 분	소유형태	소재지	구분(면적)	기초장부가액	당기	당기상각	기말장부가액	공시지가

증가	감소

현대건설	생산부문	등기	천안 업성동	16,513	5,857	-	-	-	5,857	4,045

등기	광양 율촌	80,337	23,861	-	-	-	23,861	15,117

등기	서산 간척지 외	2,593,284	38,842	112	(4,046)	-	34,908	30,138

등기	경주 양남면 외	52,897	3,456	-	-	-	3,456	3,636

소 계	2,748,534	72,016	112	(4,046)	-	68,082	52,935

판매관리	등기	종로구 계동	5,199	48,821	-	-	-	48,821	33,231

등기	영등포 대림동	2,923	10,932	-	-	-	10,932	5,574

등기	용인시 마북리	33,448	28,716	-	-	-	28,716	20,536

등기	메이플카운티 직원숙소	301	-	3,285	-	-	3,285	1,691

소 계	41,871	88,469	3,285	-	-	91,754	61,032

합 계	2,790,405	160,485	3,397	(4,046)	-	159,835	113,967

현대엔지니어링	판매관리	등기	안양 外	23,092	26,553	-	(14)	-	26,539	18,648

등기	서울시 양천구 목동	54	428	-	-	428	396

합 계	23,146	26,981	-	(14)	-	26,967	19,044

현대스틸산업	생산부문	등기	기숙사 부지(조화리 21번지 외)	6,093	642	-	-	-	642	347

등기	천흥리 322-1 토지	106,546	19,098	-	-	-	19,098	20,563

등기	천흥리 324-2 토지	12,411	2,225	-	-	-	2,225	2,395

등기	천흥리 324-4 토지	25,708	4,224	-	-	-	4,224	4,242

등기	천흥리 324-5 토지	9,805	198	-	-	-	198	154

등기	천흥리 324-7 토지	62,329	11,172	-	-	-	11,172	12,029

합 계	222,892	37,559	-	-	-	37,559	39,730

[자산항목 : 구축물] (단위 : 백만원)

회사명	구 분	소유형태	소재지	구분(수량)	기초장부가액	당기	당기상각	기말장부가액	비고

증가	감소

현대건설	생산부문	자기소유	인천 중구 외	-	2,963	-	(255)	(128)	2,581	-

합 계	-	2,963	-	(255)	(128)	2,581	-

현대엔지니어링	판매관리	자가소유	경기도 광주시 퇴촌면	-	212	-	-	(7)	205	-

자가소유	해외	-	1,526	-	1,517	(9)	-	-

합 계	-	1,738	-	1,517	(16)	205	-

현대스틸산업	생산부문	자기소유	전남 광양시 율촌 제1지방 산업단지 외	-	18,254	139	-	(1,014)	17,379	-

합 계	-	18,254	139	-	(1,014)	17,379	-

현대에너지	생산부문	자기소유	전남 여수시 중흥동 1332	-	45,691	-	-	(4,596)	41,095	-

합 계	-	45,691	-	-	(4,596)	41,095	-

[자산항목 : 건물] (단위 : ㎡ , 백만원)

회사명	구 분	소유형태	소재지	구분(면적)	기초장부가액	당기	당기상각	기말장부가액	비고

증가	감소

현대건설	생산부문	등기	인천 중구	1,494	253	-	(253)	-	-	-

충남 천안 외	7,169	704	-	-	(81)	623	-

서산 부석면 외	73,097	23,679	2,933	(4,023)	(931)	21,648	-

소 계	81,760	24,636	2,933	(4,276)	(1,012)	22,271	-

판매관리	등기	종로구 계동 외	64,066	37,524	175	(734)	(1,032)	35,933	-

소 계	64,066	37,524	175	(734)	(1,032)	35,933	-

합 계	145,826	62,159	3,098	(5,010)	(2,044)	58,204	-

현대엔지니어링	판매관리	등기	안양 외	5,706	1,302	-	(71)	(48)	1,183	-

판매관리	등기	서울시 양천구 목동	524	1,338	-	-	(46)	1,292	-

합 계	6,230	2,640	-	(71)	(94)	2,475	-

현대스틸산업	생산부문	등기	충남 천안시 업성동 외	6,771	1,420	-	-	(38)	1,382	-

광양시 율촌 제 1지방 산업단지 외	38,973	33,513	2,448	-	(751)	35,210	-

충남 천안시 천흥리 외	45,659	10,367	2,403	-	(254)	12,516	-

합 계	91,403	45,300	4,851	-	(1,043)	49,108	-

현대에너지	생산부문	등기	전남 여수시 중흥동 1332	11,676	41,989	-	-	(4,226)	37,763	-

합 계	11,676	41,989	-	-	(4,226)	37,763	-

Hyundai E Vina Song Gia	판매관리	등기	해외	3,906	7,353	109	-	(470)	6,992	-

합 계	3,906	7,353	109	-	(470)	6,992	-

[자산항목 : 건설중인자산] (단위 : 백만원)

회사명	구 분	소유형태	소재지	구분(수량)	기초장부가액	당기	당기상각	기말장부가액	비고

증가	감소

현대건설	생산부문	자기소유	충남 서산 등	-	5,164	303	-	-	5,467	-

자기소유	해외현장 플로팅크레인	-	-	18,027	-	-	18,027	-

자기소유	해외현장 잭업바지	-	11,014	11,248	(22,262)	-	-	유형자산으로 대 체

소 계	-	16,178	29,578	(22,262)	-	23,494	-

판매관리	자기소유	마북리 그린스마트빌딩	-	1,940	-	(1,940)	-	-	유형자산으로 대 체

소 계	-	1,940	-	(1,940)	-	-	-

합 계	-	18,118	29,578	(24,202)	-	23,494	-

현대엔지니어링	생산부문	자가	국내	16	6,807	2,157	(544)	-	8,420	-

자가	해외	-	-	-	-	-	-	-

합 계	16	6,807	2,157	(544)	-	8,420	-

현대스틸산업	생산부문	건설중	국내	-	6,691	22,675	(9,921)	-	19,445	-

합 계	-	6,691	22,675	(9,921)	-	19,445	-

현대도시개발	생산부문	건설중	충남 태안군 태안읍 남면 천수만 B지구 일원	-	196,988	3,951	-	-	200,939	-

합 계	-	196,988	3,951	-	-	200,939	-

[자산항목 : 기계장치] (단위 : 대, 백만원)

회사명	구 분	소유형태	소재지	구분(수량)	기초장부가액	당기	당기상각	기말장부가액	비고

증가	감소

현대건설	생산부문	자가보유	서산 부석면 외	3	-	-	-	-	-	-

국내 기타 현장	44	1,763	1,002	(101)	(522)	2,142	-

해외	293	61,095	41,925	(3,044)	(11,891)	88,085	-

합 계	340	62,858	42,927	(3,145)	(12,413)	90,227	-

현대엔지니어링	생산부문	자가	국내	11	33	2,081	-	(503)	1,611	-

생산부문	자가	해외	201	2,995	2,229	(526)	(1,303)	3,395	-

합 계	212	3,028	4,310	(526)	(1,806)	5,006	-

현대스틸산업	생산부문	자가보유	국내	962	20,838	8,027	(835)	(2,857)	25,173	-

해외	2,061	68,244	38,350	(9,690)	(20,279)	76,625	-

합 계	3,023	89,082	46,377	(10,525)	(23,136)	101,798	-

현대에너지	생산부문	자가보유	전남 여수시 중흥동 1332	47	445,544	-	-	(44,244)	401,300	-

합 계	47	445,544	-	-	(44,244)	401,300	-

현대도시개발	생산부문	자가보유	충남 태안군 태안읍 남면 천수만 B지구 일원	2	4	-	-	(1)	3

합 계	2	4	-	-	(1)	3

Hyundai E Vina Song Gia	생산부문	자가보유	해외	676	1,454	22	-	(430)	1,047	-

합 계	676	1,454	22	-	(430)	1,047	-

[자산항목 : 선박] (단위 : 대, 백만원)

회사명	구 분	소유형태	소재지	구분(수량)	기초장부가액	당기	당기상각	당기장부가액	비고

증가	감소

현대스틸산업	생산부문	자가보유	인도네시아 바탐야드 외	124	100,215	24,664	(3,100)	(15,982)	105,797	-

합 계	124	100,215	24,664	(3,100)	(15,982)	105,797	-

[자산항목 : 차량운반구] (단위 : 대, 백만원)

회사명	구 분	소유형태	소재지	구분(수량)	기초장부가액	당기	당기상각	당기장부가액	비고

증가	감소

현대건설	생산부문	자가보유	서산 부석면 외	2	-	-	-	-	-

국내기타현장	59	1,118	413	(776)	132	887

해외	901	12,313	3,437	(3,871)	(1,764)	10,115

합 계	962	13,431	3,850	(4,647)	(1,632)	11,002

현대엔지니어링	생산부문	자가보유	국내	29	571	268	(17)	(224)	598	-

해외	230	2,854	1,168	(323)	(1,038)	2,661	-

합 계	259	3,425	1,436	(340)	(1,262)	3,259	-

현대스틸산업	생산부문	자가보유	광양시 율촌 제1지방 산업단지 외	15	38	-	-	(22)	16	-

합 계	15	38	-	-	(22)	16	-

현대도시개발	생산부문	자가보유	본사	1	4	-	-	(1)	3	-

합 계	1	4	-	-	(1)	3	-

Hyundai E Vina Song Gia	생산부문	자가보유	해외	21	352	4	-	(130)	226	-

합 계	21	352	4	-	(130)	226	-

[자산항목 : 공기구비품] (단위 : 대, 백만원)

회사명	구 분	소유형태	소재지	구분(수량)	기초장부가액	당기	당기상각	당기장부가액	비고

증가	감소

현대건설	생산부문	자가보유	서산 부석면 외	3	6	-	-	(2)	4	-

국내기타현장	26,151	19,437	5,638	(2,165)	(5,017)	17,893	-

해외	14,772	15,150	7,150	(1,501)	(4,856)	15,943	-

합 계	40,926	34,593	12,788	(3,666)	(9,875)	33,838	-

현대엔지니어링	생산부문	자가보유	국내	21,820	6,570	1,644	(14)	(2,316)	5,884	-

해외	4,275	8,565	7,423	(5,762)	(2,558)	7,668	-

합 계	26,095	15,135	9,067	(5,776)	(4,874)	13,552	-

현대스틸산업	생산부문	자가보유	충남 천안시 외	928	466	195	(17)	(215)	429	-

합 계	928	466	195	(17)	(215)	429	-

현대도시개발	생산부문	자가보유	본사	42	9	-	-	(3)	6	-

합 계	42	9	-	-	(3)	6	-

Hyundai E Vina Song Gia	생산부문	자가보유	해외	21	8	0	-	(1)	7	-

합 계	21	8	0	-	(1)	7	-

5. 매출에 관한 사항 가. 매출실적(단위 : 백만원)

사업부문	회사명	구분	제66기	제65기	제64기

금 액	비 율(%)	금 액	비 율(%)	금 액	비 율(%)

인프라/환경	현대건설, 현대엔지니어링, 현대스틸산업 등	국내	1,562,304	8.1	1,530,770	8.6	1,536,388	10.7

해외	2,008,416	10.3	1,948,248	11.0	1,522,770	10.6

건축/주택	현대건설, 현대엔지니어링, Wuxi, HATCO, Hyundai Rnc HATAY Co., Ltd., 송도랜드마크시티 등	국내	4,445,451	22.9	4,132,013	23.2	2,093,739	14.5

해외	2,163,484	11.2	1,533,288	8.6	1,301,891	9.0

플랜트/전력	현대건설, 현대엔지니어링, MEEDCO 등	국내	875,820	4.5	1,048,211	5.9	1,489,653	10.3

해외	7,445,042	38.4	6,798,540	38.2	6,191,144	43.0

기타	현종설계, 현대엔지니어링, 현대서산농장, 현대도시개발, 하떠이알앤씨, Hyundai E Vina Song Gia Co., Ltd. 등	국내	699,896	3.6	648,269	3.6	198,241	1.4

해외	194,267	1.0	156,452	0.9	71,424	0.5

소 계	19,394,680	100.0	17,795,791	100.0	14,405,250	100.0

내부거래제거	(272,627)	-	(408,832)	-	(466,963)	-

합 계	19,122,053	-	17,386,959	-	13,938,287	-

나. 수주 및 판매전략 (1) 국내마케팅경쟁력을 바탕으로 선택과 집중 전략을 통해 지속적으로 수익성 있는 수주 물량을 확보하고 선제적 사업발굴을 통해 수주기회를 다양화 할 예정입니다. 또한 투자개발사업, 민간사업 등에도 재무적 안정성을 바탕으로 적극적으로 참여하여 양질의 공사를 수주할 계획입니다.아울러, 공정거래 법령 준수 등 투명한 준법영업을 통해 지속 가능한 계속기업으로 거듭날 수 있는 방향으로 영업전략을 수립하고 실천하겠습니다.(가) 공공공사- 선택과 집중으로 수익성 있는 공사 선별 수주- 발주처 및 공종별로 실적확보를 위한 수주역량 집중- 수익선 개선 등 건설산업 여건 제도 개선 등(나) 개발사업- 재무적 안정성을 바탕으로 수익성 있는 인프라, 부동산 투자개발사업 지속 발굴- 지속적 매출과 수익을 창출할 수 있는 운영사업 진출 모색 등(다) 민간도급- 발주처, 공사유형, 지역적 특성을 면밀히 분석하여 양질의 공사 선별 수주- 사업 초기 단계부터 적극적 업무지원 및 협업- 인허가 등 발주처 니즈 충족을 통한 사업제안 및 지원으로 수주대상 다변화(라) 주택공사- 공사비, 분양가, 사업조건 탄력적 적용으로 경쟁력 확보- 고객 맞춤형 상품개발 및 브랜드 마케팅 적극 추진- 유망지역(수도권/광역도시) 위주 사업지 발굴 (2) 해외저유가 지속으로 주요 산유국의 발주 환경이 악화됨에 따라 시장과 공종 다변화를 통하여 활로를 개척하고자 합니다. 중동 지역의 경우 정부 차원에서 우선 추진 중인 공사에 집중하고, 아시아 지역은 싱가폴 인프라 및 병원 공사와 미얀마, 태국 등 신규 시장 진출에 힘쓸 계획입니다. 특히, 중국의 일대일 상대국에 대한 사전마케팅과 시장조사를 실시하여, AIIB를 통한 인프라 투자의 기회를 잡고자 합니다. 중남미 지역은 금융 주선 역량을 발휘하여 인프라, 플랜트 공사 수주를 추진, 아프리카 지역은 이집트 등 북아프리카를 중심으로 마케팅 활동을 전개할 계획이며, 이란 시장 재진입을 위한 선제적 마케팅 활동을 진행하고 있습니다. 향후 설계, 구매, 시공, 시운전 및 운영의 토털 서비스 제공을 목표할 것이며, 축적한 금융주선(EPC+F) 노하우를 바탕으로 안정적인 투자형 개발사업에 참여할 예정입니다.

6. 수주상황가 . 현 대 건설(단위 : 백만원)

구분	발주처	공사명	공사착공일	완공예정일	기본도급액	완성공사액	계약잔액

국내	광주화정주공 재건축조합	광주 유니버시아드 힐스테이트	2012-04-01	2016-04-30	674,734	667,432	7,302

가락시영아파트 주택재건축정비사업조합	가락시영 아파트 주택재건축정비사업	2015-09-01	2018-12-29	575,615	21,037	554,578

현대케미칼주식회사	MX PROJECT EPC	2014-11-25	2016-12-31	528,360	135,676	392,684

자체공사	창원 감계 힐스테이트 4차	2014-07-01	2017-04-30	475,633	176,040	299,593

인창개발 주식회사	힐스테이트 운정	2015-11-30	2018-07-10	452,658	311	452,347

한국남부발전㈜	삼척그린파워 1,2호기 보일러	2011-09-01	2016-09-30	439,437	421,624	17,813

영동프로젝트 주식회사	힐스테이트 영통	2014-12-08	2017-08-31	418,035	85,764	332,271

(주)아모레퍼시픽	아모레퍼시픽 사옥 신축공사	2014-07-11	2017-11-30	407,988	69,151	338,837

자체공사	위례 송파 힐스테이트	2013-11-15	2016-07-14	369,445	256,356	113,089

고덕시영아파트주택재건축정비사업조합	고덕 래미안힐스테이트	2013-12-31	2017-01-30	362,993	205,668	157,325

자체공사	세종 더샵 힐스테이트 신축공사	2014-10-24	2017-04-30	258,024	102,004	156,019

신정4구역재개발조합	목동 힐스테이트	2013-09-25	2016-05-25	250,215	195,210	55,005

왕십리뉴타운 제3구역 주택재개발정비사업조합	왕십리뉴타운3구역 재개발	2013-11-07	2016-11-06	249,069	140,779	108,290

자체공사	창원 감계 힐스테이트 2차 신축공사	2015-04-01	2017-09-30	248,898	39,132	209,766

(주)엠에스뉴브	문정2구역 엠스테이트	2013-12-30	2016-10-14	189,384	113,519	75,865

응암1구역 재건축조합	힐스테애트 백련산 4차	2014-12-31	2017-07-15	189,234	31,713	157,521

미래문정프로젝트㈜	문정7구역 지식산업센터	2015-01-01	2017-04-30	161,799	20,324	141,475

현대자동차(주)	현대자동차일산복합거점신축공사	2013-03-01	2016-07-31	156,230	111,256	44,974

대전지방국토관리청	보령 해저터널 공사	2010-12-21	2018-05-12	156,035	46,901	109,134

부산지방국토관리청	경주시관내 국도대체 우회도로(내남-외동)	2006-02-21	2016-12-30	149,084	120,991	28,093

한국철도시설공단	도담~영천 복선전철 제1공구 노반건설공사	2014-01-10	2017-06-30	146,808	32,052	114,756

제2경인연결고속도로(주)	민자고속도로 (안양-성남)	2012-05-31	2017-05-30	145,373	38,945	106,429

제이영동고속도로㈜	제2영동고속도로 7공구	2011-11-11	2016-11-10	144,094	96,954	47,139

(주)앰아이앰건설	당진 힐스테이트	2014-05-21	2016-10-31	139,868	75,891	63,977

한국수자원공사	시화멀티테크노밸리제1공구조성공사	2007-08-24	2017-08-02	123,971	92,250	31,721

제이영동고속도로㈜	제2영동고속도로 6공구	2011-11-11	2016-11-10	114,498	80,033	34,465

부산지방국토관리청	소천도계2국도건설공사	2007-05-14	2018-03-27	111,095	81,189	29,906

서울지방국토관리청	인화강화도로공사	2007-03-19	2017-12-31	110,926	68,604	42,322

(주)장암제이엠	평택 송담 힐스테이트	2014-06-13	2016-10-12	98,646	64,394	34,252

국토해양부 서울지방국토관리청	적성전곡도로건설공사3공구	2009-03-04	2017-03-17	97,074	63,085	33,989

경기도로사업소	조리-법원간 도로확포장공사	2007-11-29	2017-12-30	95,664	70,306	25,358

국토해양부 부산지방국토관리청	구미시 국도대체우회도로(구포-생곡1)	2012-02-21	2019-01-14	93,332	20,336	72,996

한국가스공사	진해~거제 주배관 제1공구 건설공사	2013-05-23	2017-11-30	92,659	39,727	52,932

인천항만공사	인천항 국제여객부두(2단계) 건설공사	2013-10-31	2016-11-19	89,410	69,466	19,944

동익엠제이와이피에프브이(주)	힐스테이트 에코 동익	2014-11-01	2017-02-28	86,712	22,523	64,189

한국토지주택공사 서울지역본부	고양삼송지구 택지개발사업조성공사(4공구)	2009-07-17	2016-11-30	83,851	73,131	10,720

한국토지주택공사	화성동탄 택지개발사업 (4-2공구)	2012-11-06	2016-09-05	83,209	69,211	13,998

한국철도시설공단	원주~강릉 철도건설 제3-1공구 노반신설	2013-04-23	2016-09-21	81,298	61,210	20,088

부산지방국토관리청	서면-근남 국도건설공사(2공구)	2010-06-25	2017-05-21	68,913	38,973	29,940

효자동 힐스테이트 지역주택조합	힐스테이트 효자동	2014-12-01	2017-11-21	62,241	11,847	50,394

조달청(수요처:소방방재청)	소방방재 교육연구단지 건립공사	2014-12-22	2017-09-06	61,226	6,847	54,379

서울특별시 도시기반시설본부	신월빗물저류 배수시설	2013-05-27	2017-01-22	57,465	14,595	42,870

현대인베스트먼트자산운용(주)	현대인베스트먼트 오피스 신축공사 토공사	2014-04-09	2017-02-28	56,242	16,290	39,951

대전지방국토관리청	진천-증평(제1공구)도로건설공사	2009-04-09	2018-02-20	53,210	45,482	7,728

상주영천고속도로㈜	상주-영천고속도로 민간투자사업 건설공사	2012-06-28	2017-06-27	53,009	29,051	23,958

국방부(국군재정관리단)	국방대학교이전	2014-11-27	2016-12-31	52,542	17,781	34,762

부산지방국토관리청	고현-이동 국도건설공사	2009-12-01	2017-12-31	52,494	19,734	32,760

조달청	여수신북항 외곽시설 축조공사	2015-05-15	2019-05-13	52,440	5,549	46,891

한국도로공사	고속국도1호선 언양~영천간 확장(1공구)	2011-12-26	2016-12-25	52,309	21,276	31,034

익산지방국토관리청	승주 우회도로 건설공사	2009-12-26	2017-11-08	50,424	26,330	24,094

국토해양부 서울지방국토관리청	전곡영중도로건설공사(1공구)	2009-02-09	2018-12-31	50,145	8,065	42,080

기 타	19,961,342	8,376,922	11,584,420

국내합계	29,335,360	12,718,937	16,616,423

해외	한국전력공사	U.A.E 원전 건설공사	2009-12-27	2020-05-01	3,603,878	2,136,987	1,466,891

MINISTRY OF PUBLIC WORKS	쿠웨이트 쉐이크 자베르 코즈웨이 건설공사	2012-11-14	2017-12-31	2,207,780	1,093,920	1,113,861

ABU DHABI MARINE OPERATING COMPANY	U.A.E 사브 해상원유 및 가스처리시설공사	2013-03-18	2017-09-17	2,152,270	1,134,082	1,018,188

Petroleos de Venezuela, S.A.	베네수엘라 푸에르또라크루스 정유공장	2012-09-17	2018-01-31	1,856,727	1,143,048	713,679

MOE (MINISTRY OF ELECTRICITY)	이라크 카르발라 정유공장	2014-05-28	2018-11-27	1,855,058	312,986	1,542,072

PUBLIC WORKS AUTHORITY	카타르 루사일 고속도로 건설공사	2012-05-20	2017-12-31	1,373,419	790,354	583,064

Uzbekenergo	우즈베키스탄 탈리마잔 900MW 복합화력발전소	2013-06-30	2016-12-31	878,791	608,944	269,847

ABU DHABI MARINE OPERATING COMPANY	U.A.E 미르파 담수복합화력발전 공사	2014-09-23	2017-04-08	869,559	403,620	465,939

Sarullar Operations Limited	인도네시아 사룰라 지열 발전소	2013-06-01	2017-12-31	803,997	292,789	511,208

Kuwait National Petroleum Company	쿠웨이트 KNPC, NRP PKG 5 공사	2015-10-28	2019-07-07	701,631	1,208	700,423

SOUTH BEACH CONSORTIUM PTE LTD	싱가폴 사우스비치 신축공사	2011-08-22	2016-08-31	650,918	636,950	13,968

SRI LANKA PORTS AUTHORITY	스리랑카 콜롬보 항만 확장공사	2008-04-11	2016-01-31	537,922	535,457	2,465

Housing and Development Board	싱가폴 테콩섬 매립공사 2단계 공사	2015-08-25	2023-03-24	498,191	14,975	483,216

IC Ictas-Astaldi JV	터키 보스포러스 제3교 공사	2013-06-01	2016-06-30	497,323	405,076	92,247

EMERALD STAR PTE. LTD	싱가폴 워터타운 복합개발공사	2012-10-10	2016-07-10	398,193	313,238	84,955

JURONG TOWN CORPORATION	싱가폴 투아스 핑거 원 매립공사	2014-08-11	2019-01-10	294,282	63,442	230,840

MERAAS DEVELOPMENT LLC	U.A.E 두바이 대관람차 공사	2013-05-08	2017-06-05	275,673	180,788	94,885

SPE	알제리 Ain Arnat 1200MW(3x400MW) 복합화력발전소	2012-11-25	2017-08-24	260,850	134,390	126,460

SP POWERASSETS LIMITED	싱가폴 남북 전력구 터널 NS3공사	2012-09-18	2018-06-17	252,969	178,421	74,548

FC COMMERCIAL TRUSTEE PTE LTD	싱가폴 Cecil Street Office	2015-04-01	2018-03-31	237,400	11,773	225,627

Aguas Nacionales EPM	콜롬비아 베요 하수처리장	2012-09-01	2016-09-09	152,416	106,006	46,410

PT GRIYACERIA NUSAMEKAR	Shangri-La Residence 공사	2014-04-07	2017-01-06	96,850	24,731	72,119

JIMAH EAST POWER	말레이시아 JIMAH EAST POWER 2X1,000MW 석탄화력발전소	2015-11-25	2019-12-14	87,894	689	87,205

CHEC-GDC-Galfar J/V	쿠웨이트 부비안 항만 1단계 도로공사	2012-10-09	2017-01-31	78,403	63,625	14,778

UNRA(Uganda National Road Authority)	우간다 진자교량 건설공사	2014-01-28	2018-01-27	71,944	18,420	53,524

PT.PLN	인도네시아 수마트라 275KV 송전선 공사	2013-03-13	2016-06-30	59,534	51,611	7,922

PT.PLN	인도네시아 시나르마스 랏16 공사	2015-08-03	2018-05-02	58,576	2,572	56,004

기 타	31,911,098	16,375,867	15,535,232

해외합계	52,723,546	27,035,969	25,687,577

국내/해외 합계	82,058,906	39,754,906	42,304,000

나 . 현대엔지니어링(단위: 백만원)

구분	발주처	공사명	공사시작일	완공예정일	기본도급액	완성공사액	계약잔액

국내	롯데베르살리스 엘라스토머스 주식회사	롯데베르살리스 SR 프로젝트	2015-04-13	2017-06-12	465,781	78,136	387,645

레이크시티 (주)	광교 D3블럭 복합시설	2014-10-31	2018-01-31	328,197	50,531	277,666

에이엠플러스자산개발(주)	용인 기흥 역세권 주상복합 신축공사	2015-02-28	2018-08-31	324,510	29,697	294,813

국제신탁(주)	울산 화정동 공동주택 신축사업	2013-04-01	2016-01-31	276,838	266,768	10,070

현대엔지니어링(주)	용인 서천지구 공동주택 신축공사	2014-10-01	2016-09-30	265,184	136,414	128,770

코리아에셋매니지먼트(주)	마곡지구 A13블럭 공동주택 신축공사	2014-08-31	2016-08-31	259,854	64,641	195,213

현대케미칼(주)	현대케미칼 MX EPC Project	2014-11-25	2016-10-31	226,440	90,364	136,076

현대엔지니어링(주)	세종시 2-1생활권 공동주택 신축공사	2015-09-01	2018-03-31	203,865	11,338	192,527

엠스퀘어피에프브이	서울 서초동 꽃마을 복합시설 신축공사	2014-08-01	2017-04-30	201,000	57,441	143,559

안창문정주식회사	문정역 현대엠코 지식산업센터 신축공사	2014-06-01	2016-06-30	176,299	76,892	99,407

현대엔지니어링(주)	세종시 2-2생활권 공동주택 신축공사	2014-10-01	2017-04-30	173,455	52,049	121,406

(주)에스제이홀딩스	대구 세천지구 공동주택 신축공사	2014-02-01	2016-06-30	151,365	111,971	39,394

기 타	7,492,862	3,742,798	3,750,064

국내합계	10,545,650	4,769,040	5,776,610

해외	LUKOIL Uzbekistan Operating Company	우즈베키스탄 UKAN Project	2015-05-26	2019-01-31	2,354,971	367,781	1,987,190

Turkmengas state Concern	Turkmenistan Ethane Cracker and PE PP Pl	2014-07-01	2018-05-30	2,064,998	735,015	1,329,983

Turkmengas state Concern	Turkmenistan GDP Project	2009-12-29	2016-04-30	1,311,247	1,306,889	4,358

OLTIN YO'L GTL	우즈베키스탄 GTL Project	2014-01-17	2017-07-17	907,023	28,781	878,242

PDVSA	RPLC DEEP CONVERSION PROJECT	2012-09-17	2018-01-31	821,816	494,422	327,394

SCOP (State Company for Oil Project	이라크 Karbala Project	2014-04-06	2018-10-06	778,677	135,155	643,522

Uz-Kor Gas Chemical LLC	우즈베키스탄 UGCC UTOS Project	2012-06-01	2015-05-31	755,084	724,394	30,689

Oman Oil Company Exploration Prod	Oman Musandam Gas Plant Project	2010-12-14	2015-12-17	735,513	719,394	16,119

CEEG.Spa	Ain Arnat 1200MW CCPP Project	2012-11-25	2017-08-24	654,856	584,913	69,943

JIMAH EAST POWER SND BHD	Jimah East Power 2x1000MW Coal Fired Power Plant	2014-06-15	2019-05-15	648,983	35,753	613,230

Takreer	UAE Ruwais Lube Base Oil Project	2010-06-14	2013-12-13	580,051	551,343	28,709

SPE.Spa	알제리 Biskra 1600MW Combined Cycle Power Plant	2014-02-19	2017-05-18	577,018	240,747	336,271

SPE.Spa	알제리 Jijel 1600MW Combined Cycle Power Plant	2014-02-19	2017-05-18	572,170	219,067	353,103

LUKOIL Uzbekistan Operating Company	우즈베키스탄 Kandym Early Gas Production Project	2013-07-01	2016-10-01	464,803	429,666	35,137

The Turkmenbashi Complex of Oil Ref	Turkmenbashi Oil Refineries Complex Project	2012-07-15	2015-07-14	457,932	426,458	31,474

KIA MOTORS MEXICO SA DE CV	멕시코 몬테레이 기아차 40만대 신축공사	2014-09-11	2016-04-30	416,936	355,489	61,447

Aboitiz Power Corporation	필리핀 Therma Visayas 2*150MW CFB Power Plant	2014-05-31	2018-03-31	410,903	171,938	238,965

Termotasajero S.A	콜롬비아 Termotasajero II 160MW CFPP	2012-09-14	2015-09-13	309,495	283,846	25,649

PETRONAS Carigali Sdn.Bhd.	GTPOGT Expansion and Modification Project	2013-06-24	2016-04-24	277,571	265,349	12,222

PT. TPI(Tanjung Power Indonesia)	KALSEL-1 Project Coal Fired Power Plant	2014-12-11	2018-07-01	249,279	73,980	175,299

기타	15,650,282	4,317,338	11,332,944

해외합계	30,999,608	12,467,718	18,531,890

국내/해외 합계	41,545,258	17,236,758	24,308,500

다 . 현대스틸산업(단위 : 백만원)

구분	발주처	공사명	공사착공일	완공예정일	기본도급액	완성공사액	계약잔액

국내	현대건설㈜	아모레퍼시픽 사옥 신축공사중 철골공사	2015.01.22	2016.12.31	21,400	9,718	11,682

코오롱글로벌㈜	보령-태안 도로건설공사(제 2공구)	2013.11.18	2017.05.06	18,472	8,787	9,685

현대건설㈜	도담-영천 복선철도 제1공구 노반건설공사	2014.12.17	2017.06.30	19,754	11,918	7,836

GS(60%), 금호(20%), 동아(20%)	고현~하동IC2 국도건설공사 중 제2남해대교 제작/납품공사	2015.04.10	2016.09.11	15,710	7,989	7,721

현대엔지니어링	상주~영덕 고속도로 건설공사 11공구	2015.12.28	2016.12.31	13,733	6,090	7,643

현대건설㈜	신한울 원자력 1,2호기 노출잡철물	2013.03.04	2017.07.31	18,028	14,105	3,923

현대건설㈜	구미시 국도대체 우회도로(구포~생곡1)	2015.08.04	2017.12.31	5,160	1,584	3,577

SK건설㈜	울산~포항 복선전철 제 1공구 노반신설 기타공사 중	2013.05.29	2017.12.25	6,478	2,917	3,561

한진중공업㈜건설부문	인천국제공항 제2여객터미널 철골공사(B구역 제작설치)	2015.02.05	2016.03.31	18,350	15,423	2,927

현대건설㈜	인천항 국제여객부두(2단계) 건설공사	2015.06.22	2016.10.31	7,488	4,855	2,633

현대건설㈜	삼척그린파워 1,2호기 Duct제작 및 설치공	2013.06.10	2016.06.20	7,250	4,793	2,457

기 타	396,995	243,339	153,655

국내합계	548,818	331,518	217,300

해외	현대건설(JV)	BNPP 3,4 Exposed Miscellaneous Steel	2015.05.01	2020.12.31	31,790	3,048	28,743

현대건설㈜	KUWAIT JABER CAUSEWAY PJT중 Steel Structure 제작/설치공사	2014.09.01	2019.08.31	26,383	606	25,777

현대건설㈜	IRAQ KARBALA REFINERY PROJECT	2015.03.26	2016.12.30	25,109	3,694	21,415

현대건설(JV)	BNPP Exposed Miscellaneous Steel 제작 및 설치공사	2013.04.01	2017.04.30	34,539	25,535	9,004

현대건설㈜	Spoke Cable of Dubai Eye Project	2014.05.01	2016.10.31	9,178	1,925	7,253

대림산업㈜	Malaysia TNB Fast Track 3A Turbine Building Project	2014.12.04	2016.01.31	10,750	8,113	2,637

기 타	95,211	90,339	4,871

해외합계	232,960	133,260	99,700

국내/해외 합계	781,778	464,778	317,000

라 . 현대종합설계(단위 : 백만원)

구분	발주처	공사명	공사착공일	완공예정일	기본도급액	완성공사액	계약잔액

국내	현대자동차 등	현대자동차그룹 신사옥 신축 프로젝트 설계	2014-11-01	2021-12-31	21,820	6,895	14,925

현대자동차	현대자동차 수원서비스센터 신축 설계용역	2013-12-01	2015-12-31	3,950	371	3,579

현대자동차	현대자동차 일산복합거점 신축 2단계 설계용역	2013-02-15	2016-03-31	8,311	6,838	1,473

현대건설	UAE 원전 부대시설 설계 용역	2010-06-01	2015-12-31	15,212	14,141	1,071

기 타	208,794	148,542	60,252

국내합계	258,087	176,787	81,300

해외	현대트랜스리드	멕시코 HT트레일러 공장 신축 설계용역	2014-04-18	2015-12-31	1,000	0	1000

기아자동차 해외법인	기아자동차 멕시코 공장 신축설계	2014-04-18	2015-12-31	10,781	10,674	107

기 타	53,337	48,644	4,693

해외합계	65,118	59,318	5,800

국내/해외 합계	323,205	236,105	87,100

7 . 시장위험 과 위험관리

(1) 자본위험관리연결실체의 자본관리 목적은 계속기업으로서 주주 및 이해당사자들에게 이익을 지속적으로 제공할 수 있는 능력을 보호하고 자본비용을 절감하기 위해 최적 자본구조를 유지하는 것입니다. 자본구조의 유지 또는 조정을 위하여 연결실체는 배당을 조정하거나, 주주에게 자본금을 반환하며, 부채감소를 위한 신주 발행 및 자산 매각 등을 실시할 수 있습니다.

연결실체의 자본구조는 차입금에서 현금및현금성자산을 차감한 순부채와 자본으로 구성되어 있으며, 연결실체의 전반적인 자본위험 관리 정책은 전기와 동일합니다. 한편, 당기말 및 전기말 현재 연결실체가 자본으로 관리하고 있는 항목의 내역은 다음과 같습니다.

(단위:백만원)

구 분	당기말	전기말

차입금 총계	2,632,670	2,597,423

차감 : 현금및현금성자산	(1,997,405)	(2,542,381)

순차입금	635,265	55,042

부채총계	11,967,267	11,473,381

자본총계	7,491,265	6,966,312

자본총계 대비 순차입금 비율	8.48%	0.79%

자본총계 대비 부채총계 비율	159.75%	164.70%

(2) 금융위험관리 연결실체는 금융상품과 관련하여 시장위험(외환위험, 이자율위험, 가격위험), 신용위험, 유동성위험과 같은 다양한 금융위험에 노출되어 있습니다. 연결실체의 위험관리는 연결실체의 재무적 성과에 영향을 미치는 잠재적 위험을 식별하여 연결실체가 허용가능한 수준으로 감소, 제거 및 회피하는 것을 목적으로 하고 있습니다. 연결실체의 전반적인 금융위험 관리 전략은 전기와 동일합니다. 1) 신용위험① 신용위험 관리정책연결실체는 신용위험을 관리하기 위하여 신용도가 일정 수준 이상인 거래처와 거래하고 있으며, 금융자산의 신용보강을 위한 정책과 절차를 마련하여 운영하고 있습니다. 연결실체는 신규 거래처와 계약시 공개된 재무정보와 신용평가기관에 의하여 제공된 정보 등을 이용하여 거래처의 신용도를 평가하고 이를 근거로 신용거래한도를 결정하고 있으며, 담보 또는 지급보증 등을 제공받고 있습니다. 연결실체는 주기적으로 거래처의 신용도를 재평가하여 신용거래한도를 재검토하고 담보수준을 재조정하고 있으며, 회수가 지연되는 금융자산에 대하여는 분기 단위로 회수지연 현황 및 회수대책이 보고되고 있으며 지연사유에 따라 적절한 조치를 취하고 있습니다. 한편, 연결실체는 ㈜KEB하나은행 등의 금융기관에 현금및현금성자산 및 장단기금융상품 등을 예치하고 있으며, 신용등급이 우수한 금융기관과 거래하고 있으므로 금융기관으로부의 신용위험은 제한적입니다.

② 신용위험의 최대노출금액당기말 현재 연결실체가 보유하고 있는 금융상품의 신용위험에 대한 최대노출금액은다음과 같습니다.

(단위:백만원)

구 분	연결재무상태표	장부금액	최대노출금액

대여금및수취채권	현금및현금성자산	1,997,405	1,997,405

단기금융상품	1,032,308	1,032,308

매출채권	2,507,586	2,507,586

기타채권	1,466,345	1,466,345

장기미수채권	396,554	396,554

장기성기타채권	1,003,689	1,003,689

장기금융상품	101,396	101,396

만기보유금융자산	만기보유금융자산(유동)	64,739	64,739

만기보유금융자산(비유동)	45,123	45,123

금융보증금액	기타금융부채	86,601	5,568,431

합 계	8,701,746	14,183,576

2) 유동성위험 연결실체는 유동성위험을 관리하기 위하여 단기 및 중장기 자금관리계획을 수립하고현금유출예산과 실제현금유출액을 지속적으로 분석ㆍ검토하여 금융부채와 금융자산의 만기구조를 대응시키고 있습니다. 연결실체의 경영진은 영업활동현금흐름과 금융자산의 현금유입으로 금융부채를 상환가능하다고 판단하고 있습니다. 한편, 연결실체는 일시적으로 발생할 수 있는 유동성위험을 관리하기 위하여 주거래은행과 당좌차월약정을 체결하고 있습니다.

한편, 당기말 현재 금융부채의 잔존계약만기에 따른 만기분석은 다음과 같습니다.

(단위:백만원)

구 분	명목현금흐름

1년 이내	1년초과~5년이내	5년 초과	합 계

이자부부채	525,454	1,776,709	741,628	3,043,791

무이자부부채	4,005,495	544,816	8,092	4,558,403

파생상품부채	-	261	-	261

또한, 금융보증계약에 따른 총 보증실행금액은 5,568,431백만원입니 다. 상기 만기분석은 금융부채의 할인하지 않은 현금흐름을 기초로 연결실체가 지급하여야 하는 가장 빠른 만기일에 근거하여 작성되었습니다.

3) 시장위험 ① 환위험

연결실체는 주로 USD, AED, KWD, QAR, SAR 등에 주로 노출되어 있습니다. 아래의 표는 각 외화에 대한 원화 환율의 10% 변동 시 민감도를 나타내고 있습니다. 10%는 주요 경영진에게 내부적으로 환위험 보고 시 적용하는 민감도 비율로 환율의 합리적 변동위험에 대한 경영진의 평가를 나타냅니다. 민감도분석은 결제되지 않은 외화표시 화폐성항목만을 포함하며, 회계기간 말에 환율이 10% 변동할 경우를 가정하여 외화환산을 조정합니다. 양수(+)는 외화 대비 원화환율이 10% 인상될 경우로 인한 손익과 기타자본항목의 증가를 나타냅니다. 외화대비 원화환율이 10% 인하될 경우에는 손익과 기타자본항목에 반대의 방향으로 동일한 금액만큼 영향을 미치게 되어, 아래의 잔액은 음수(-)가 될 것입니다.

당기말 현재 각 외화에 대한 기능통화의 환율 10% 변동시 환율변동이 순자산(법인세효과 차감전)에 미치는 영향은 다음과 같습니다.

(단위:백만원)

통 화	10% 상승시	10% 하락시

USD	94,278	(94,278)

AED	48,761	(48,761)

KWD	48,627	(48,627)

QAR	47,167	(47,167)

SAR	23,748	(23,748)

기 타	37,008	(37,008)

② 이자 율위험 연결실체는 고정이자율과 변동 이자율로 자금을 차입하고 있으며 보유하고 있는 변동이자율부 금융상품의 이자율 변동으로 인하여 이자율 위험에 노출되어 있습니다. 이자율위험을 관리하기 위해 주로 미래 현금흐름 변동위험을 회피하기 위하여 고정금리차입을 원칙으로 하고 있으나, 경우에 따라 변동이자율 차입금을 사용하고 있습니다. 한편, 당기말 현재 각 변동이자율 차입금에 대한 이자율이 1% 변동시 이자율 변동이 법인세비용차감전순이익에 미치는 영향은 다음과 같습니다.

(단위:백만원)

구 분	1% 상승시	1% 하락시

유동성장기차입금	(117)	117

장기차입금	(2,137)	2,137

합 계	(2,254)	2,254

③ 가격위험연결실체는 매도가능금융자산 중 시장성 있는 지분증권과 관련하여 시장가격의 변동으로 인하여 가격위험에 노출되어 있습니다. 당기말 및 전기말 현재 연결실체의 시장성 있는 지분증권의 장부금액은 다음과 같습니다.

(단위:백만원)

구 분	당기말	전기말

매도가능금융자산	48,634	111,011

한편, 상기 시장성 있는 지분증권의 시장가격이 1%변동할 때, 당기 손익에 미치는 영향은 없지만, 당기말 현재 자본에 영향을 미치는 금액은 369 백 만원(법인세효과 차감 후)입니다.

8. 파생상품 및 풋백옵션 등 거래 현황 가. 파생상품 현황 당사는 기본적으로 공사 계약시 지출통화와 계약통화를 일치시키는 Natural Hedge를 통하여 환관리를 하고 있으며 단일통화 계약 공사의 경우 수금통화와 자재비 및 외주비 등 지출 통화의 불일치로 인해 발생하는 환위험을 Hedge하기 위한 목적으로 파생상품 계약 등을 체결하였습니다. (1 ) 계약 등 현황 (가) 현대건설

(단위 : 천USD)

목적	계약일	거래상대방	만기일	매도 약정금액	약정환율	체결여부

상단	하단

위험회피	2014.11.14	CREDIT AGRICOLE	2015.02.25	USD 5,000	1,214.5원/USD	1,050원/USD	미체결

2014.11.14	2015.02.03	USD 5,000	1,164원/USD	1,070원/USD	미체결

2015.06.02	산업은행	2015.12.28	USD 10,000	1,215원/USD	1,070원/USD	미체결

2015.06.04	2015.12.21	USD 10,000	1,212원/USD	1,070원/USD	미체결

2015.06.08	BNP Paribas	2015.12.30	JPY 400,000	9.0170원/JPY	체결

2015.06.08	HSBC	2015.12.30	JPY 400,000	9.0075원/JPY	체결

2015.06.09	JP MORGAN	2015.12.30	JPY 600,000	9.0556원/JPY	체결

2015.06.09	CREDIT AGRICOLE	2015.12.30	JPY 400,000	9.0305원/JPY	체결

2015.06.10	SOCIETE GENERALE	2015.11.30	JPY 600,000	9.1104원/JPY	체결

(나) 현대스틸산업(단위 : 천KRW)

목적	계약일	거래상대방	만기일	매입/매도 약정금액	약정이율

수취금리	지급금리

이자율스왑	2013.07.31	KEB 하나은행	2018.07.31	KRW 8,300,000	CD금리91일물 + 0.93%	4.05%

(2) 파생상품의 공정가치 내역 당기말 및 전기말 현재 연결실체가 보유하고 있는 파생상품의 공정가치 내역은 다음과 같습니다.

(단위:백만원)

구 분	당기말	전기말

자산(유동)	자산(비유동)	부채(유동)	부채(비유동)	자산(유동)	자산(비유동)	부채(유동)	부채(비유동)

RANGE FORWARD	-	-	-	-	11	-	-	-

이자율스왑	-	-	-	261	-	-	-	266

합 계	-	-	-	261	11	-	-	266

(3) 당기 및 전기 중 파생상품과 관련한 손익 내역은 다음과 같습니다.

(단위:백만원)

구 분	당기	전기

파생상품거래이익(손실)	파생상품평가이익(손실)	파생상품거래이익(손실)	파생상품평가이익(손실)

통화선도	(166)	-	(5)	-

RANGE FORWARD	-	-	-	11

이자율스왑	-	5	-	(266)

합 계	(166)	5	(5)	(255)

나 . 풋백 옵션 등 계약 현황 당사 는 부산정관집단에너지 등과 관련 하여 재무출자자들과 풋옵션 등의 약정을 체결하고 있습니다.

(1) 부산정관집단에너지

구 분	내 용

계약의 종류	주주협약(콜옵션 - 교직원공제회)

거래상대방	교직원공제회

계약일	2004.05.18(최초계약), 2006.07.12(변경계약), 2011.12.29(변경계약)

만기일	1단계 운영개시일로부터 10년 이내 ※ 1단계 운영개시 : 2008.11.01

계약체결 목적	당사자들 사이의 권리 의무관계를 규정

계약 금액	전체 자본금 89억원 중 당사 56.76%(50.5억원) ※ 자기자본 89억원은 우선주 제외금액

결제 방법	-

옵션내용	한국교직원공제회는 만기일 이전에 한국교직원공제회를 제외한 주주들이 보유하고 있는 지분의 전부를 매입할 수 있는 권리(주식 매수청구권)를 가짐. 단, 기존 주주가 보유한 우선주식은 제외.

계약조건	주식매수청구권의 행사가격은 주식매수청구권행사 시점에서의 대상지분의 공정가액의 80%와 1주당 7,000원중 적은 금액임.다만, 주식매수청구권의 행사가격은 어떠한 경우에도 1주당 3,000원보다 적을 수 없음."공정가액"은 회사의 비용으로 한국교직원공제회와 나머지 주주들이 합의하여 지정하는 1개의 공인감정 평가기관의가액사정에 의하여 결정된 주식의 가액으로 하며, 한국교직원공제회가 주식매수청구권을 행사하면 나머지 주주들은한국교직원공제회의 주식매수청구권행사 당시의 나머지 주주들간의 지분비율에 따라 한국교직원공제회의 권리행사에응하여야 함.

기타	-

(2) 동남권물류단지 PF사업① 옵션계약 I

구 분	내 용

계약의 종류	동남권물류단지 PF사업 관련 추가 특별약정서

거래상대방	한국산업은행, 하나대투증권 주식회사, 중소기업은행

계약일	2011.07.28

만기일	금융만기 도래시 (만기일 미정)

계약체결 목적	재무적투자자(주식양도자)와 전략적투자자/건설투자자(주식양수자)는 동남권물류단지 PF사업의 PFV 및 AMC 지분에 대한풋/콜 옵션을 체결함.

계약 금액	서울복합물류프로젝트금융투자 자본금 500억 중 FI지분 25억(5%)서울복합물류자산관리회사 자본금 5억 중 FI지분 2,500만원(5%)[합계 25.25억원]

결제 방법	-

옵션내용	1) 풋옵션 : 전략적투자자와 건설투자자는 재무적투자자로부터 청구를 받고 6개월이 되는 날까지 출자지분 매각대금을 지분별 납입.2) 콜옵션 : 재무적투자자는 전략적투자자와 건설투자자로부터 청구를 받고 1개월이 되는 날까지 출자지분을 매도.

계약조건	1. 풋옵션 행사조건 가. 1차 파이낸싱 만기 도래시 나. 1차 파이낸싱에 따른 PFV의 기한이익 상실 선언시 다. PFV설립 후 2년내에 FI와 1차PF관련 대출약정 미 체결시 라. 사업협약상 SI/CI에 대한 해지사유 발생 1개월 이내에 그 해지사유를 해소하지 못하는 경우 2. 콜옵션 행사조건 가. PFV 설립요건 미충족시 나. 우선적 대출을 위한 우선협상자 지위 소멸시 다. FI가 우선적 대출권한 포기시 라. FI가 합리적 이유없이 금융자문 계약 미체결시 마. PFV설립 2년이내에 대출약정 미체결시 바. 면책사유 발생시 사. 사업협약상 FI해지사유 발생 1개월 이내에 그 해지사유를 해소하지 못하는 경우

기타	-

② 옵션계약 II

구 분	내 용

계약의 종류	동남권물류단지 PF사업 민간사업자 컨소시엄 기본 협약서동남권물류단지 PF사업 관련 추가 특별약정서

거래상대방	현대로지엠, 한진

계약일	2009.12.10(기본협약서), 2011.07.28(추가 특별약정서)

만기일	1차 PF 상환시(만기일 미정)

계약체결 목적	전략적투자자(주식양수자)와 건설투자자(주식양도자)는 동남권물류단지 PF사업의 PFV 및 AMC 지분에 대한 옵션계약을체결함.

계약 금액	서울복합물류프로젝트금융투자 자본금 250억원 중 CI지분 2.5억원(1%)서울복합물류자산관리회사 자본금 5억 중 FI지분 500만원(1%)[합계 2.55억원]

결제 방법	-

옵션내용	1) 건설투자자는 1차 PF 대출 원리금 상환이 완료된 후 PFV 및 AMC의 지분 전부를 전략적투자자에게 양도2) 건설투자자가 보유하고 있는 PFV 지분중 전체 PFV 지분의 1%에 해당하는 지분을 현대엘리베이터에게 양도

계약조건	1) 전략적투자자에 양도분 - 행사가격 : 감정평가기관에 의한 감정평가액(단, 감정평가액이 액면가보다 낮은 경우 액면가)2) 현대엘리베이터에 양도분 - 행사가격 : 액면가

기타	-

9. 연구개발활동 가. 현대건설 (1) 연구개발활동의 개요중장기 R 전략 추진, 기술개발을 통한 미래성장 사업기반 확보, 보유기술 상용화를 통한 현장적용, 기술지원을 통한 현장 기술난제 해결, 지적재산권(특허/신기술) 확보 및 관리(2) 연구개발 담당조직 : 연구개발본부(가) 조직형태(기업부설연구소)

( 3) 연구개발비용(단위 : 백만원)

과 목	제66기	제65기	제64기	비 고

원 재 료 비	1,143	756	868	-

인 건 비	53,177	67,416	57,515	-

위 탁 용 역 비	22,276	19,695	21,746	-

기 타	28,218	35,615	47,953	-

연구개발비용 계	104,814	123,482	128,082	-

회계처리	판매비와 관리비	87,761	99,584	96,825	-

제조경비(설계)	17,053	23,898	31,257	-

연구개발비 / 매출액 비율[연구개발비용계÷당기매출액×100]	1.0%	1.1%	1.2%	-

※ 제66기, 제65기, 제64기의 연구개발비/매출액 비율 중 당기 매출액은 K-IFRS 별도기준 금액임. - 제66기 매출액 : 10,660,446백만원 - 제65기 매출액 : 10,755,778백만원 - 제64기 매출액 : 10,591,308백만원

(4) 연구개발 실적

과제명	연구내용 및 기대효과	비고 (자체/국책)

신형식 케이블교량 특화 해석 시스템 개발	- 첨단 해석 기법 적용, 케이블 교량 설계 지원용 특수 해석 시스템 개발- M/H 최소화를 위한 전후처리 시스템- 활용 사례 개발	자체

TBM 커터헤드 설계 및 최적굴진기술 개발	- 지반조건에 따른 굴진성능 평가실험- TBM 커터헤드 설계 및 운영기술 확보- TBM 현장 적용 및 기술지원	자체

도로투자사업의 리스크 최소화를 위한 교통수요 검증 시스템 개발	- 국내투자사업 리스크요인 영향분석- 해외투자사업 리스크요인 영향분석- 교통수요 검증시스템 개발	자체

해상기초 침하량 예측기법 개발	- 크기효과에 따른 지지력/침하량 예측- 대형 해상기초의 침하량 예측기술개발	국토교통부

Coal to Chemical 시장진출을 위한 기술성 평가기법 개발	- Coal to Chemical 사업 기술성/경제성 검토, 개념설계- 지멘스 가스화 공정 평가	자체

폐수 재이용 시스템의 효율적 농축수 처리 기술 개발	- 농축수의 오염 부하 저감을 위한 기술 개발- 무방류 시스템 기술 개발을 위한 기초 연구- 현대자동차그룹 공동연구를 통한 연구 개발 시너지 확보	자체

BIM을 활용한 골조공사 공사정보 축적 방안	- 당사 공사정보관리 현황분석 및 상관관계 분석/BIM 맵핑 알고리즘 개발- 공사정보 입력시스템 소프트웨어 개발 및 현장 적용- 공사관리 데이터 리포팅 및 가시화 소프트웨어 개발	자체

편심축하중을 받는 고층건물의 횡변위 예측/보정 기술	- 공사전 시공단계해석을 통한 횡변위 검토 알고리즘 작성- 분석 소프트웨어 개발	자체

마감자재에서의 곰팡이 발생 억제기술 개발	- 마감자재별 항곰팡이 성능 기준 수립- 발생부위별 시공 중 함수율 기준 수립- 마감자재의 방균 성능 향상방안 도출	자체

건물용 수소연료전지의 실증화 모니터링 연구	- 건물용연료전지 확보기술 실증 구축 및 평가- 건축물"수소 사용시 안전시스템" 신규사업	자체

도심지 신축 건축물의 빛 반사 영향분석 및 방지기술 도출	- 빛 반사 대응기술 확보 전략 방안 도출- 건축마감재의 빛 반사 유발인자 검토	자체

제철/자동차 부산물 도로포장 자원화 연구	- 전기로슬래그 골재 및 폐유리 포장재료 자원화 기술개발- 아스팔트 개질 첨가제 개발	자체

해수담수화 플랜트의 친환경 저비용 취ㆍ배수 기술 도출	- 취ㆍ배수시설의 F/S 및 설계 검토지침 작성- 취ㆍ배수시설의 신규아이템 도출 및 수치모의 검증	자체

싱가폴 중금속 오염 준설토 정화공법 개발	- 준설토 정화공법의 효율/타당성 검증- 시작품 운영을 통한 기술 검증	싱가포르 주롱타운코퍼레이션

공업화 건축을 통한 습식공사 최소화 방안 연구	- 습식공사 최소화를 위한 골조시스템 분석- 장수명 공동주택 연구동향 및 현황 분석	자체

차세대 초장대교량의 보강거더 단면형상 및 개념설계기술 개발	- 주경간장 3km급 초장대 교량의 상부구조 경제성 15% 향상- 트윈박스 보강거더 단면형상 최적화 (4/6차선)- 주경간장 3km급 3/4경간 초장대 현수교 개념설계 및 가능성 조사	자체

지하공간분야 핵심기술 상용화	- 가압지보 터널공법(PSTM) 현장적용 및 설계반영- 인텔리전트 멀티 그라우팅 시스템(IMGE) 현장적용 및 설계반영- 고성능 숏크리트 현장적용 및 설계반영	자체

제철 Slag를 활용한 건설재료 개발	- 고단열/고내화 콘크리트 결합재 원료선정 연구- 기포분산성을 고려한 최적혼화제 선정 연구	자체

대형구조물 고속시공을 위한 슬립폼 시스템 개발	- 외기환경 온도의 영향을 최소화한 슬립폼 공법 개발- 콘크리트 표면 unbond 슬립폼 공법 개발	자체

고강도강재 건축물 활용을 위한 요소기술 개발	- 고강도강 내진성능 향상부재의 골조 일체성 및 내진성능평가- 단면저감형 헌치보의 상세개발 및 성능평가실험	자체

공동주택 수직증축 리모델링 구조/외장 성능 확보	- 리모델링 구조대안을 통한 골조물량 절감- 외장(창호) 열관류율 개선	자체

H-MEG(Hyundai Micro Energy Grid) 개발	- TOS/TEEMS 및 제어기술 실증 적용, 평가 및 보완- 실시간 성능해석 기반 목표관리 및 FDD 기술 개발 (TEEMS 탑재 및 평가)- 마이크로에너지그리드 실증 및 최적설계 가이드(툴) 개발	자체

그린빌딩 최적 설계기법 개발	- 경제성 확보한 10% 에너지 성능향상 패시브 최적 설계기법 개발- 최적설계 적용 위한 패시브 시스템 DB 작성	자체

그린팩토리 사업화 추진방안 및 전략 수립	- 공장 에너지 합리화 사업 추진을 위한 전략 수립 및 신규과제화- 분야별 핵심 기술 검토 및 산업시설 에너지 성능 해석	자체

해상풍력구조물 설계기술확보 및 신개념 하부구조 개발	- 신형식 지지구조물 현장축소모형 실증 및 기본설계- 시공안정성 검토 및 시공지침서 마련	자체

부유사 확산 시뮬레이션을 통한 오탁방지막 효율성 검증	- 부유사 확산 수치실험을 통하여 지형별, 흐름 조건별 부유사 확산 특성 분류- 실해역 적용성 검증 수치실험을 통하여 실제사례에 대한 오탁 저감 방안 수립	자체

에너지 절감형 차세대 MBR 공정개발	- 차세대 MBR 공정 개발(BOD 3mg/L, T-N 5mg/L, T-P 0.1mg/L 이하)- 소요 동력 절감 분리막 세정방식 개선 및 파일럿 시설 설계 조건 도출	자체

하수슬러지 열가수분해 환경신기술을 위한 현장연구	- 장기운전 DATA 확보를 통한 환경신기술 인증 획득 및 사업화 추진- 실증시설 자체운영 및 상용급(100톤/일급) 기본설계	자체

CSP(집중형 태양열 발전) 플랜트 사업진출을 위한 기술 기반구축	- CSP 발전 플랜트 실증을 위한 기술 기반구축- 상용급(50MW 이상) CSP 플랜트 개념설계 모델 개발	자체

바이오가스 정제장치 운영 안정화 및 배관주입 기술개발	- 바이오가스 정제플랜트 상용 운영기술 및 실적확보- 바이오메탄 배관망 주입기술 실증 및 녹색기술 획득	자체

Girder Carrier를 이용한 현수교 보강형 시공법 개발	- Girder Carrier를 이용한 현수교 보강형 시공법 사전 타당성 검토- 고조류속, 저수심 해상여건에서 현수교 적용을 통한 공기단축 및 경제성 향상	자체

고속시공지원을 위한 펌핑기술 개발	- 100MPa급의 고강도 콘크리트를 수직높이 1,000m 이상 경제적인 압송 구현- 층당 3일 이하 공정으로 현행 25% 이상 공기단축 기대	국토교통부

원심모형시험을 이용한 버켓기초의 지지력 평가	- 석션 버켓기초 지지력 성능 향상기술, 석션 버켓기초 적용한 해상구조물 실증- 서남해 2.5GW 해상풍력사업 등 해상풍력 프로젝트 경제성/수주경쟁력 향상	국토교통부

유기성 슬러지 고압형 열가수분해 공정 실증화 개발	- 상용급(10톤/일) 고압형 열가수분해 플랜트 사용운전- 상용급(100톤/일) 고압형 열가수분해 플랜트 설계를 위한 Scale-up 인자 확보	환경부

자연형 하상복원 및 하도육역화 관리기술개발	- 파괴된 하상의 구조와 기능을 평가하고 복원하는 기법/공법 개발- 하도육역화 관리지침 개발	환경부

현수교 케이블 가설장비/공법 및 형상관리(PPWS)	- PPWS 가설 장비 및 공법 개발- 케이블 밴드 볼트 축력 측정 장비 개발- 현수교 케이블 시공 장비 및 기술 자립화/공사비 절감	국토교통부

공기부상 선별에 의한 중금속 오염토양 선택정화 시스템 개발	- 중금속 오염토양의 건식 정화공정 개발- 공기부상 선별을 이용한 오염토양 정화- 개발기술을 통한 정화사업 참여	환경부

나. 현대엔지니어링 (1) 연구개발활동의 개요 EP 사업확대와 현업의 기술력 향상을 위한 응용기술개발을 꾸준히 추진하여 고객만족과 서비스 품질 제고에 기여하고 있습니다. 핵심기술의 개발을 거쳐 신성장 고부가사업을 창출하고자 국가연구개발사업에 주도적으로 참여하는 등의 R 활동으로 중기경영전략을 달성하기 위해 노력하고 있습니다. (2) 연구개발 담당 조직 : 건축사업본부 기술연구소 (가) 조직 형태 (기업부설연구소)

(3) 연구개발비용(단위 : 백만원)

과 목	제15기	제14기	제13기	비 고

원 재 료 비	-	-	-	-

인 건 비	594	2,018	1,916	-

위 탁 용 역 비	15	746	-	-

기 타	156	309	-	-

연구개발비용 계	765	3,073	1,916	-

연구개발비 / 매출액 비율 [연구개발비용계÷당기매출액×100]	0.01%	0.1%	0.1%	-

※ 제15기, 제14기, 제13기 연구개발비/매출액 비율 중 매출액은 K-IFRS 별도기준 금액임. - 제15기 매출액 : 6,181,216백만원 - 제14기 매출액 : 5,283,429백만원 - 제13기 매출액 : 2,616,187백만원 (4) 연구개발 실적

과제명	연구내용 및 기대효과	비고(내부 연구, 외부위탁 구분)

모듈러 국책과제[2차년도]	1. 목적 - 성능기반 모듈러 주택 경제성 확보 방안 제시 2. 기대효과 - 독자적인 모듈러 사업화 핵심역량 확보 - 당사 기술력 대외 홍보 - 국내 모듈러 기술수준 파악	국책

모듈러 국책과제[3차년도]	1. 목적 - 성능기반 모듈러 주택 경제성 확보 방안 제시 2. 기대효과 - 독자적인 모듈러 사업화 핵심역량 확보 - 당사 기술력 대외 홍보 - 국내 모듈러 기술수준 파악	국책

중층 모듈러 공동주택 가상설계 및 시뮬레이션	1. 목적 - 모듈러 가상설계를 통한 기술검증, 기숙사 상품개발 2. 기대효과 - 중고층 모듈러 설계기술 확보 : 당사개발 접합부 적용 - UNIT 상품개발 : 운송, 양중을 고려한 유닛 평면 - 자체개발 구조설계프로그램 적용 - 설계 전 과정 BIM 적용	자체

자원순환형 PC제품 개발 [3단계]	1. 목적 - 독립 경량기포를 활용한 경제적이고 효율적인 경량 PC 시제품 제작 2. 기대효과 - 기술보급을 통한 사업화 - 기술제안 수주 기여 - 다양한 활용을 통한 기술 보급	자체

한국형 방근콘크리트 개발	1. 목적 - 지속 가능한 도시개발 정책 및 도심 열섬현상 대안으로 옥상녹화 기술확보 2. 기대효과 - 방근성을 확보한 친환경 무근콘크리트 기술 확보 - 고내구성 콘크리트에 대한 기술확보로 구조안정성 개선 - 공기단축 및 원가절감 (특허출원 1건, 2013.05.29)	자체

전력 배관 Valve 자재코드 구축	1. 목적 - 전력 배관자재관리에 SPMat을 적용 2. 기대효과 - 전력 배관의 특성을 반영한 Valve 자재코드 신규구축 - 배관자재관리와 3D 모델링 업무의 기초 - 모든 자재관리의 가장 기본이 되는 업무	자체

Package Vendor Document의 DRN 절차 개선	1. 목적 - Vendor Document 검토과정을 개선하여 설계관련 오류 최소화 및 설계품질 향상 2. 기대효과 - Package Type별 Check Sheet 표준화 작업 - DRN 회람시 검토 담당자가 필수 검토 항목을 체크후 기록 관리 - 취합된 Comment의 '결론종결 파일' 필수 첨부 등 - 주요 Vendor Document 회람시 설계 오류 최소화 - 설계 오류 최소화로 재 검토작업으로 인한 시간 절약 및 품질 향상	자체

EPC 시스템 데이터 통합화 (ESDIC)	1. 목적 - EPC 시스템간의 데이터 연계강화 및 통합 경보시스템 구축을 위한 기초 DB 구축 2. 주요 내용 - 기 개발된 시스템 간의 데이터 연계현황 분석/보완 및 미 연계부분에 대한 연계기능 - E/P/C 단계별 연계 기능을 우선 구현하고, E-P 및 E-C간 연계 기능을 추가로 구축 3. 기대효과 - IT 시스템간 데이터 연계를 통한 데이터 재입력 방지 - E/P/C 전체 시스템간의 데이터 일관성 유지가 가능 - 향후, EPC Portal 시스템의 기본 DB로 활용	자체

자재/조달 통합 시스템 구축 (MAPS)	1. 목적 - 자재/조달 프로세스 전체를 포함하는 자재조달 통합 시스템 구축 2. 주요 내용 - 입찰업무(Vendor 온라인 입찰) 전산화 및 입찰 Database 구축 - Inquiry, Shipping 관리 시스템 신규 개발 - TOPICS (Expediting, Inspection) 시스템 연계 3. 기대효과 - 입찰사업과 실행사업을 연계하여 자재 물량 비교 가능 - 내부 입찰관리 생산성 향상 (실시간 CBE 가능) - 현대건설에서 진행중인 Inquiry 현황 조회 가능 - Shipping 현황 실시간 관리 가능 (Forwarding 업체와 협업기능)	자체

Stress Sketch 도면 고도화 (SP3D - CAESAR II 연계)	1. 목적 - Stress Report에 첨부할 수 있는 수준의 Stress Sketch 도면 개발 2. 기대효과 - Stress Sketch 도면을 3D 모델로부터 자동 생산 - Stress Report에 첨부할 수 있는 수준의 도면 개발 - 배관분야 응력해석 업무의 M/H 절감	자체

SPPID 기반의 P 설계검증 최적화 환경 구축	1. 목적 - IT 시스템을 통한 P 설계검증 자동화를 통한 설계 품질향상 및 M/H 절감 2. 기대효과 - 전년도 도입된 SPPID 기반의 P 검증 솔루션인 SPEI 적용 최적화 환경 구축 - Code Standard 기준의 설계검증 Rule을 구축하여 DRN 발행 전 P 검토를 시스템을 통해 실시 - 설계 무경험자의 기초적인 설계오류 방지 - 발생빈도가 높은 설계오류를 시스템을 통해 1차 검증하여 도면 검수시간 단축	자체

통합 계산서 시스템 구축 (CSM)	1. 목적 - 분야별 표준 계산서 중앙관리 및 기존 In-house 계산 시스템 통합 환경 구축 2. 주요 내용 - 설계 분야별로 표준화된 계산서에 대한 등록/관리 시스템 구축 - 프로그래밍이 필요한 단위 설계 프로그램 추가 개발 - Excel 기반, 프로그래밍, 타 시스템 연계의 3종류로 구분하여 개발 후, 통합화 - 기존 상용/In-house 계산 프로그램의 중앙서버 설치 및 다중 접속환경 구축 3. 기대효과 - 비표준 계산서 적용에 따른 설계 오류 방지 - 웹 환경의 단일 계산 시스템 제공을 통한 사용자 접근성 및 활용성 증대	자체

배관 스풀 도면 자동화 시스템 구축 (H-Spool)	1. 목적 - 기존 사용중인 e-Weld 시스템 기능부족으로 신규 '스풀도면 자동화 시스템' 구축 2. 주요 내용 - PDS/SP3D/PDMS 모두 적용 가능한 시스템 구축 (e-Weld는 PDS만 가능) - Weld/Thread/Support Joint 자동화 (e-Weld는 Weld만 가능, 나머지 매뉴얼 작업) 3. 기대효과 - 1개의 시스템으로 다양한 3D 시스템을 사용하는 사업에 적용 가능 - 스풀도면 생성을 위한 매뉴얼 작업분을 자동화하여 생산성 향상	자체

프로젝트 통합경보 시스템 개발 (PCWS)	1. 목적 - 통합적 프로젝트 현황점검 및 원인분석을 위한 Control Point(주요 Milestone)기반의 사전 경보(Warning) 체계 구축 2. 주요 내용 - 프로젝트 Control Point별 관련 Activity Structure 및 선후행 Task/성과품/Check List 개발 - 계획공정 데이터와 IT 시스템의 실적 데이터 비교 분석 3. 기대효과 - 기존의 단위업무 중심의 공정관리 및 지연분석을 주요 마일스톤 관점의 검토사항 및 Activity를 사전파악함으로써 종합적이고 체계적인 점검 가능 - 공기에 영향을 줄수있는 Milestone에 대한 현황분석, 문제점 조기발견 - IT 시스템을 통한 조기경보로 공기지연 리스크를 최소화하고 표준사업관리체계로 확대	자체

철골/콘크리트 도면 및 물량 자동화 프로그램 개발	1. 목적 - 3D 모델로부터 철골/콘크리트에 대한 도면 및 물량산출을 자동화 2. 주요 내용 - SP3D에서 Framing Plan Elevation 등의 철골/콘크리트 도면을 자동 생산 - SP3D에서 철골/콘크리트에 대한 각종 물량을 자동 산출 3. 기대효과 - 분야별 최신 3D 모델을 활용하여 자동으로 도면 및 물량 생산 - 3D 모델링 작업과 별도로 AutoCAD로 도면을 작성하는 이중 작업 불필요 - 모델과 도면/물량이 불일치되는 문제 방지	자체

공구별 시공 Item 상세내역관리 개선	1. 목적 - 현장 시공공정 및 품질현황 관리시스템 2. 기대효과 - 케이블 No. 별 Pulling 현황을 상세관리토록 개선 - 시공하도사가 직접 실적입력토록 유도 - HCQM 통한 통합관리로 MH 감소 효과 기대	자체

시공정보 통합관리시스템 개발 (CIPS)	1. 목적 - 현장 내 HSE, 시공, 품질, 시운전 현황에 대한 각 공구별 공유를 위한 시스템 2. 주요 내용 - HSE, 시공, 품질, 시운전 현황에 대한 상호 연계 데이터 조회 가능 - 품질현황/ 부적합 현황(NCR, CAR, Punch 등) 공유 3. 기대효과 - 각 공구별 현황을 상호 공유하여 선후행 공사 준비 및 진행에 효과적 - 각 공구별, 공종별 안전현황, 품질현황 공유를 통한 안전, 품질 개선 기대	자체

EDIS 기반 협업 시스템 구축	1. 목적 - EDIS를 통한 팀간 협업 시, 시스템내의 완료/변경 통보기능 부재로 인한 문제점 개선 2. 기대효과 - EDIS내에 설계정보 작성완료/변경 통보(Notification) 기능 추가 - 팀별 업무처리 이력관리를 통한 지연현황 파악 - 모든 설계데이터 및 변경요청이력의 EDIS 내 일원화 관리 가능 - 메일 등 타시스템과의 데이터 이원화 방지	자체

현장 문서관리 협업시스템 구축 (Site-PS)	1. 목적 - 현장 포탈 및 문서관리 시스템을 구축하여 현장내 모든 이해관계자간에 공사관련 모든 자료의 공유 및 커뮤니케이션 환경 구축 2. 주요 내용 - 현장 생성 문서 관리 및 PS와 연계하여 본사에서 송부한 성과품 관리 - 시공협력사와 성과품 배포 및 이력 관리 - 발주처/시공사/시공협력사와 자료공유, 작업일보, 프로젝트 게시판 - 현장 내부 Workflow(협업/결재시스템) 운영 등 3. 기대효과 - 현장 구성원간 공사 자료 공유 및 공사 수행 자료의 체계적인 관리 가능 - 시공 협력사에게 시공 도면 배포 및 업체별 배포 이력 관리 가능 - 현장 구성원간의 커뮤니케이션을 위한 시스템 활용 기대	자체

HPCM-HCQM 연계기능 개선	1. 목적 - HPCM - HCQM 연계를 통한 시공/시운전 통합관리환경 구현 2. 기대효과 - HPCM 내에서 SubSystem별 시공현황을 조회 가능하도록 HCQM과 연계 - 시운전 준비시 스케쥴별 시공현황을 고려하여 시운전 준비 진행 또는 미진한 공구에 대해 독려 가능 - 시공팀과 시운전팀 간 소통 확대	자체

SP3D 표준 Support 라이브러리 구축	1. 목적 - 표준 Support 라이브러리를 이용한 3D 모델링을 통하여 간섭 검토 및 품질 향상 2. 주요 내용 - SP3D용 표준 Support 라이브러리 구축 - Support 분류체계 및 Naming Convention 정립 3. 기대효과 - 표준화되고 정확한 형상의 Support 모델링을 신속하게 수행 - Support가 포함된 3D 모델에서 간섭검토 및 발주처 Review Meeting 수행	자체

개선된 분리막을 이용한 HANT 공정 최적화	1. 목적 - 신형 분리막 엘리먼트를 적용한 분리막설비의 적정 운전기술의 확보 및 처리성능의 실증테스트 2. 기대효과 - 신형 분리막 엘리먼트의 운전기술 확보 및 처리성능 실증을 통해 기존 HANT 적용시설 용량증설시 즉시 적용 가능	자체

시공통합 모니터링 시스템 개발(본사용) (CIMS)	1. 목적 - 모든 EPC현장의 HSE, 시공, 품질, 시운전 현황을 조회할 수 있는 시스템임 2. 기대효과 - 모든 EPC사업을 한 눈에 비교, 관리할 수 있음 - 시공현장의 현황을 투명하게 그리고 쉽게 파악할 수 있음 - 현장의 품질 향상 및 안전 개선에 중요한 기준정보로 활용될 수 있음	자체

기자재 Vendor 부적합현황 및 TPA/TPI 평가관리 기능 구축	1. 목적 - 예방검사 및 우수 TPA/TPI 선별을 위한 기자재 부적합(NCR) 현황 및 TPA/TPI 평가 관리기능 강화 2. 기대효과 - Vendor 또는 유형별 부적합 현황 조회, 월별 현황 조회 - 평가항목별 검사원평가, 검사원별 평가내역 관리 등 - 부적합 사례 통계자료 활용으로 부적합 예방 및 Vendor 품질 강화 - 객관적 평가자료로서 우수 검사원 선별자료로 활용	자체

산지하천정비 호우피해 방지를 위한 수충부 및 토석류 방재설계 선진화 기술개발	1. 목적 - 산지하천유역 도로의 선형 및 배수설계, 하천만곡 수충부의 방재설계, 토석류의 제어설계 기법을 개발하여 산지하천도로 호우피해 방지를 위한 방재설계 2. 기대효과 - 산악지 도로이 방재를 위한 도로선형 설계기술 개발 - 토석류 유입을 고려한 산지도로 배수구조물 설계 개선	국책

모듈러 실험주택 건립 및 성능평가	1. 목적 - 모듈러 실험주택 건립을 통한 설계/제작/시공 기술 축적 및 주택 기초성능 데이터 확보 2. 기대효과 - 현장 운영 단계에서 적정 실행원가를 제시 - WBS 정립 및 공장설립 時 기초자료로 활용	자체

중층 모듈러 구조시스템 개발	1. 목적 - 당사 특허기반의 독자적인 중층 모듈러 구조시스템 확보 2. 기대효과 - 당사 특허기반 중층 모듈러 구조시스템 개발 - 실대형 구조성능평가 및 구조설계방법론 정립 - 고층 모듈러 구조시스템 개발을 위한 기초 자료 확보 (특허출원 1건, 2014.05.14)	자체

모듈러 국책과제[1차년도]	1. 목적 - 성능기반 모듈러 주택 경제성 확보 방안 제시 2. 기대효과 - 독자적인 모듈러 사업화 핵심역량 확보 - 당사 기술력 대외 홍보 - 국내 모듈러 기술수준 파악	국책

특수전단벽 연결보 대체상세 실용화	1. 목적 - 특수전단벽 연결보의 대체상세 개발을 통한 시공성 개선 2. 기대효과 - RC 특수전단벽 연결보 대체상세 개발 - 경제성 평가 및 설계/시공 지침 작성 (특허출원 1건, 2014.04.18)	자체

공장건축물 에너지성능평가 연구	1. 목적 - 공장건축물 에너지 요소기술별 경제성 지수 분석 2. 기대효과 - 공장건축물 특화된 에너지절감 요소기술 DB구축 - 국내외 기준 고려한 공장 건축물 구현을 위한 요소기술 확보 - 통합적평가를 통한 에너지 절감형 제안모델 도출	자체

차량통행용 고강도 타일 접착시스템 개발	1. 목적 - 차량통행용 전용 고강도 타일 접착제 개발 통한 품질확보 2. 기대효과 - 기술 경쟁력 확보 - 고품질 실현을 통한 고객만족 - 발주처에 기준 Spec 제시	자체

자원순환형 PC제품 개발 [2단계]	1. 목적 - 독립 경량기포를 활용한 경제적이고 효율적인 경량 PC 시제품 제작 2. 기대효과 - 기술보급을 통한 사업화 - 기술제안 수주 기여 - 다양한 활용을 통한 기술 보급	자체

물류센터 바닥시스템용 지침수립 및 MFRC 공법 개발	1. 목적 - 섬유보강 콘크리트의 장점을 확보한 경제적인 Macro Fiber 개발 및 공법 개발 2. 기대효과 - 공장바닥 특화공법 확보 - 기술제안 수주 기여 - 다양한 활용을 통한 기술 보급	자체

고강도강재 성능평가 [3단계]	1. 목적 - 범용 건축부재에 적용되는 개량 접합부 성능 파악 - 800MPa 구조 부재 적용을 통한 골조 내진성능 향상 데이터 확보 2. 기대효과 - 기술영업을 위한 기초자료로 활용 - 고강도강 제품의 신뢰도 향상 - 강구조 시장 활성화 및 건설 신수요 창출	자체

10. 그 밖에 투자의사결정에 필요한 사항 가. 상표 및 고객 관리를 위한 별도의 정책힐스테이트(Hillstate)는 대한민국의 주거 역사를 이끌어온 '현대아파트'와 '현대 홈타운'에 이어, 2006년 9월 '서울숲 힐스테이트'를 시작으로 Life Style에서 앞서가는 리더들이 선택하는 탁월한 주거공간 브랜드 입니다.(1) 상표 관리를 위한 정책 (가) 일관성 있고 체계적인 브랜드 관리 - 브랜드 비젼과 미션, 철학, 제공 가치, 컨셉 등 브랜드 아이덴티티 시스템 정교화 - 브랜드 아이덴티티 시스템에 대한 관리 시스템 구축(매뉴얼화) 및 운영 - 브랜드 트래킹 조사를 통하여 브랜드 지표와 이미지 추이를 연 1회 모니터링 - 연 1회 브랜드 전략 수립 및 발표 (나) 실체를 바탕으로 브랜드 마케팅 전개 - 고객의 니즈를 반영한 상품을 구현하고, 고객들과의 커뮤니케이션 - 아트 칼라, 맞춤 평면, 안심아파트(CPTED 인증 설계 등) 등 디자인 아파트 구현 - 연 1회 힐스테이트 스타일 발표(2016년 스타일 : 친환경, 건강, 편리 아파트) - 탁월한 주거공간(위치, 디자인, 서비스 등) 이라는 브랜드 컨셉 구현 (다) 통합마케팅 차원에서 온오프라인 통합 브랜드 커뮤니케이션 전개 - 힐스테이트만의 브랜드에 대한 경험 제공 강화(갤러리, 브랜드 PR, 홈페이지 등) - 경험디자인에서 '분양-준공-입주' 등의 접점에서 통일된 힐스테이트 가치 전달 (라) 브랜드 전문가로 구성된 브랜드 조직 운영 - 브랜드 관리, 고객 전문가, 광고 전문가, 온라인 마케팅 전문가 등으로 구성 - 매월 자체 학습 및 발표 등을 통한 역량 강화 - 건축사업본부 주택마케팅팀에서 관리 운영 (마) 내부 브랜딩 강화 - 임원, 본사ㆍ현장 등 직원들에 대한 그룹웨어 및 오프라인 브랜드 교육 실시 - 명함, 이메일 서명, 비즈링 등을 통하여 내부직원에게 전파(2) 고객 접점 관리 (가) 온라인 채널 운영 - 웹/모바일사이트 운영 ㆍ브랜드 홈페이지를 통한 힐스테이트 관련 정보를 비롯한 분양, 공사, 입주현황 및 각종 커뮤니티 서비스, 계약자를 위한 서비스 시스템 운영 - 브랜드 블로그 운영 ㆍ2013년 9월 블로그를 오픈하여 브랜드 관련 소식 및 주택, 인테리어 등 주거문화와 관련된 다양한 정보를 제공함으로써 친밀감 제고 (나) 다양한 고객 접점 채널 운영 - 힐스테이트 스타일러 운영 ㆍ적극적으로 고객의견을 청취하고 고객의 니즈에 맞춘 상품과 서비스를 제공하기 위한 남녀자문단을 운영 ㆍ모델하우스, 입주단지 등을 점검하며 소비자의 눈높이에 맞는 의견을 제시, 이를 적극적으로 상품 및 서비스에 반영 - M/H 방문고객 대상 설문조사 ㆍM/H 방문고객을 대상으로 힐스테이트 상품에 대한 반응조사 실시/반영 - 입주자 거주 만족도 조사 실시 ㆍ입주 초기 힐스테이트 단지를 대상으로 입주 후 거주만족도 조사 실시/반영 - 갤러리 방문고객 대상 브랜드 설명

나. 주요 지적재산권 현황 (1) 현대건설 ( 가) 당 사가 보유하고 있는 지적재산권 보유현황은 아래와 같습니다.

종 류	신기술	녹색기술	특허	실용신안	디자인	상표권	프로그램	합계

출원 건	-	-	633	79	94	468	-	1,274

등록 건	14	5	314	1	36	274	417	1,061

(나) 지적재산권 보유현황

구분	취득일	내용	근거법령	취득소요인력/기간	상용화 여부 및 매출기여도

오염토양복원	2004.07	오염토사를 물과 혼합하여 고압공기와 물, 약품 등을 이용하여 오염물질을 세척하거나 오염토사를 분리하는 기술	특허법	4명/2년	상용화

항만 케이슨 시공기술	2005.03	소핏 폼을 이용한 콘크리트 케이슨 제작, 연직재킹을 이용한 운반, 착저식 진수 대선에의 반 잠수식 진수 공법 (건설신기술 지정)	특허법	6명/2년	상용화

비소성 결합재를 포함하는 초고강도 콘크리트 조성물	2008.01	강도 160MPa를 넘는 초고강도 콘크리트 조성물	특허법	11명/1년	상용화

저발열 초고강도 콘크리트 조성물	2008.12	강도가 120MPa를 넘는 저발열 초고강도 콘크리트 조성물	특허법	5명/1년	상용화

터널 지보 장치	2009.01	터널의 굴착 작업시 압축력을 가해 신장정도를 조절하는 유압잭으로 구성된 강재 가인버트 장치	특허법	2명/1년	상용화

저발열 콘크리트 조성물	2009.05	수화열에 의한 온도상승을 획기적으로 저감한 콘크리트 조성물	특허법	5명/1년	상용화

아스팔트 포장도로의 표층을 구성하는 도로 유지보수용 표층패널 및 이를 이용한 시공방법	2009.06	아스팔트 도로가 높은 하중으로 인해 파손이 발생할 경우에 긴급하고신속한 시공이 가능한 개질아스팔트를 포함하는 도로 유지 보수용 표층 패널 및 이를 이용한 시공 방법 (건설신기술 지정)	특허법	3명/2년	상용화

분뇨 처리기술	2009.12	가축분뇨, 음식물폐기물, 혐기소화액과 같은 유기성폐기물의 자원화를 목적으로 하는 수처리 공법으로서, 고형물은 연료로 재활용가능한 탄화물로 전환시키고, 액체성분 중의 암모니아는 고농도 복합액체비료의 원료로 추출한 후, 나머지 폐액을 방류수 기준까지 정화 처리하는 친환경 기술 (환경신기술 지정)	특허법	5명/4년	상용화

수생태복원	2010.05	퇴사방지용 가속수로, 퇴적방지용 하상구조 외 2건 수생태복원을 위한 하도육역화 관리기술 관련 특허로써 홍수터의 유사흐름을 원활하게 하는 공법	특허법	10명/3년	시험구간적용/사업화추진

지반 그라우팅 시스템	2010.09	지반의 투수특성을 루젼 테스트로 파악하고, 그라우팅 펌프를 제어 하여 그라우팅 주입 압력 또는 유량을 제어하는 시스템	특허법	2명/2년	상용화 단계

폐열회수 환기유닛	2010.09	센서, 환기유닛 및 제어 알고리즘을 통합하여 입주자의 별도 조작없이 자동으로 필요한 상황에서만 환기를 가동하여 에너지 절약과 쾌적한 실내환경이 구현이 가능한 통합환기 시스템	특허법	3명/4개월	상용화 단계

공장 제작 현수교 케이블 시공 기술	2010.12	프레스 등과 같은 대규모의 유압장비를 사용하지 않고, 실험실 수준의 수작업에 의해서, 복수개의 강재 와이어들이 평행하게 배치되어 육각 단면 형상의 다발로 집속된 현수교 케이블을 용이하게 제작할 수 있도록 하는 기술	특허법	4명/1년 6개월	상용화

창호 시스템	2011.01	창틀이 전면으로 돌출되어 슬라이딩 방식으로 개폐되는 시스템 창호 도어 구조	특허법	2명/2년	상용화 단계

바이오가스 에너지화	2011.01	교차여과방식의 한외여과분리막을 결합한 고온 이상 혐기성소화 공정을 이용한 바이오가스 생산 기술	특허법	2명/3년	상용화

가압을 이용한 변위제어 터널 시공기술	2011.06	구조물 하부 또는 터널의 굴착 작업시 굴착 단면의 형상을 유지하기 위한 터널 시공 장비 및 시공기술	특허법	3명/5년	상용화

고성능 콘크리트	2011.12	콘크리트 펌프로부터 토출되는 콘크리트를 고층 건물로 공급하는 공급 배관 조립체를 구비하는 콘크리트 공급 설비의 안전 운전 방법	특허법	3명/2년	상용화

사장교 시공방법	2012.09	세그먼트의 임시 연결에 의한 지지케이블 설치순서의 변경을 통하여 공기를 단축시키는 사장교 시공방법	특허법	3명/2년	상용화

콘크리트 양생	2012.06	콘크리트 온도차 저감방법, 그 저감장치 및 그 저감방법에 의해 양생된 구조물	특허법	2명/2년	상용화

오염토양복원	2012.07	오염농도가 높은 조대토양의 선별처리 방법에 의한 오염토양의 정화시스템 및 정화방법	특허법	4명/2년	상용화

폐수 처리	2012.08	하폐수의 총인 제거 장치 및 이의 제거방법	특허법	4명/3년	상용화

터널 쇼크리트	2013.01	쇼크리트용 급결제의 공급 방법 및 장치, 이 장치가 설치된 쇼크리트 타설기	특허법	4명/3년	상용화

수처리	2013.07	혐기성 소화공정을 위한 농축여과 장치, 시스템 및 그 장치의 작동방법	특허법	4명/3년	상용화

현수교 케이블	2013.08	현수교용 육각 단면 와이어 스트랜드 시험체 원뿔형 소켓, 그 원뿔형 소켓의 제작방법	특허법	4/3년	상용화

바이오가스 에너지화	2014.01	바이오 가스의 정제장치 및 그 제어방법	특허법	3명/3년	상용화 단계

오염토양복원	2014.03	단계별 연속식 고도선별과 오염부하별 차등식 중금속 제거공정을 결합한 고농도 오염토양 정화시스템 및 정화방법	특허법	3명/2년	상용화

오염토양복원	2014.03	단계별 연속식 고도선별과 동전기 정화공정을 결합한 오염토양 정화 시스템 및 정화방법	특허법	3명/2년	상용화

현수교 케이블	2014.06	현수교용 육각단면 와이어 스트랜드에 구비되는 소켓의 서냉장치, 이를 이용한 PPWS 제품 및 PPWS 제품의 제작방법	특허법	4명/3년	상용화

숏크리트	2014.07	단시간 고강도 숏크리트 조성물 및 이를 이용한 숏크리트 공법	특허법	2명/3년	상용화

바이오가스	2014.09	바이오가스 정제장치 및 정제방법	특허법	6명/3년	상용화 단계

건물 에너지 관리	2014.09	건물 에너지 관리 시스템의 사용자 인터페이스 디스플레이 장치 및 방법	특허법	4명/3년	상용화

역삼투막 여과	2014.09	교차 운전을 이용한 역삼투막 여과장치 및 여과방법	특허법	3명/2년	상용화 단계

현수교 거더	2014.09	현수교 거더의 시공방법 및 현수교 거더의 시공장비	특허법	2명/3년	상용화

그라우팅	2015.03	시멘트와 약액 주입재의 압력 및 유량 동시제어 그라우팅 방법	특허법	1명/3년	상용화

건물 공조 제어	2015.05	실내 오염도 제어, 엔탈피 제어 및 절전 운전 제어를 이용한 건물의 공조 제어 방법	특허법	4명/3년	상용화

숏크리트	2015.06	슬래그의 치환 배합을 이용한 숏크리트 조성물 및 숏크리트 공법	특허법	2명/3년	상용화

건물 공조 제어	2015.10	실내 CO2 농도 조절 및 절전 운전을 위한 건물의 공조 제어 방법	특허법	3명/3년	상용화 단계

건물 에너지 관리	2015.11	건물 에너지 관리 시스템의 사용자 인터페이스 디스플레이 장치	특허법	4명/4년	상용화

※ 지적재산권 관련하여, 현재 회사의 매출 등에 기여 및 향후 기대효과는 연구개발중인 관계로 정량적인 기재가 현재 불가합니다.

(2) 현대 엔지 니 어링 (가) 현대엔지니어링이 보유하고 있는 지적재산권 보유현황은 아래와 같습니다.

종 류	특 허	실용신안	프로그램	상표	디자인	합 계

출원 건	29	1	-	-	1	31

등록 건	172	3	220	207	3	605

( 나) 지적재산권 보유현황

구 분	취득일	내 용	근거법령	상용화 여부 및 매출기여도

[국책연구과제]천연가스로부터 FT합성유의 제조기술	PCT출원일 : 2008.01.30 (유럽진입 : 2010.01.28)	[유럽, 국내특허 135번] 피셔-트롭쉬 합성용 코발트／인―알루미나 촉매와 이의제조방법	특허법	상용화 미정

[국책연구과제]천연가스로부터 FT합성유의 제조기술	PCT출원일 : 2008.08.06 (유럽진입 : 2010.01.28)	[유럽, 국내특허 136번] 피셔-트롭쉬 합성용 코발트/인-알루미나 촉매와 이의 제조방법	특허법	상용화 미정

[국책연구과제]천연가스로부터 FT합성유의 제조기술	PCT출원일 : 2009.08.28 (유럽진입 : 2011.02.24)	[유럽, 국내특허 172번] 피셔-트롭쉬 합성용 슬러리 반응에 의한 액체 탄화수소 화합물의 제조방법	특허법	상용화 미정

[국책연구과제]천연가스로부터 FT합성유의 제조기술	PCT출원일 : 2010.10.04 (중국진입 : 2012.06.01)	[중국, 국내특허 207번] 고강도를 갖는 ＳＡＰＯ-34 미소구형체 촉매, 이의 제조방법 및 이를 이용한 경질올레핀의 제조방법	특허법	상용화 미정

[국책연구과제]천연가스로부터 FT합성유의 제조기술	PCT출원일 : 2010.10.04 (유럽진입 : 2012.05.07)	[유럽, 국내특허 207번] 고강도를 갖는 ＳＡＰＯ-34 미소구형체 촉매, 이의 제조방법 및 이를 이용한 경질올레핀의 제조방법	특허법	상용화 미정

바이모달트램 친환경선로	2010.10.19	CONCRETE PANEL FOR ROAD PAVEMENT USING EXPANSION BAG, PAVING METHOD AND REPAIRING METHOD FOR THE SAME	특허법	상용화 미정

해수차단 재료 개발	2011.01.27	[중국] 해수용 입자 차수재	특허법	상용화 미정

[국책연구과제]천연가스로부터 FT합성유의 제조기술	2011.09.08	합성가스 제조용 개질 촉매, 이를 이용한 합성가스 제조방법 및 합성가스 제조 반응기	특허법	상용화 미정

[국책연구과제]최적 NGH 저장 및 재가스화기술개발	PCT출원일 : 2010.08.23 (미국진입 : 2013.02.22)	[미국] 천연가스 재가스화 장치	특허법	상용화 미정

[국책연구과제]최적 NGH 저장 및 재가스화기술개발	PCT출원일 : 2010.08.23 (미국진입 : 2013.02.22)	[미국] 천연가스 하이드레이트 제조 장치 및 천연가스 하이드레이트 제조 방법	특허법	상용화 미정

[국책연구과제]최적 NGH 저장 및 재가스화기술개발	PCT출원일 : 2010.08.23 (일본진입 : 2013.02.22)	[일본] 천연가스 하이드레이트 제조 장치 및 천연가스 하이드레이트 제조 방법	특허법	상용화 미정

건축분야 기술개발	2013.08.06	프리캐스트 콘크리트 슬래브, 그 프리캐스트 슬래브 체결용 아크 타이바 및 그 아크 타이바를 이용한 프리캐스트 슬래브 구조물	특허법	상용화 미정

건축분야 기술개발	2014.04.18	특수전단벽 연결보의 철근배근구조	특허법	상용화 미정

건축분야 기술개발	2014.12.29	고강도 타일접착 시공시스템	특허법	상용화 미정

기계분야 직무발명 및 실행 프로젝트 적용	2014.12.24	오일 적하용 스팀 히터	특허법	상용화 완료

건축분야 기술개발	2014.12.17	모듈러 유닛, 하중전달 브라켓을 갖는 모듈러 구조물 및 그 시공방법	특허법	상용화 미정

수처리분야 기술개발	2015.03.03	석유화학폐수의 재이용 처리 시스템 및 방법	특허법	상용화 미정

건축분야 기술개발	2015.06.02	대각 앵글을 이용한 병렬 전단벽 연결보 보강 구조	특허법	상용화 완료

건축재료분야 기술개발	2015.06.03	실리케이트계 콘크리트 액상하드너	특허법	상용화 미정

건축분야 기술개발	2015.06.18	보강섬유를 이용한 콘크리트구조물의 시공방법	특허법	상용화 미정

건축/환경분야 기술개발	2015.06.19	벨트컨베이어용 분진 비산 방지장치	특허법	상용화 완료

건축/환경분야 기술개발	2015.06.19	벨트컨베이어용 낙하물 수거장치	특허법	상용화 완료

수처리분야 기술개발 및 Pilot Plant 적용	2015.07.20	하수처리를 위한 거대 기포 발생 분리막 세정 장치	특허법	상용화 완료

환경분야 기술개발	2015.08.03	오염토양 정화용 조성물 및 이를 이용한 생물학적 원위치 오염토양 정화방법	특허법	상용화 미정

건축분야 기술개발 및 실행 프로젝트 적용	2015.08.18	이동식 주택	특허법	상용화 완료

수처리분야 기술개발 및 Pilot Plant 적용	2015.08.25	침지형 스크리닝 장치 및 이를 이용한 하폐수 처리장치	특허법	상용화 완료

안전환경 실무 기반 직무발명 및 현장 적용	2015.09.08	추락 및 낙하물 방지망이 설치된 조립식 비계	특허법	상용화 완료

건축분야 기술개발	2015.09.22	프리캐스트 콘크리트 슬래브, 조인트 블록을 이용한 프리캐스트 콘크리트 슬래브 구조물, 그 프리캐스트 슬래브 구조물의 시공방법 및 보수방법	특허법	상용화 미정

건축재료분야 기술개발	2015.09.23	경량 기포 콘크리트 조성물 및 이를 이용한 콘크리트 2차 제품 제조 방법	특허법	상용화 미정

건축재료분야 기술개발	2015.09.23	경량 기포 무기계 단열재 조성물 및 이를 포함하는 경량 기포 무기계 단열재 제조방법	특허법	상용화 미정

건축재료분야 기술개발	2015.10.15	방근 콘크리트 및 이를 이용한 방근층 시공방법	특허법	상용화 미정

※ 지적재산권 관련하여, 현재 회사의 매출 등에 기여 및 향후 기대효과는 연구개발중인 관계로 정량적인 기재가 현재 불가합니다.

(3) 현대 스틸산업 (가) 현대스틸산업이 보유하고 있는 지적재산권 보유현황은 아래와 같습니다.

종 류	특 허	실용신안	프로그램	상표	디자인	합 계

출원 건	4	-	-	-	-	4

등록 건	7	-	-	-	-	7

( 나) 지적재산권 보유현황

구 분	취득일	내 용	근거법령	상용화 여부 및 매출기여도

케이블 교량 시공	2009.06	연속압출공법을 이용한 아치교시공방법	특허법	상용화

케이블 교량 제작	2014.02	강선 절단기 및 이를 포함하는 강선 절단 장치	특허법	상용화

케이블 교량 제작	2013.08	현수교용 육각 단면 강선 다발 테이핑 장치 및 자동 테이핑 방법	특허법	상용화

케이블 교량 제작	2014.07	현수교용 육각단면 와이어 스트랜드 제작장치에 이용되는 캐터필러, 클램프, 및 이를 이용한 현수교용 육각단면 와이어 스트랜드 제작장치	특허법	상용화

케이블 교량 제작	2014.09	와이어 스위프트의 제동장치, 제동방법, 이를 이용한 와이어 스위프트 및 이를 이용한 현수교용 육각단면 와이어 스트랜드 제작장치	특허법	상용화

잭업바지 잭킹시스템	2015.02	바지선용 잭업시스템	특허법	상용화 미정

잭업바지 잭킹시스템	2015.02	바지선용 잭업시스템	특허법	상용화 미정

※ 지적재산권 관련하여, 현재 회사의 매출 등에 기여 및 향후 기대효과는 연구개발중인 관계로 정량적인 기재가 현재 불가합니다.

다 . 법률, 규정 등이 회사에 미치는 영향 당사는 건설산업기본법, 국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률, 도시 및 주거환경정비법, 건축법, 주택법, 하도급거래 공정화에 관한 법률, 독점규제 및 공정거래에 관한 법률 등 다양한 법규로 부터 영향을 받으며 건설업을 영위하고 있습니다.

라. 환경보호 관련 정부규제 준수 사항

당사는 환경관리 활동(폐기물, 온실가스 및 에너지 관리, 비산먼지, 소음진동 등)을 시행하고 있으며, 법률이 정하고 있는 환경 규제 기준을 준수하고 있습니다. 「Ⅹ. 그 밖에 투자자 보호 를 위 하여 필요한 사항의 5. 녹색경영 」 부분을 참고하시기 바랍니다.