씨에스윈드 — [발행조건확정]증권신고서(지분증권) (20201221)
제출인: 씨에스윈드

증권신고서(지분증권)
2.8
씨에스윈드주식회사

N

발행조건및가액이확정된경우

증권발행조건확정

금융위원회 귀중
2020년 12월 21일

회 사 명 :

씨에스윈드 주식회사

대 표 이 사 :

김성권, 김승범

본 점 소 재 지 :
충청남도 천안시 서북구 동서대로 129-12 백석대학빌딩

(전 화) 041-901-1800

(홈페이지) http://www.cswind.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 이 사 (성 명) 김영환

(전 화) 041-901-1800

1. 정정대상 신고서의 최초제출일 : 2020년 11월 20일

2. 모집 또는 매출 증권의 종류 : 기명식 보통주 3,800,000주

3. 모집 또
는 매출금액 :
467,400,000,000원

4. 정정사유 : 1차 발행가액 산정에 따른 정정

5. 정정사항

＊정정사항 확인의 편의를 위하여 1차 정정사항은
파란색 글씨
로, 2차 정정사항은
빨간색 글씨
, 3차 정정사항은
녹색 글씨
로, 1차 발행가액 정정사항은
보라색글씨
로 정정하였습니다.

항 목
정 정 전
정 정 후

※ 요약정보는 본문의 정정사항을 반영하였으며, 정오표를 별도로 기재하지 않았습니다.

공통정정사항
모집(매출)가액 : 92,200원
모집(매출)가액 : 123,000원

모집(매출)총액 : 350,360,000,000원
모집(매출)총액 : 467,400,000,000원

확정발행가액 산정일 : 2021년 01월 22일
확정발행가액 산정일 : 2021년 01월 25일

제1부 모집 또는 매출에 관한 사항

Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항

1. 공모개요
-
(참조 1)

Ⅴ. 자금의 사용목적
(참조 2)
(참조 2)

(참조 1) - 정정 후

■ 1차발행가액 산출 근거

신주배정기준일 전 제3거래일을 기산일로 하여 유가증권 시장에서 성립된 거래대금을 거래량으로 가중산술평균한 1개월 가중산술평균주가와 1주일 가중산술평균주가 및 기산일 가중산술평균주가를 산술평균하여 산정한 가액과 기산일 가중산술평균주가 중 낮은 금액을 기준주가로 하여, 아래의 산식에 따라 결정하며 할인율은 20%를 적용합니다.(단, 호가단위 미만은 호가단위로 절상하며, 그 가액이 액면가액 미만인 경우 액면가액으로 합니다.)

기준주가 ×【 1 - 할인율(20%)】

▶ 1차 발행가액
=
-------------------------------------

1 + 【증자비율 × 할인율(20%)】

[1차발행가액산정표] (2020.11.19 ~ 2020.12.18)

기준일 : 2020년 12월 18일
(단위: 원, 주)

일자
종가
거래량
거래대금

2020-12-18(금)
179,500
437,640
78,249,351,500

2020-12-17(목)
177,500
492,802
85,105,324,500

2020-12-16(수)
167,500
492,773
79,564,455,500

2020-12-15(화)
152,500
281,846
42,080,654,500

2020-12-14(월)
147,500
484,226
72,754,562,500

2020-12-13(일)
-
-
-

2020-12-12(토)
-
-
-

2020-12-11(금)
143,000
232,252
33,225,580,500

2020-12-10(목)
143,500
848,937
120,321,660,000

2020-12-09(수)
138,000
1,170,385
159,314,523,500

2020-12-08(화)
124,000
180,114
22,412,072,000

2020-12-07(월)
124,500
287,967
35,432,405,000

2020-12-06(일)
-
-
-

2020-12-05(토)
-
-
-

2020-12-04(금)
120,000
226,807
27,340,999,500

2020-12-03(목)
120,500
431,456
52,019,887,500

2020-12-02(수)
123,000
269,983
33,611,449,500

2020-12-01(화)
126,500
148,136
18,839,587,000

2020-11-30(월)
128,000
179,128
23,030,711,500

2020-11-29(일)
-
-
-

2020-11-28(토)
-
-
-

2020-11-27(금)
129,500
229,890
29,594,741,000

2020-11-26(목)
128,500
243,892
31,167,585,000

2020-11-25(수)
125,500
265,360
33,636,930,500

2020-11-24(화)
128,000
421,413
54,073,542,000

2020-11-23(월)
124,000
471,737
59,211,366,500

2020-11-22(일)
-
-
-

2020-11-21(토)
-
-
-

2020-11-20(금)
126,000
232,236
29,280,125,000

2020-11-19(목)
128,000
298,687
37,910,541,000

1개월 거래량 가중평균종가 (A)
139,069원
-

1주일 거래량 가중평균종가 (B)
163,401원
-

최근일 거래량 가중평균종가(C)
178,799원
-

(A),(B),(C)의 산술 평균 (D)
160,423원
(A+B+C)/3

기준주가 (E)
160,423원
(C와 D중 낮은가액)

할인율 (F)
20%
-

증자비율 (G)
21.9835%
-

예정발행가액
(호가단위 미만은 호가단위로 절상, 
액면가액 이하일 경우 액면가액을 
발행가액으로 한다.)
123,000원
기준주가 × (1-할인율) 
/ (1+유상증자비율 × 할인율

(참조 2) - 정정 전

1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역

가. 자금조달금액

(단위 : 원)

구 분

금 액

모집 또는 매출총액(1)

350,360,000,000

발행제비용(2)

3,643,678,800

순 수 입 금 [ (1)-(2) ]

346,716,321,200

주1) 상기 금액은 예정발행가액을 기준으로 산정한 금액으로 모집가액 확정시 변경될 수 있습니다.

주2) 상기 모집총액은 우선적으로 하단에 기재된 자금의 사용 목적에 따라 사용할 예정입니다.

주3) 발행제비용은 공모금액 및 실권규모에 따라 변경될 수 있으며, 상기 기재 금액은 청약 초과로 인하여 실권이 발생하지 않은 상황을 가정하여 산정되었습니다. 또한 상장수수료는 상장신청일 직전일 주가에 따라 변동될 수 있습니다. 발행제비용의 경우 자체 보유현금을 통하여 지급할 계획입니다.

나. 발행제비용의 내역

(단위 : 원)

구 분

금 액

지급일자

계산근거

발행분담금

63,064,800

신고서제출일

모집총액의 0.018% (10원 미만 절사)

대표주관수수료

1,051,080,000

납입일로부터 3영업일 이내

모집금액의 0.3%

인수수수료

2,417,484,000

모집금액의 0.69%

상장수수료

52,930,000

신주상장일

2,997만원+2,000억원 초과금액의 10억원당 8만원

등록세

7,600,000

등기일

증자 자본금의 0.4%

교육세

1,520,000

등기일

등록세의 20%

기타비용

50,000,000

-

구주주청약서, 투자설명서 인쇄 및 발송비 등

합 계

3,643,678,800

-

-

주1) 상기 금액은 예정 모집가액을 기준으로 산정한 금액입니다.

주2) 발행제비용은 공모금액 및 상장신청일 직전일 한국거래소에서 거래되는 당사의 보통주식 종가, 유관기관 정책 등에 따라 변동될 수 있습니다.

주3) 기타비용은 예상금액으로 변동될 수 있습니다.

주4) 발행제비용은 자체 보유현금을 통하여 지급할 계획입니다.

2. 자금의 사용목적

가. 자금의 사용목적

당사는 금번 유상증자를 통해 조달한 자금을 아래와 같이 사용할 예정입니다.

자금의 사용목적

(기준일 :
2020년 12월 04일
)
(단위 : 백만원)

시설자금
영업양수
자금
운영자금
채무상환
자금
타법인증권
취득자금
기타
계

291,638

-
58,722
-
-
-
350,360

나. 공모자금 세부 사용목적

당사는 금번 주주배정 후 실권주 일반공모를 통한 납입자금에 대해서 미국 내 생산기지 설립을 위한 시설투자자금 및 풍력발전 타워의 주요 원재료인 후판 구매대금으로 사용할 예정입니다. 만약 금번 유상증자의 공모금액이 당초 계획한 금액에 미달할 경우 당사는 아래에 표기한 자금사용계획을 집행 시기에 따라 세부적으로 조정할 예정이며, 부족분은 당사의 자체자금으로 충당할 계획입니다. 금번 유상증자를 통한 공모자금의 세부 사용 내역은 아래와 같습니다. 

(단위 : 백만원)

구 분
목 적
자금 사용 시기
사용내역
금 액
우선순위

시설자금
미국 내 생산기지 설립

2021년 상반기 ~ 2022년 하반기

건축물, 토목공사, 설비/장비 등

291,638
1

운영자금
원재료 구매대금

2021년 상반기

후판 구매자금

58,722
2

총 계
350,360
-

주1) 자금 집행시기까지의 미사용금액은 당사 명의의 보통예금에 입금하여 자금을 보유할 계획입니다.

주2) 발행제비용은 자체 보유현금을 통하여 지급할 계획입니다.

1) 시설투자자금

가) 구축 배경
 

당사가 영위하는 풍력발전사업이 속해있는
신재생에너지 산업의 경우 과거에는 교토 의정서와 같은 전 세계적인 공조를 통한 규제 및 지원 정책이 크게 영향을 미쳤으나 최근 Trend는 각 국이 자국의 독자적인 인센티브나 규제를 활용해 자국의 신재생에너지 산업의 성장을 도모하고 일자리를 창출하기 위해 노력하는 추세로 변화하고 있습니다
.
실제로 미국, 캐나다, 영국, 프랑스 등 주요 선진국은 물론, 남아프리카 공화국, 브라질 등 개발 도상국에서도 자국의 풍력발전 산업 성장 및 양질의 일자리 창출을 위해 대규모 풍력발전 단지를 조성하고, 이를 위한 관련 각종 인센티브를 제공하는 대신 지역 내 생산품 사용조건(Local Contents Requirement)을 강화함으로써 자국에 풍력 발전 관련 각종 제조업 및 서비스업을 유치하고 대규모의 일자리 창출을 유도하고 있습니다.

특히, 미국과 호주 등 일부 국가의 경우 적극적인 반덤핑 규제를 통해 자국 풍력산업을 보호하기 위해 노력하고 있습니다. 미국 국제무역 위원회(ITC)는 2020년 08월 04일 한국에서 수입하는 풍력타워에 대하여 산업피해 긍정 판정을 내려 반덤핑 관세율 5.41%를 부과하였으며, 베트남에는 65.96%, 인도네시아 8.53%, 캐나다 4.94%를 부과한 바 있고, 2020년 09월 30일부터 인도, 말레이시아, 스페인산 풍력 타워의 반덤핑 사항에 대해서 조사하기 시작하였습니다. 또한 2020년 10월 EU에서도 중국산 풍력 타워에 대하여 반덤핑 조사가 진행되기 시작하였습니다. 

[미국의 풍력 타워 반덤핑 관세 부과 현황]

국가명
기업명
반덤핑 관세율

한국
- 동국 S&C
- 기타 모든 한국 풍력 타워 제조업체
5.41%

베트남
- CS Wind Vietnam
65.96%

인도네시아
- PT Kenertec Power System
- 기타 모든 인도네시아 풍력 타워 제조업체
8.53%

캐나다
- Marmen
- Marmen Energie
- 기타 모든 캐나다 풍력 타워 제조업체
4.94%

출처 : US ITC

당사는 과거 중국과 베트남 법인의
생산물량을 북미지역에 주로 공급하였으나 미국의 자국 풍력산업 보호를 위한 의한 반덤핑 관세로 인해, 중국 및 베트남 법인에서의 대 미국 수출이 2013년부터 사실상 중단된 바 있습니다. 당사는 반덤핑 관련한 리스크에 대응하기 위하여 2017년에 말레이시아 생산기지를, 2018년 터키와 대만에 생산기지를 만드는 등 세계 각국에 생산기지를 운영함으로서 특정 국가에 대한 반덤핑/상계관세가 부과될 경우 생산기지를 신속하게 이전하여 보호무역 관련 리스크를 관리하고 있습니다. 실제로, 베트남 산 타워에 대한 반덤핑 판정을 통한 미국의 보호무역 정책에 대처하고자 말레이시아 법인의 생산능력을 3배 이상 증설하여 미국 향 풍력타워의 안정적인 수주를 이어갈 수 있게 되었습니다. 

그러나 미국에서 점차
지역 내 생산품 사용조건(Local Contents Requirement)
이 강화되어왔으며, 추가적으로 강화된 조건의 정책이 시행될 것이 예측됨
에 따라, 이러한 정책 기조에 맞추어 당사는 미국 내에 직접 설비투자를 진행하여 풍력타워를 제조하고 GE 등 미국 내 글로벌 풍력터빈 업체에 직접적인 납품이 필요함을 느꼈으며,
3년
전부터 투자 검토를 진행하여 왔습니다.

특히 최근 당사는 조 바이든 후보의 당선에 대비하여, 신재생 에너지 관련 “Zero Emission” , “Made In the U.S.A” 공약 및 정책 기조를 예의 주시하고 미국 현지 시장 진출에 대한 선제적 검토를 이미 완료하였습니다. 특히, 조 바이
든 후보의
공약
중 하나는 2035년까지 전력부문의 탄소 배출 제로를 위하여 재생에너지를 확대하려고 하며, 재생에너지 중 풍력터빈 6만 개 설치를 목표로하고 있습니다.
 
 후보자가 당선인으로 확정됨에 따라 향후 미국내 육상 및 해상 풍력 발전기 및 타워 제품에 대한 수요가 폭발적으로 증가 할 것으로 확실시 되고 있습니다. 증권신고서 제출일 현재에도 당사는 말레이시아 생산법인을 통하여 미국에 육상풍력 및 해상풍력 타워를 납품하고 있으나, 미국 내에서도 고용 창출 및 자국 내 수요 증진 등을 위한 Local Contents(현지에서 제조한 부품)를 강조하고 있기 때문에 미국 현지 투자 및 타워 생산 공장/법인 설립을 선제적으로 진행하여 미국 시장을 선점하는 전략이 필요하다고 판단하였습니다.
 

나) 미국 내 시설자금 투자 검토

당사는 해외에서 생산설비에
대한 투자하기 전

사업성의 확보를 위하여 기존 고객사인 Siemens Gamesa Renewable Energy, Vestas 및 GE 등의 풍력터빈 공급사 및 대단위 풍력단지 개발 업체인 Orsted, CIP 등과의 네트워크를 통해 정보 교환 및 파트너쉽을 통한 시장 진출을 검토하고, 필요
시 풍력타워 장기 공급계약을 통하여 협업을 진행한 후 해외 설비투자를 진행하고 있으며,
최소 3년 전
부터 투자 검토를 진행합니다.

2017년 01월에 신규 편입한 말레이시아의 CS Wind Malaysia SDN. BHD, 2018년 06월에 신규편입한 터키의 CS Wind
Turkey, 2018년 12월에 신규
설립한 대만의 CS Wind Taiwan 투자 시에도 기존의 글로벌 고객사와의 정보 교환 또는 장기공급계약을 통한 충분한 투자 검토 후에 설비 투자를 진행한 바 있으며, 사업 진출 후 매출 및 수익성이 증가하고 있는 추세에 있습니다. 

[해외 주요 생산기지 법인 최근 손익 현황]

(단위: 백만원)

종속기업명
최초 취득일
2020년 3분기
2019년
2018년

매출액
영업이익
당기순손익
매출액
영업이익
당기순손익
매출액
영업이익
당기순손익

CS Wind Vietnam Co., Ltd.
2009.01.01
83,699
7,553
5,533
61,253
(2,310)
(2,457)
56,016
11,023
10,150

CS Wind China Co., Ltd.
2006.09.28
79,253
6,018
5,841
106,495
6,559
3,803
74,734
3,435
4,585

CS Wind Malaysia SDN. BHD
2017.01.03
69,198
19,127
18,034
15,415
1,601
(486)
14,857
1,291
1,180

CS Wind Turkey KULE IMALATI AS.
2018.06.30
31,523
6,530
3,334
17,757
948
(1,198)
4,633
418
458

CS Wind Taiwan
2018.12.06
45,614
1,242
3,718
-
(2,068)
(2,394)
-
-
-

금번 미국 내 시설투자 검토
또한
2018년부터

글로벌
풍력발전터빈업체인 Siemens Gamesa Renewable Energy
, Vestas, GE Energy와 네트워크 교류를 통하여 시장의 성장성과 수익성, 제조시설과 유통방법, 생산CAPA와 제조할 풍력타워 모델 등에 대하여 충분히 협의하여 왔으며,
특히 최근 미국 내 신재생에너지에 대한 관심과 보조정책이 시행됨에 따라 시장 진입에 대한 의사결정을 진행하게 되었습니다. 

당사는 증권신고서 제출일 현재 미국 동부의 뉴욕
주
등
에
현지
생산
기지를 직접 설립하는 것을 최우선적으로 검토하고 있으며, 추가적으로 미국 중부 내에서 운영되고 있는 풍력타워 관련
현지
제조공장 자체에 대한 유형자산 매입 및 추가 설비투자 또한 검토 중에 있습니다. 미국에서는 계약 해지의 위험을 피하기 위하여 해외의 계약상대방에 대하여 충분한 자금력을 보유하고 있는지에 대한 Credit 확인을 강력하게 체크하고 있으며, 충분한 자금력을 확보하고 있어야 유리한 조건과 빠른 의사결정을 통하여 투자가 진행되고 미국 시장 내 Fast Track으로서 시장 진입이 가능해집니다. 

따라서, 당사는 대규모 시설투자자금을 확보하기 위하여 금번 주주배정 후 실권주 일반공모를 통한 자금이 2021년 01월까지 필요한 상황이며, 2021년 상반기부터 본격적으로 투자 진행이 필요한 상황입니다. 이는 조 바이든 후보의 당선이 확실시됨에 따라 신재생에너지 관련 확장 정책이 2022년부터 시행될 것으로 예상되고 있어 2022년 하반기까지 설비투자를 완료하고 생산을 진행하는 등의 선제적인 대응이 필요하기 때문입니다. 

다)
시설자금 세부 사용 계획

당사가 2021년 상반기 중 신규법
인 설립을 포함한 시설투자를 통해 설립하고자 하는
해상풍력타워 생산기지의 미국 동부지역의 위치 및 대상 면적은 다음과 같습니다.
하기
현지의
공장후보지 관련 토지는 리스를 할
예
정이며, 토지 리스료는
연간 200~240만달러(약 22.0억원~26.5억원, 2020년 12월 03일 기준(1달러=1,103.3원
))
소요될 것으로 예상하고 있습니다.

토지 리스 계약의 기간은 10년으로 예상하고 있으며, 향후 연장이 가능한 계약으로 체결될 예정입니다. 10년 리스 시 총 2,000~2,400만달러(약 220.6억원~264.7억원)가 소요될 것으로 예상하고 있
으며, 토지 리스에 따른 비용은 자체 운영자금을 사용하여 지불할 계획입니다.

세부 시설투자의 경우 건축물 109,257백만원, 토목 공사비 21,509백만원, 시설장비 구입 및 설치로 99,234백만원 사용이 계획되어 있습니다. 

[투자 검토 중인 미국 내
현지 공장후보지 위치 및 면적]

(단위 :㎡)

구분
후보지
위 치
토지면적
건물면적

신축
(자가)
공장
후보지
1순위
미국 동부 뉴욕 주
120,000
32,000

2순위
미국 동부 뉴저지 주
100,000
28,000

주) 당사가 현재 검토중인 대상으로써, 실제 계약 시 면적등은 변경될 수 있습니다.

미국 동부지역의 해상풍력타워 설비투자는 2020년부터 2021년초 계약 단계를 시작으로, 2021년 사업준비 및 2022년 본격적인 투자집행을 집행하여 2023년에 생산을 개시할 계획입니다. 그러나, 현재 코로나19로 인하여, 당사가 계획하고 있었던 타임라인보다 설비투자 계획이 지연될 수 있는 위험이 있습니다. 증권신고서 제출일 현재 당사가 계획하고 있는 동부지역의 해상풍력타워 관련 타임라인은 다음과 같습니다.

[미국 동부지역 해상풍력타워의 설비투자 타임라인]

단 계

시기

세부 내용

계약 단계

2020년 ~2021년초

- 해상풍력발전기 디벨로퍼와 터빈사간의 계약

- 해상풍력발전단지 관련 입찰

- 터빈사와 당사와의 계약

사업준비 단계

2021년 중

- 공장 디자인 및 인허가

- 장소 물색 및 준비

- 토지 계약

- 블랙타워, 화이트타워, 내부시설 등 공장 시공

- 시설장비 투입

- 공장 개선

- 내부 디자인 시공

투자집행 단계

2022년 중

- 블랙타워, 화이트타워, 내부시설 등 공장 시공

- 시설장비 투입

- 공장 개선

- 내부 디자인 시공

생산 및 개시

2023년 중

- 준공식

- 생산 개시

추가적으로 당사의 주요 고객사와 협업하여 미국 중부 지역 내

에서 운영
되고 있는 풍력타워 관련
현지
제조공장 자체에 대한 유형자산 매입 및 추가 설비투자 또한 검토 중에 있으
며, 매입이 완료될 경우 당사의 육상풍력타워 생산을 위한 생산기지로 사용될 예정입니다.
해당 생산기지의 토지 또한 리스로 진행할 예정이며, 토지 리스료는 연간 약 180만달러(약 19.9억원,
2020년 12월 03일 기준(1달러=1,103.3원
))
이 소요될 것으로 예상하고 있습니다.

토지 리스 계약의 기간은 10년으로 예상하고 있으며 향후 연장이 가능한 계약으로 체결될 예정입니다. 10년 리스 시 총 1,800만달러(약 199억원)가 소요될 것으로 예상하고
있으며, 토지 리스에 따른 비용은 자체 운영자금을 사용하여 지불할 계획입니다.

매입에 대한 건은 현재 매매당사자와 협상 중에 있는 상태로, 당사는 주주배정 후 실권주 일반공모를 통하여 유입되는 자금
을 사용하여 매입 및 추가 설비투자를 계획하고 있으나, 만약 협상이 결렬될
경우 미국 내 기타 지역의 토지 매입 후 신규 설비투자 진행 또는 기타 지역의 운영중인 공장을 매입할 계획입니다.
증권신고서 제출일 현재 당사가 계획하고 있는 중부지역의 해상풍력타워 관련 타임라인은 다음과 같습니다.

[미국 중부지역 육상풍력타워의 설비투자 타임라인]

단 계

시기

세부 내용

사업 실행가능성 검토단계
2021년 1분기
- 판매 경로 / 수요 계획
- 생산 CAPA 셋업
- 시설 배치도 연구
- 인원 배치 계획
- CAPEX 추정
- 기본 가격 협상
- 1차 사업 실행가능성 검토
- 가 계약 협상
- 법인 설립을 위한 준비
- 법인 설립
- 시설배치도 확정
- 생산 프로세스 관련 기술적 준비 (+자동화)
- 생산설비 설명서 확정 & 잠재적인 공급사 검토

사업준비단계
2021년 2분기
- 본계약 협상
- 터빈사와 기본가격 협상
- 주정부와 약정
- 보조금 및 미국 세법 연구
- 공장 방문
- 시공 및 엔지니어링 Firm 조사
- 시공 디자인 완료
- 시설장비 리스트 완료
- 내부통제 및 관리정책 정리
- lead-time 생산관리를 위한 매입 주문서 수령
- 물 류 관련 검토
- 생산조직 배치
- 비용집행 관리

투자집행단계
2021년 3분기
- 2021 06월부터 생산 시작
- 중요 직책 임직원 고용
- 생산설비 확충 (복수 업체 입찰)
- 회사 내부 정책 및 인사관리 정책
- 관리조직 정비

생산 및 개시
2021년 4분기
- 준공식
- 2021년 4분기 생산성 혁신 프로젝트 진행

당사가 미국 중부의 육상 풍력 타워 생산 기지 및 미국 동부 해안지역의 해상 풍력 타워 생산 기지를 동시에
생산 준비 중인 이유는
현재 미국의 육상 및 해상 풍력발전기 타워의 예상 수요가 동일한 수준으로 예상되기 때문입니다. 육상 타워 및 해상 타워의 고중량 및 대형규모등 설계상의 특성 및 시장의 동시 다발적인 수요에 대응하기 위하여 각각 별도의 생산기지
가
필요하기 때문입니다. 

상기와 같이, 미국 동부 내 해상풍력타워 제조를 위한
현지
생산기지 설립에 건축물과 토목 공사비, 시설장비 구입 및 설치비가 소요될 것으로 예상되며, 중부 내 육상풍력타워 제조를 위한
현지의
유형자산 매입 후 신규 시설장비 구입 및 설치비가 소요될 것으로 예상되
고 있습니다. 해당 시설자금은
금번 주주배정 후 실권주 일반공모를 통하여 유입되는 자금 중 291,638백만원을 사용하여 미국 생산 기지의 설립을 진행할 예정이며, 세부적으로는
유형자산 매입 29,280백만원,
건축물에
109,257
백만원
,
토목 공사비

27,273
백만원
, 시설장비 구입 및 설치에 125,828백만원이 소요될 것으로 예상하고 있습니다.
해당 미국 생산 기지의 설립 및 운영이 계획대로 진행될 경우, 2021년 미국 중부지역 소재 공장은

2021년
부터 매출이 발생할 것으로 예상하고 있으며, 2022년 동부 지역의 경우 공장 설립 완

료 시
2023년도
부터 매출이 발생할 것으로 예상
하고 있습니다.

[시설자금 자금사용계획]

(단위 : 백만원)

구 분

내용

세부내역

금액

미국 중부 
생산설비 투자

유형자산 매입(A)

건축물 및 
시설장비
타워제작 공장동 및 제반시설
29,280

소계

29,280

토목 공사비(B)

기초 토목공사

지반 및 관련 구축물 보강
5,764

소계

5,764

시설장비 구입 
 및 설치(C)

설비장비

Pre-Blasting 기기 / 벤딩기기 / 용접기기 등

26,594

소계

26,594

미국 동부 
생산설비 투자
건축물(A)

설계 및 시공

토목공사 및 현장작업, 디자인, 특수공사 등

30,311

원재료비
콘크리트, 석공, 강철, 배관, 전기 등
78,946

소계

109,257

토목 공사비(B)

기초 토목공사

표토작업, 저장, 기초/파일링 작업, 콘크리트 슬래브

21,509

소계

21,509

시설장비 구입 
 및 설치(C)

설비장비

Pre-Blasting 기기 / 벤딩기기 / 용접기기 등

99,234

소계

99,234

총 시설투자자금(D=A+B+C)

291,638

주) 현재 설계 및 그에 따른 시공계가 완료되기 전 단계로 상기 시설공사비 및 장비구입비용, 설비 비용등은 추정한 금액이므로 실제 건설단계에서 일부 변경될 수 있습니다.

[시기별 시설자금 세부사용계획]

(단위 : 백만원)

구분

사용 내역

2021년 상반기

2021년 하반기

2022년 상반기

2022년 하반기

총 소요 금액

건축물(A)

유형자산 매입
(미
국 중부 내 현지 공장의 타워제작 공장동 및 제반시설)

29,280
-
-
-
29,280

설계/디자인 수수료

163

441

223

309

1,136

기반 정지작업

248

670

339

469

1,726

토목 및 현장 작업

489

1,320

670

926

3,405

전문용역 수수료

26

71

37

50

184

특수 공사비용

153

413

210

290

1,066

컨베이어 시스템

33

89

45

62

229

콘크리트 슬라브

7,269

5,921

1,424

1,968

16,582

외벽재

49

133

67

93

342

건물 강건재(철골)

16,672

9,619

8,502

9,459

44,252

목재, 플라스틱, 복합재

31

84

42

59

218

창호/윈도우

155

419

212

293

1,079

마감재

243

658

334

461

1,696

배관 및 환기공조시스템

2,441

4,227

479

661

8,983

전기, 배선작업

4,563

4,762

893

1,236

12,227

인/허가 비용

1,89

510

259

358

1,316

예비비

275

741

377

521

1,914

보험료 등

100

269

133

190

692

사무실 구축비용

341

-

-

646

987

비상/소방/안전장비

636

9,384

-

1,205

11,225

소 계

63,354

39,731

14,246

19,256

138,537

토목 공사비(B)

표토 작업 (보관장소 포함)

8,541

9,046

-

-

17,587

재고 야드 공사

696

352

-

2,620

3,668

기초 / 파일링

1,328

701

801

-

2,830

콘크리트 슬래브

330

739

2,017

102

3,188

소 계

10,895

10,838

2,818

2,722

27,273

시설장비 구입 
 및 설치(C)

Pre-Blasting 기기 / 벤딩기기 / 용접기기 등

24,656

16,393

32,975

12,123
86,147

화이트타워(Blasting booth, Metallization booth, Painting booth)

745

2,236

8,449

-

11,430

차량운반구, 리치 스태커(155ton) / Heavy Tele Handler

560

5,681

6,351

-

12,592

도구 및 장비 기타 도구

113

339

1,283

-

1,735

부스 11m x 40m

540

1,621

6,123

-

8,284

비상/소방/안전장치

368

1,103

4,168

-

5,639

소 계

26,983

27,373

59,349

12,123

125,828

합 계

101,232

77,942

78,363

34,101

291,638

주1) 현재 설계 및 그에 따른 시공계가 완료되기 전 단계로 상기 시설공사비 및 장비구입비용, 설비 비용등은 추정한 금액이므로 실제 건설단계에서 일부 변경될 수 있습니다.

라) 시설투자에 따른 효과

2020년 당사 자체 추정 기준으로 북미 지역에서 풍력발전 건설 용량(수요) 대비 당사의 공급 시장점유율은 9.0%로 추정되고 있으나, 상기 미국 내 시설투자에 진행에 따라 미국 내 시장점유율 증가가 기대되며, 미국 내 생산은 2025년 연 매출 기준 약 14억불을 달성할 수 있을 것으로 예상하고 있습니다. 이에 따라 글로벌 육상 및 해상풍력발전 타워 1위 업체로서의 지위를 더욱 공고히 할 수 있을 것으로 판단하고 있습니다. 

[당사 전망 미국 시장 내 풍력타워 판매]

(단위 : 백만USD, 대)

구 분
2021년
2022년
2023년
2024년
2025년
비 고

매출액

475

805
1,141
1,322
1,420
연평균 33% 증가 가정

타워 숫자
1,375
1,750
2,295
2,820
3,320
연평균 25% 증가 가정

주) 상기 수치는 당사의 미국 시장 내 매출 전망 수치로서, 실제와 다를 수 있습니다.

 2) 원재료 매입대금
 
 미국, 중국, EU, 일본, 한국 등 주요 경제대국들이 모두 탄소배출 순제로를 위하여 그린 뉴딜 정책에 대한 관심이 증가함에 따라 신재생에너지에 대한 수요가 증가하고 있는 상황으로 당사 또한 최근 3년동안 수주잔고가 2017년말 82백만달러에서 2020년 3분기말 574백만달러로 급증하게 되었습니다. 이에 당사의 주요 제품인 풍력발전 타워를 제조하기 위한 후판 구매 대금이 추가적으로 필요해질 것으로 예상되고 있으며, 금번 당사가 주주배정 후 실권주 일반공모를 통하여 조달하는
350,360
백만원 중
58,722
백만원을 사용하여 후판 구매를 위하여 2021년 상반기까지 사용할 예정입니다. 지출계획과 차이가 발생할 수 있는 부족분은 당사 자체 보유자금으로 충당할 예정입니다.

[원재료 구매 대금 지출 계획]

(단위: 백만원)

구분

품목

용도

집행 예정 금액

2021년 상반기

구입처

원재료 구매

후판

풍력발전 타워 제조

58,722
58,722

포스코, XingCheng 등

주) 상기 원재료 매입대금 지출 계획과 유상증자를 통해 실제 조달되는 금액과 차이가 발생할 수 있는 일부 부족분은 당사 자체 보유자금으로 충당할 예정입니다.

(참조 2) - 정정 후

1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역

가. 자금조달금액

(단위 : 원)

구 분

금 액

모집 또는 매출총액(1)

467,400,000,000

발행제비용(2)

4,829,972,000

순 수 입 금 [ (1)-(2) ]

462,570,028,000

주1) 상기 금액은 예정발행가액을 기준으로 산정한 금액으로 모집가액 확정시 변경될 수 있습니다.

주2) 상기 모집총액은 우선적으로 하단에 기재된 자금의 사용 목적에 따라 사용할 예정입니다.

주3) 발행제비용은 공모금액 및 실권규모에 따라 변경될 수 있으며, 상기 기재 금액은 청약 초과로 인하여 실권이 발생하지 않은 상황을 가정하여 산정되었습니다. 또한 상장수수료는 상장신청일 직전일 주가에 따라 변동될 수 있습니다.

나. 발행제비용의 내역

(단위 : 원)

구 분

금 액

지급일자

계산근거

발행분담금

84,132,000

신고서제출일

모집총액의 0.018% (10원 미만 절사)

대표주관수수료

1,402,200,000

납입일로부터 3영업일 이내

모집금액의 0.3%

인수수수료

3,225,060,000

모집금액의 0.69%

상장수수료

59,460,000

신주상장일

5,397만원+5,000억원 초과금액의 10억원당 3만원

등록세

7,600,000

등기일

증자 자본금의 0.4%

교육세

1,520,000

등기일

등록세의 20%

기타비용

50,000,000

-

구주주청약서, 투자설명서 인쇄 및 발송비 등

합 계

4,829,972,000

-

-

주1) 상기 금액은 예정 모집가액을 기준으로 산정한 금액입니다.

주2) 발행제비용은 공모금액 및 상장신청일 직전일 한국거래소에서 거래되는 당사의 보통주식 종가, 유관기관 정책 등에 따라 변동될 수 있습니다.

주3) 기타비용은 예상금액으로 변동될 수 있습니다.

2. 자금의 사용목적

가. 자금의 사용목적

당사는 금번 유상증자를 통해 조달한 자금을 아래와 같이 사용할 예정입니다.

자금의 사용목적

(기준일 :
2020년 12월 21일
)
(단위 : 백만원)

시설자금
영업양수
자금
운영자금
채무상환
자금
타법인증권
취득자금
기타
(발행제비용)
계

291,638

-
170,932
-
-
4,830
467,400

나. 공모자금 세부 사용목적

당사는 금번 주주배정 후 실권주 일반공모를 통한 납입자금에 대해서 미국 내 생산기지 설립을 위한 시설투자자금 및 풍력발전 타워의 주요 원재료인 후판 구매대금으로 사용할 예정입니다. 만약 금번 유상증자의 공모금액이 당초 계획한 금액에 미달할 경우 당사는 아래에 표기한 자금사용계획을 집행 시기에 따라 세부적으로 조정할 예정이며, 부족분은 당사의 자체자금으로 충당할 계획입니다. 금번 유상증자를 통한 공모자금의 세부 사용 내역은 아래와 같습니다. 

(단위 : 백만원)

구 분
목 적
자금 사용 시기
사용내역
금 액
우선순위

시설자금
미국 내 생산기지 설립

2021년 상반기 ~ 2022년 하반기

건축물, 토목공사, 
설비/장비 등

291,638
2

운영자금
원재료 구매대금

2021년 상반기

후판 구매자금

170,932

3

기타자금
발행제비용
2021년 02월
발행분담금, 수수료 등
4,830
1

총 계

467,400

-

주1) 자금 집행시기까지의 미사용금액은 당사 명의의 보통예금에 입금하여 자금을 보유할 계획입니다.

1) 시설투자자금

가) 구축 배경
 

당사가 영위하는 풍력발전사업이 속해있는
신재생에너지 산업의 경우 과거에는 교토 의정서와 같은 전 세계적인 공조를 통한 규제 및 지원 정책이 크게 영향을 미쳤으나 최근 Trend는 각 국이 자국의 독자적인 인센티브나 규제를 활용해 자국의 신재생에너지 산업의 성장을 도모하고 일자리를 창출하기 위해 노력하는 추세로 변화하고 있습니다
.
실제로 미국, 캐나다, 영국, 프랑스 등 주요 선진국은 물론, 남아프리카 공화국, 브라질 등 개발 도상국에서도 자국의 풍력발전 산업 성장 및 양질의 일자리 창출을 위해 대규모 풍력발전 단지를 조성하고, 이를 위한 관련 각종 인센티브를 제공하는 대신 지역 내 생산품 사용조건(Local Contents Requirement)을 강화함으로써 자국에 풍력 발전 관련 각종 제조업 및 서비스업을 유치하고 대규모의 일자리 창출을 유도하고 있습니다.

특히, 미국과 호주 등 일부 국가의 경우 적극적인 반덤핑 규제를 통해 자국 풍력산업을 보호하기 위해 노력하고 있습니다. 미국 국제무역 위원회(ITC)는 2020년 08월 04일 한국에서 수입하는 풍력타워에 대하여 산업피해 긍정 판정을 내려 반덤핑 관세율 5.41%를 부과하였으며, 베트남에는 65.96%, 인도네시아 8.53%, 캐나다 4.94%를 부과한 바 있고, 2020년 09월 30일부터 인도, 말레이시아, 스페인산 풍력 타워의 반덤핑 사항에 대해서 조사하기 시작하였습니다. 또한 2020년 10월 EU에서도 중국산 풍력 타워에 대하여 반덤핑 조사가 진행되기 시작하였습니다. 

[미국의 풍력 타워 반덤핑 관세 부과 현황]

국가명
기업명
반덤핑 관세율

한국
- 동국 S&C
- 기타 모든 한국 풍력 타워 제조업체
5.41%

베트남
- CS Wind Vietnam
65.96%

인도네시아
- PT Kenertec Power System
- 기타 모든 인도네시아 풍력 타워 제조업체
8.53%

캐나다
- Marmen
- Marmen Energie
- 기타 모든 캐나다 풍력 타워 제조업체
4.94%

출처 : US ITC

당사는 과거 중국과 베트남 법인의
생산물량을 북미지역에 주로 공급하였으나 미국의 자국 풍력산업 보호를 위한 의한 반덤핑 관세로 인해, 중국 및 베트남 법인에서의 대 미국 수출이 2013년부터 사실상 중단된 바 있습니다. 당사는 반덤핑 관련한 리스크에 대응하기 위하여 2017년에 말레이시아 생산기지를, 2018년 터키와 대만에 생산기지를 만드는 등 세계 각국에 생산기지를 운영함으로서 특정 국가에 대한 반덤핑/상계관세가 부과될 경우 생산기지를 신속하게 이전하여 보호무역 관련 리스크를 관리하고 있습니다. 실제로, 베트남 산 타워에 대한 반덤핑 판정을 통한 미국의 보호무역 정책에 대처하고자 말레이시아 법인의 생산능력을 3배 이상 증설하여 미국 향 풍력타워의 안정적인 수주를 이어갈 수 있게 되었습니다. 

그러나 미국에서 점차
지역 내 생산품 사용조건(Local Contents Requirement)
이 강화되어왔으며, 추가적으로 강화된 조건의 정책이 시행될 것이 예측됨
에 따라, 이러한 정책 기조에 맞추어 당사는 미국 내에 직접 설비투자를 진행하여 풍력타워를 제조하고 GE 등 미국 내 글로벌 풍력터빈 업체에 직접적인 납품이 필요함을 느꼈으며,
3년
전부터 투자 검토를 진행하여 왔습니다.

특히 최근 당사는 조 바이든 후보의 당선에 대비하여, 신재생 에너지 관련 “Zero Emission” , “Made In the U.S.A” 공약 및 정책 기조를 예의 주시하고 미국 현지 시장 진출에 대한 선제적 검토를 이미 완료하였습니다. 특히, 조 바이
든 후보의
공약
중 하나는 2035년까지 전력부문의 탄소 배출 제로를 위하여 재생에너지를 확대하려고 하며, 재생에너지 중 풍력터빈 6만 개 설치를 목표로하고 있습니다.
 
 후보자가 당선인으로 확정됨에 따라 향후 미국내 육상 및 해상 풍력 발전기 및 타워 제품에 대한 수요가 폭발적으로 증가 할 것으로 확실시 되고 있습니다. 증권신고서 제출일 현재에도 당사는 말레이시아 생산법인을 통하여 미국에 육상풍력 및 해상풍력 타워를 납품하고 있으나, 미국 내에서도 고용 창출 및 자국 내 수요 증진 등을 위한 Local Contents(현지에서 제조한 부품)를 강조하고 있기 때문에 미국 현지 투자 및 타워 생산 공장/법인 설립을 선제적으로 진행하여 미국 시장을 선점하는 전략이 필요하다고 판단하였습니다.
 

나) 미국 내 시설자금 투자 검토

당사는 해외에서 생산설비에
대한 투자하기 전

사업성의 확보를 위하여 기존 고객사인 Siemens Gamesa Renewable Energy, Vestas 및 GE 등의 풍력터빈 공급사 및 대단위 풍력단지 개발 업체인 Orsted, CIP 등과의 네트워크를 통해 정보 교환 및 파트너쉽을 통한 시장 진출을 검토하고, 필요
시 풍력타워 장기 공급계약을 통하여 협업을 진행한 후 해외 설비투자를 진행하고 있으며,
최소 3년 전
부터 투자 검토를 진행합니다.

2017년 01월에 신규 편입한 말레이시아의 CS Wind Malaysia SDN. BHD, 2018년 06월에 신규편입한 터키의 CS Wind
Turkey, 2018년 12월에 신규
설립한 대만의 CS Wind Taiwan 투자 시에도 기존의 글로벌 고객사와의 정보 교환 또는 장기공급계약을 통한 충분한 투자 검토 후에 설비 투자를 진행한 바 있으며, 사업 진출 후 매출 및 수익성이 증가하고 있는 추세에 있습니다. 

[해외 주요 생산기지 법인 최근 손익 현황]

(단위: 백만원)

종속기업명
최초 취득일
2020년 3분기
2019년
2018년

매출액
영업이익
당기순손익
매출액
영업이익
당기순손익
매출액
영업이익
당기순손익

CS Wind Vietnam Co., Ltd.
2009.01.01
83,699
7,553
5,533
61,253
(2,310)
(2,457)
56,016
11,023
10,150

CS Wind China Co., Ltd.
2006.09.28
79,253
6,018
5,841
106,495
6,559
3,803
74,734
3,435
4,585

CS Wind Malaysia SDN. BHD
2017.01.03
69,198
19,127
18,034
15,415
1,601
(486)
14,857
1,291
1,180

CS Wind Turkey KULE IMALATI AS.
2018.06.30
31,523
6,530
3,334
17,757
948
(1,198)
4,633
418
458

CS Wind Taiwan
2018.12.06
45,614
1,242
3,718
-
(2,068)
(2,394)
-
-
-

금번 미국 내 시설투자 검토
또한
2018년부터

글로벌
풍력발전터빈업체인 Siemens Gamesa Renewable Energy
, Vestas, GE Energy와 네트워크 교류를 통하여 시장의 성장성과 수익성, 제조시설과 유통방법, 생산CAPA와 제조할 풍력타워 모델 등에 대하여 충분히 협의하여 왔으며,
특히 최근 미국 내 신재생에너지에 대한 관심과 보조정책이 시행됨에 따라 시장 진입에 대한 의사결정을 진행하게 되었습니다. 

당사는 증권신고서 제출일 현재 미국 동부의 뉴욕
주
등
에
현지
생산
기지를 직접 설립하는 것을 최우선적으로 검토하고 있으며, 추가적으로 미국 중부 내에서 운영되고 있는 풍력타워 관련
현지
제조공장 자체에 대한 유형자산 매입 및 추가 설비투자 또한 검토 중에 있습니다. 미국에서는 계약 해지의 위험을 피하기 위하여 해외의 계약상대방에 대하여 충분한 자금력을 보유하고 있는지에 대한 Credit 확인을 강력하게 체크하고 있으며, 충분한 자금력을 확보하고 있어야 유리한 조건과 빠른 의사결정을 통하여 투자가 진행되고 미국 시장 내 Fast Track으로서 시장 진입이 가능해집니다. 

따라서, 당사는 대규모 시설투자자금을 확보하기 위하여 금번 주주배정 후 실권주 일반공모를 통한 자금이 2021년 01월까지 필요한 상황이며, 2021년 상반기부터 본격적으로 투자 진행이 필요한 상황입니다. 이는 조 바이든 후보의 당선이 확실시됨에 따라 신재생에너지 관련 확장 정책이 2022년부터 시행될 것으로 예상되고 있어 2022년 하반기까지 설비투자를 완료하고 생산을 진행하는 등의 선제적인 대응이 필요하기 때문입니다. 

다)
시설자금 세부 사용 계획

당사가 2021년 상반기 중 신규법
인 설립을 포함한 시설투자를 통해 설립하고자 하는
해상풍력타워 생산기지의 미국 동부지역의 위치 및 대상 면적은 다음과 같습니다.
하기
현지의
공장후보지 관련 토지는 리스를 할
예
정이며, 토지 리스료는
연간 200~240만달러(약 22.0억원~26.5억원, 2020년 12월 03일 기준(1달러=1,103.3원
))
소요될 것으로 예상하고 있습니다.

토지 리스 계약의 기간은 10년으로 예상하고 있으며, 향후 연장이 가능한 계약으로 체결될 예정입니다. 10년 리스 시 총 2,000~2,400만달러(약 220.6억원~264.7억원)가 소요될 것으로 예상하고 있
으며, 토지 리스에 따른 비용은 자체 운영자금을 사용하여 지불할 계획입니다.

세부 시설투자의 경우 건축물 109,257백만원, 토목 공사비 21,509백만원, 시설장비 구입 및 설치로 99,234백만원 사용이 계획되어 있습니다. 

[투자 검토 중인 미국 내
현지 공장후보지 위치 및 면적]

(단위 :㎡)

구분
후보지
위 치
토지면적
건물면적

신축
(자가)
공장
후보지
1순위
미국 동부 뉴욕 주
120,000
32,000

2순위
미국 동부 뉴저지 주
100,000
28,000

주) 당사가 현재 검토중인 대상으로써, 실제 계약 시 면적등은 변경될 수 있습니다.

미국 동부지역의 해상풍력타워 설비투자는 2020년부터 2021년초 계약 단계를 시작으로, 2021년 사업준비 및 2022년 본격적인 투자집행을 집행하여 2023년에 생산을 개시할 계획입니다. 그러나, 현재 코로나19로 인하여, 당사가 계획하고 있었던 타임라인보다 설비투자 계획이 지연될 수 있는 위험이 있습니다. 증권신고서 제출일 현재 당사가 계획하고 있는 동부지역의 해상풍력타워 관련 타임라인은 다음과 같습니다.

[미국 동부지역 해상풍력타워의 설비투자 타임라인]

단 계

시기

세부 내용

계약 단계

2020년 ~2021년초

- 해상풍력발전기 디벨로퍼와 터빈사간의 계약

- 해상풍력발전단지 관련 입찰

- 터빈사와 당사와의 계약

사업준비 단계

2021년 중

- 공장 디자인 및 인허가

- 장소 물색 및 준비

- 토지 계약

- 블랙타워, 화이트타워, 내부시설 등 공장 시공

- 시설장비 투입

- 공장 개선

- 내부 디자인 시공

투자집행 단계

2022년 중

- 블랙타워, 화이트타워, 내부시설 등 공장 시공

- 시설장비 투입

- 공장 개선

- 내부 디자인 시공

생산 및 개시

2023년 중

- 준공식

- 생산 개시

추가적으로 당사의 주요 고객사와 협업하여 미국 중부 지역 내

에서 운영
되고 있는 풍력타워 관련
현지
제조공장 자체에 대한 유형자산 매입 및 추가 설비투자 또한 검토 중에 있으
며, 매입이 완료될 경우 당사의 육상풍력타워 생산을 위한 생산기지로 사용될 예정입니다.
해당 생산기지의 토지 또한 리스로 진행할 예정이며, 토지 리스료는 연간 약 180만달러(약 19.9억원,
2020년 12월 03일 기준(1달러=1,103.3원
))
이 소요될 것으로 예상하고 있습니다.

토지 리스 계약의 기간은 10년으로 예상하고 있으며 향후 연장이 가능한 계약으로 체결될 예정입니다. 10년 리스 시 총 1,800만달러(약 199억원)가 소요될 것으로 예상하고
있으며, 토지 리스에 따른 비용은 자체 운영자금을 사용하여 지불할 계획입니다.

매입에 대한 건은 현재 매매당사자와 협상 중에 있는 상태로, 당사는 주주배정 후 실권주 일반공모를 통하여 유입되는 자금
을 사용하여 매입 및 추가 설비투자를 계획하고 있으나, 만약 협상이 결렬될
경우 미국 내 기타 지역의 토지 매입 후 신규 설비투자 진행 또는 기타 지역의 운영중인 공장을 매입할 계획입니다.
증권신고서 제출일 현재 당사가 계획하고 있는 중부지역의
육
상풍력타워 관련 타임라인은 다음과 같습니다.

[미국 중부지역 육상풍력타워의 설비투자 타임라인]

단 계

시기

세부 내용

사업 실행가능성 검토단계
2021년 1분기
- 판매 경로 / 수요 계획
- 생산 CAPA 셋업
- 시설 배치도 연구
- 인원 배치 계획
- CAPEX 추정
- 기본 가격 협상
- 1차 사업 실행가능성 검토
- 가 계약 협상
- 법인 설립을 위한 준비
- 법인 설립
- 시설배치도 확정
- 생산 프로세스 관련 기술적 준비 (+자동화)
- 생산설비 설명서 확정 & 잠재적인 공급사 검토

사업준비단계
2021년 2분기
- 본계약 협상
- 터빈사와 기본가격 협상
- 주정부와 약정
- 보조금 및 미국 세법 연구
- 공장 방문
- 시공 및 엔지니어링 Firm 조사
- 시공 디자인 완료
- 시설장비 리스트 완료
- 내부통제 및 관리정책 정리
- lead-time 생산관리를 위한 매입 주문서 수령
- 물 류 관련 검토
- 생산조직 배치
- 비용집행 관리

투자집행단계
2021년 3분기
- 2021 06월부터 생산 시작
- 중요 직책 임직원 고용
- 생산설비 확충 (복수 업체 입찰)
- 회사 내부 정책 및 인사관리 정책
- 관리조직 정비

생산 및 개시
2021년 4분기
- 준공식
- 2021년 4분기 생산성 혁신 프로젝트 진행

당사가 미국 중부의 육상 풍력 타워 생산 기지 및 미국 동부 해안지역의 해상 풍력 타워 생산 기지를 동시에
생산 준비 중인 이유는
현재 미국의 육상 및 해상 풍력발전기 타워의 예상 수요가 동일한 수준으로 예상되기 때문입니다. 육상 타워 및 해상 타워의 고중량 및 대형규모등 설계상의 특성 및 시장의 동시 다발적인 수요에 대응하기 위하여 각각 별도의 생산기지
가
필요하기 때문입니다. 

상기와 같이, 미국 동부 내 해상풍력타워 제조를 위한
현지
생산기지 설립에 건축물과 토목 공사비, 시설장비 구입 및 설치비가 소요될 것으로 예상되며, 중부 내 육상풍력타워 제조를 위한
현지의
유형자산 매입 후 신규 시설장비 구입 및 설치비가 소요될 것으로 예상되
고 있습니다. 해당 시설자금은
금번 주주배정 후 실권주 일반공모를 통하여 유입되는 자금 중 291,638백만원을 사용하여 미국 생산 기지의 설립을 진행할 예정이며, 세부적으로는
유형자산 매입 29,280백만원,
건축물에
109,257
백만원
,
토목 공사비

27,273
백만원
, 시설장비 구입 및 설치에 125,828백만원이 소요될 것으로 예상하고 있습니다.
해당 미국 생산 기지의 설립 및 운영이 계획대로 진행될 경우, 2021년 미국 중부지역 소재 공장은

2021년
부터 매출이 발생할 것으로 예상하고 있으며, 2022년 동부 지역의 경우 공장 설립 완

료 시
2023년도
부터 매출이 발생할 것으로 예상
하고 있습니다.

[시설자금 자금사용계획]

(단위 : 백만원)

구 분

내용

세부내역

금액

미국 중부 
생산설비 투자

유형자산 매입(A)

건축물 및 
시설장비
타워제작 공장동 및 제반시설
29,280

소계

29,280

토목 공사비(B)

기초 토목공사

지반 및 관련 구축물 보강
5,764

소계

5,764

시설장비 구입 
 및 설치(C)

설비장비

Pre-Blasting 기기 / 벤딩기기 / 용접기기 등

26,594

소계

26,594

미국 동부 
생산설비 투자
건축물(A)

설계 및 시공

토목공사 및 현장작업, 디자인, 특수공사 등

30,311

원재료비
콘크리트, 석공, 강철, 배관, 전기 등
78,946

소계

109,257

토목 공사비(B)

기초 토목공사

표토작업, 저장, 기초/파일링 작업, 콘크리트 슬래브

21,509

소계

21,509

시설장비 구입 
 및 설치(C)

설비장비

Pre-Blasting 기기 / 벤딩기기 / 용접기기 등

99,234

소계

99,234

총 시설투자자금(D=A+B+C)

291,638

주) 현재 설계 및 그에 따른 시공계가 완료되기 전 단계로 상기 시설공사비 및 장비구입비용, 설비 비용등은 추정한 금액이므로 실제 건설단계에서 일부 변경될 수 있습니다.

[시기별 시설자금 세부사용계획]

(단위 : 백만원)

구분

사용 내역

2021년 상반기

2021년 하반기

2022년 상반기

2022년 하반기

총 소요 금액

건축물(A)

유형자산 매입
(미
국 중부 내 현지 공장의 타워제작 공장동 및 제반시설)

29,280
-
-
-
29,280

설계/디자인 수수료

163

441

223

309

1,136

기반 정지작업

248

670

339

469

1,726

토목 및 현장 작업

489

1,320

670

926

3,405

전문용역 수수료

26

71

37

50

184

특수 공사비용

153

413

210

290

1,066

컨베이어 시스템

33

89

45

62

229

콘크리트 슬라브

7,269

5,921

1,424

1,968

16,582

외벽재

49

133

67

93

342

건물 강건재(철골)

16,672

9,619

8,502

9,459

44,252

목재, 플라스틱, 복합재

31

84

42

59

218

창호/윈도우

155

419

212

293

1,079

마감재

243

658

334

461

1,696

배관 및 환기공조시스템

2,441

4,227

479

661

8,983

전기, 배선작업

4,563

4,762

893

1,236

12,227

인/허가 비용

1,89

510

259

358

1,316

예비비

275

741

377

521

1,914

보험료 등

100

269

133

190

692

사무실 구축비용

341

-

-

646

987

비상/소방/안전장비

636

9,384

-

1,205

11,225

소 계

63,354

39,731

14,246

19,256

138,537

토목 공사비(B)

표토 작업 (보관장소 포함)

8,541

9,046

-

-

17,587

재고 야드 공사

696

352

-

2,620

3,668

기초 / 파일링

1,328

701

801

-

2,830

콘크리트 슬래브

330

739

2,017

102

3,188

소 계

10,895

10,838

2,818

2,722

27,273

시설장비 구입 
 및 설치(C)

Pre-Blasting 기기 / 벤딩기기 / 용접기기 등

24,656

16,393

32,975

12,123
86,147

화이트타워(Blasting booth, Metallization booth, Painting booth)

745

2,236

8,449

-

11,430

차량운반구, 리치 스태커(155ton) / Heavy Tele Handler

560

5,681

6,351

-

12,592

도구 및 장비 기타 도구

113

339

1,283

-

1,735

부스 11m x 40m

540

1,621

6,123

-

8,284

비상/소방/안전장치

368

1,103

4,168

-

5,639

소 계

26,983

27,373

59,349

12,123

125,828

합 계

101,232

77,942

78,363

34,101

291,638

주1) 현재 설계 및 그에 따른 시공계가 완료되기 전 단계로 상기 시설공사비 및 장비구입비용, 설비 비용등은 추정한 금액이므로 실제 건설단계에서 일부 변경될 수 있습니다.

라) 시설투자에 따른 효과

2020년 당사 자체 추정 기준으로 북미 지역에서 풍력발전 건설 용량(수요) 대비 당사의 공급 시장점유율은 9.0%로 추정되고 있으나, 상기 미국 내 시설투자에 진행에 따라 미국 내 시장점유율 증가가 기대되며, 미국 내 생산은 2025년 연 매출 기준 약 14억불을 달성할 수 있을 것으로 예상하고 있습니다. 이에 따라 글로벌 육상 및 해상풍력발전 타워 1위 업체로서의 지위를 더욱 공고히 할 수 있을 것으로 판단하고 있습니다. 

[당사 전망 미국 시장 내 풍력타워 판매]

(단위 : 백만USD, 대)

구 분
2021년
2022년
2023년
2024년
2025년
비 고

매출액

475

805
1,141
1,322
1,420
연평균 33% 증가 가정

타워 숫자
1,375
1,750
2,295
2,820
3,320
연평균 25% 증가 가정

주) 상기 수치는 당사의 미국 시장 내 매출 전망 수치로서, 실제와 다를 수 있습니다.

 2) 원재료 매입대금
 
 미국, 중국, EU, 일본, 한국 등 주요 경제대국들이 모두 탄소배출 순제로를 위하여 그린 뉴딜 정책에 대한 관심이 증가함에 따라 신재생에너지에 대한 수요가 증가하고 있는 상황으로 당사 또한 최근 3년동안 수주잔고가 2017년말 82백만달러에서 2020년 3분기말 574백만달러로 급증하게 되었습니다.
이에 따라 증권신고서 제출일 현재EU지역
에
대한
당사의 주요 제품인 풍력발전 타워를 제조하기 위한 후판 구매 대금이 추가적으로 필요해질 것으로 예상되고 있으며, 금번 당사가 주주배정 후 실권주 일반공모를 통하여 조달하는
467,400
백만원 중

58,722
백만원을
사용하여 후판 구매를 위하여 2021년 상반기까지 사용할 예정입니다. 지출계획과 차이가 발생할 수 있는 부족분은 당사 자체 보유자금으로 충당할 예정입니다.

추가적으로 당사는 2021년 미국
중부 지역 내

에서 운영
되고 있는 풍력타워 관련
현지
제조공장 자체에 대한 유형자산 매입 및 추가 설비투자
를 진행하여, 미국 내 육상풍력타워 생산을 위한 생산기지로 사용할 예정이며, 2021년 하반기부터 생산이 진행될 예정입니다. 따라서 금번 당사가 주주배정 후 실권주 일반공모를 통하여 조달하는467,400백만원 중 2021년 하반기 64,355백만원, 2022년 상반기 47,855백만원을 사용하여 미국 내 현지 풍력타워 생산을 위한 후판 구매를 위하여 사용할 예정입니다. 지출계획과 차이가 발생할 수 있는 부족분은 당사 자체 보유자금으로 충당할 예정입니다.

[원재료 구매 대금 지출 계획]

(단위: 백만원)

구분

품목

용도

집행 예정 금액

2021년 상반기

2021년 하반기
2022년 상반기

구입처

원재료 구매

후판

풍력발전 타워 제조

170,932
58,722
64,355

47,855

포스코, XingCheng 등

비 고
-
EU
미국 중부

주
1) 상기 원재료 매입대금 지출 계획과 유상증자를 통해 실제 조달되는 금액과 차이가 발생할 수 있는 일부 부족분은 당사 자체 보유자금으로 충당할 예정입니다.

　위 정정사항외에 모든 사항은 2020년 12월 14일자로 당사가 제출한 신고서와 동일하오니 이를 참고하시기 바랍니다.