décision 15-18.238 du 29/09/2016,  partie 2



 MOYEN ANNEXE au présent arrêt
 
 Moyen produit par la SCP Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour M. P....
 
 Il est reproché au jugement attaqué d'avoir prononcé la résolution du devis signé entre M. L... et M. P... et d'avoir condamné ce dernier à payer une somme de 1500 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 28 juin 2014, correspondant à l'acompte versé, outre la somme de 100 euros de dommages et intérêts ;
 
 Aux motifs que le devis, en tant qu'estimation par le professionnel des travaux envisagés, était considéré comme une offre de contrat ; que celui produit aux débats ne mentionnait aucun délai d'exécution ; que la Cour de cassation considérait que l'artisan avait l'obligation de livrer les travaux dans un délai raisonnable ; que la mention manuscrite portée au bas du devis, « après le 15 mai », en bas de la page 4 du devis, ne suffisait pas à caractériser l'accord de volonté réciproque sur la date de début des travaux ; qu'en vertu du principe « nul ne peut se créer une preuve à soi-même », elle ne pouvait être admise comme preuve suffisante ; qu'en conséquence, le point de départ du délai pris en compte serait la date du devis, soit le 4 mars 2014 ; que le délai de trois mois écoulé entre la date du devis et celle de la dénonciation du contrat était un délai raisonnable au cours duquel M. P... était en mesure de réaliser les travaux, tout au moins de les débuter ; que l'argument tenant aux conditions météorologiques était inopérant sur cette durée ; qu'il était constaté au demeurant que M. P... était resté taisant et n'avait fourni, durant ce laps de temps, aucune explication à M. L... ; qu'en conséquence, il y avait lieu de prononcer la résolution du contrat et de condamner M. P... à payer à M. L... la somme de 1500 euros correspondant à l'acompte versé ; que sur la demande de dommages et intérêts, en application de l'article 1147 du code civil, il y avait lieu de faire droit à la réclamation à hauteur de 100 euros ;
 
 Alors 1°) que constitue un aveu extra-judiciaire la mention manuscrite portée par le client lui-même indiquant le délai consenti à l'entrepreneur pour réaliser les travaux ; qu'en considérant que la mention manuscrite portée au bas du devis ne suffisait pas à caractériser l'accord des parties sur la date de début des travaux au 15 mai 2014 en vertu du principe selon lequel « nul ne peut se créer une preuve à soi-même », sans rechercher, comme elle y était invitée, si cette mention n'avait pas été portée par M. L... lui-même, ce qui démontrait sa volonté d'octroyer un délai à M. P... avant de commencer les travaux, la juridiction de proximité a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1354 du code civil ;
 
 Alors 2°) que le délai raisonnable dans lequel l'entrepreneur doit effectuer les travaux s'apprécie à compter de la date à laquelle la mise en demeure lui a été adressée par le créancier ; qu'en appréciant le délai raisonnable dans lequel M. P... devait réaliser les travaux commandés à compter de la date du devis, soit le 4 mars 2004 et non à compter de la date de la mise en demeure, le 28 juin 2014, la juridiction de proximité a violé l'article 1139 du code civil ;
 
 Alors 3°) que le juge ne peut statuer par un motif d'ordre général ; qu'en ayant considéré que l'existence de conditions météorologiques défavorables était par principe inopérante sur une durée de trois mois, sans rechercher si, concrètement, les conditions météorologiques au cours de cette période permettaient à M. P... d'effectuer les travaux, la juridiction de proximité a violé l'article 455 du code de procédure civile.