SK아이이테크놀로지 — [기재정정]장래사업ㆍ경영계획(공정공시)  (20251219)
제출인: SK아이이테크놀로지

SK아이이테크놀로지/장래사업ㆍ경영 계획(공정공시)/(2025.12.19)장래사업ㆍ경영 계획(공정공시)

정정신고(보고)

정정일자
2025-12-19

1. 정정관련 공시서류
장래사업ㆍ경영 계획(공정공시)

2. 정정관련 공시서류제출일
2021-07-01

3. 정정사유
중장기 계획 이행현황 공유

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

2. 주요내용 및 추진일정
-세부내용
◎ 당사 중장기 성장 투자계획
- 향후 5년간 약 5조원 투자

◎ 당사 생산설비 증설 계획 및 목표
- LiBS 생산설비 증설 계획: ~2025년 40억㎡
- 영업실적 목표: EBITDA 2021년 3천억 → 2023년 7천억원 → 2025년 1.4조원 (영업이익 1조원)
◎ 당사는 21/07/01 SK이노베이션의 Financial Story 발표 행사를 통해 당사의 중장기('21년~'25년) 전략방향과 투자계획을 발표하였습니다.

◎ 현재 기준 해당 중장기 계획의 이행 현황은 아래와 같습니다.

1) 투자금: 약 2.2조원 집행('21년~'25년)

2) LiBS 생산설비: 14.8억㎡(상업가동 중인 라인 기준)
※ 향후 가동 예정인 폴란드 Phase2~4 라인(12억㎡) 포함 시 총 생산설비는 26.8㎡

3) '25년 연결기준 영업실적(1분기~3분기 누적 기준)
- EBITDA: -625억원
- 영업손실: -1,706억원

◎ 당사는 '23년 하반기부터 본격화된 전기차 전방수요 둔화, 미국 정책 불확실성, 중국 경쟁사들의 저가 공세 등으로 대외 경영환경이 급변하면서 중장기 목표를 계획대로 추진하기 어렵게 되었습니다.
전기차 수요 침체로 주요 고객사들이 투자와 생산을 전반적으로 축소 또는 지연하였고, 이와 연계되어 설정되었던 당사의 투자금 규모 확대 및 생산능력 확충 계획은 지속적으로 하향 수정되었습니다.
'25년 1월 美 정권 교체 이후에는 미국 정부가 전기차 관련 정책적 지원을 크게 줄이면서 현재 당사의 미국 현지 생산라인 투자 계획은 보류된 상태입니다.
또한, 글로벌 분리막 시장 가격이 중국 분리막 경쟁사들의 공급과잉과 저가공세로 인해 당사의 전망치 대비 상당부분 하락한 점도 당사의 중장기 계획 달성을 저해하는 요인으로 작용하였습니다.

◎ 대외 경영환경 변화로 인해 당사의 '21년 7월 중장기 계획은 현실적으로 달성하기 어려워졌고, 실제 이행현황도 중장기 계획 대비 유의미한 차이를 보이고 있습니다. 이러한 상황을 고려하여 당사의 경영진은 '25년 12월 19일 중장기 계획에 대한 이행현황을 공유하고, 이를 반영하여 공시 내용을 정정하기로 결정하였습니다.

2. 주요내용 및 추진일정
-예상투자금액
2021년~2025년 5년간 약 5조원
2021년~2025년 5년간 약 2.2조원

2. 주요내용 및 추진일정
-기대효과
"Green Energy & Materials Co." 지향을 통한 기업가치 및 주주가치 극대화
-

5. 정보제공내역
-정보제공자
자금 Unit
자금ㆍIR팀

5. 정보제공내역
-정보제공대상자
국내외 기관투자자 및 증권사 애널리스트 등
-

7. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
1. 상기2의 주요 내용, 추진 일정 및 회사의 발표자료는 미래에 대한 예측정보를 포함하고 있으며, 경영환경 변화 및 경영계획 변경 등에 따라 변동될 수 있습니다.
2. 상기4의 결정일은 정보제공일 기준입니다.
3. 회사의 발표 내용은 당일 행사 종료 후 SK이노베이션 홈페이지를 통하여 게시 예정입니다.
국문 홈페이지: http://www.skinnovation.co.kr
영문 홈페이지: http://eng.skinnovation.com
- 상기 4. 이사회결의일(결정일)은 중장기 계획 정보 제공에 대한 내부 의사 결정일입니다.

-

장래사업ㆍ경영 계획(공정공시)

※ 동 정보는 장래 계획사항으로서 향후 변경될 수 있음

1. 장래계획 사항
SK아이이테크놀로지 중장기 전략방향 및 투자계획 등

2. 주요내용 및 추진일정
목적
중장기 전략방향에 연계한 투자계획 등 공유

세부내용
◎ 당사는 21/07/01 SK이노베이션의 Financial Story 발표 행사를 통해 당사의 중장기('21년~'25년) 전략방향과 투자계획을 발표하였습니다.

◎ 현재 기준 해당 중장기 계획의 이행 현황은 아래와 같습니다.

1) 투자금: 약 2.2조원 집행('21년~'25년)

2) LiBS 생산설비: 14.8억㎡(상업가동 중인 라인 기준)

※ 향후 가동 예정인 폴란드 Phase2~4 라인(12억㎡) 포함 시 총 생산설비는 26.8㎡

3) '25년 연결기준 영업실적(1분기~3분기 누적 기준)

- EBITDA: -625억원

- 영업손실: -1,706억원

◎ 당사는 '23년 하반기부터 본격화된 전기차 전방수요 둔화, 미국 정책 불확실성, 중국 경쟁사들의 저가 공세 등으로 대외 경영환경이 급변하면서 중장기 목표를 계획대로 추진하기 어렵게 되었습니다.
전기차 수요 침체로 주요 고객사들이 투자와 생산을 전반적으로 축소 또는 지연하였고, 이와 연계되어 설정되었던 당사의 투자금 규모 확대 및 생산능력 확충 계획은 지속적으로 하향 수정되었습니다.
'25년 1월 美 정권 교체 이후에는 미국 정부가 전기차 관련 정책적 지원을 크게 줄이면서 현재 당사의 미국 현지 생산라인 투자 계획은 보류된 상태입니다.
또한, 글로벌 분리막 시장 가격이 중국 분리막 경쟁사들의 공급과잉과 저가공세로 인해 당사의 전망치 대비 상당부분 하락한 점도 당사의 중장기 계획 달성을 저해하는 요인으로 작용하였습니다.

◎ 대외 경영환경 변화로 인해 당사의 '21년 7월 중장기 계획은 현실적으로 달성하기 어려워졌고, 실제 이행현황도 중장기 계획 대비 유의미한 차이를 보이고 있습니다. 이러한 상황을 고려하여 당사의 경영진은 '25년 12월 19일 중장기 계획에 대한 이행현황을 공유하고, 이를 반영하여 공시 내용을 정정하기로 결정하였습니다.

추진일정
시작일
-

종료일
2025-12-31

예상투자금액
2021년~2025년 5년간 약 2.2조원

기대효과
-

3. 장애요인
-

4. 이사회결의일(결정일)
2025-12-19

5. 정보제공내역
정보제공자
자금ㆍIR팀

정보제공대상자
-

정보제공(예정)일시
2025-12-19

행사명(장소)
-

6. 연락처(관련부서/전화번호)
02-2121-5114

7. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 4. 이사회결의일(결정일)은 중장기 계획 정보 제공에 대한 내부 의사 결정일입니다.

진행사항공시예정일
-

※ 관련공시
2021-06-28 기업설명회(IR) 개최(안내공시)
2021-07-01 장래사업ㆍ경영 계획(공정공시)