Ban hành quy định một số nội dung về sửa chữa, khắc phục các công trình cơ sở hạ tầng bị thiệt hại do bão số 2

Loại văn bản: Quyết định
Số ký hiệu: 2173/QĐ-UBND
Ngày ban hành: 15/08/2007
Ngày có hiệu lực: 15/08/2007
Cơ quan ban hành/ Chức danh / Người ký: UBND tỉnh Hà Tĩnh / Phó Chủ tịch / Trần Minh Kỳ
Phạm vi: Tỉnh Hà Tĩnh
Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực

**QUYẾT ĐỊNH**

**Ban hành quy định một số nội dung về sửa chữa, khắc phục các công trình cơ sở hạ tầng bị thiệt hại do bão số 2**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

*Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND 26/11/2003;*

*Căn cứ Luật Xây dựng ngày 26/11/2003 và các văn bản huớng dẫn thi hành Luật Xây dựng;*

*Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 29/11/2005 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Đấu thầu;*

*Xét đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Văn bản số 471/SKH ngày 14/8/2007.*

**QUYẾT ĐỊNH:**

**Điều 1.** Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định một số nội dung về sửa chữa, khắc phục các công trình cơ sở hạ tầng bị thiệt hại do bão số 2.

**Điều 2.** Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc các sở, ban, ngành cấp tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, thị xã và Thủ truởng các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

|  |  |
| --- | --- |
|  | **TM. ỦY BAN NHÂN DÂN**  **KT. CHỦ TỊCH PHÓ CHỦ TỊCH**  (Đã ký)  **Trần Minh Kỳ** |

**QUY ĐỊNH**

**Một số nội dung về sủa chữa, khắc phục các công trình cơ sở hạ tầng bị thiệt hại do bão số 2**

*(Ban hành kèm theo Quyết định số 2173/Q ngày 15/8/2007 của ủy ban nhân dân tỉnh)*

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**I. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU**

Khẩn trương sửa chữa, khắc phục các công trình cơ sở hạ tầng bị thiệt hại do bão số 2 kịp thời ổn định sản xuất, đời sống cho nhân dân và bảo đảm khả năng phòng, chống lụt, bão năm 2007 và các năm tiếp theo.

1- ĐỐI TUỢNG VÀ PHẠM VI ĐIỀU CHỈNH

Các công trình hạ tầng bị thiệt hại do ảnh hưởng của cơn bão số 2 năm 2007 cân khắc phục ngay; có khối lượng và giá trị sủa chữa, khắc phục Không lớn (dưới 1.000 triệu đồng), thời gian khắc phục ngắn (dưới 45 ngày) và nằm ngoài khả năng của các đĩa phương, đơn vị, bao gồm các loại công trình sau:

-Công trình giao thông: Đường bộ, cầu, cống, kè;

-Công trình thủy lợi: Đê điều, hồ, đập, kè phải khắc phục để tránh nguy cơ phá vỡ cả tuyến đê hoặc vỡ hồ đập, bao đảm an toàn công trình;

-Công trình y tế: Trung tâm y tế huyện (thị xã, thành phố), trạm y tế xã bị hư hại cần khắc phục trong thơi gian ngắn để đảm bảo nhu cầu khám chữa bệnh cho nhân dân.

-Các công trình trường học để kịp phục vụ cho khai giảng năm học mới;

-Công trình cấp điện sinh hoạt, sản xuất;

-Công trình cấp nước sinh hoạt và các công trình cần thiết, bức bách khác.

2- TRÌNH TỰ, HỔ SƠ, THỦ TỤC

1.Lập kế hoạch

-Các cơ quan, chính quyền địa phương trực tiếp quản lý các công trình bị thiệt hại do ảnh hưởng ccm bão số 2 kiểm tra cụ the mức độ thiệt hại, ước tính khối lượng, giá thị thiệt hại, đề xuất phương án và thời gian khắc phục báo cáo UBND huyệm thị xã, thành phố (sau đay gọi tắt là huyện), các sở quản lý chuyên ngành để kiểm tra, xác minh, tổng hợp gửi Sở Kê hoạch và Đầu tư.

-Kế hoạch phân bổ vốn: Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và các sở, ngành liên quan trên cơ sở mức độ thiệt hại thực tế và đề nghị của UBND các huyện, sở, ngành, trình UBND tỉnh phân bố nguồn vốn khăc phục bão lụt cho UBND các huyện, chủ đầu tư các công trình.

-Giao UBND các huyện, các chủ đầu tư căn cứ nguồn vốn được phân bổ, quyết định danh mục đầu tư các công trình cần khắc phục ngay và phân bố kế hoạch vốn cho các công trình thuộc thẩm quyền quản lý theo thứ tự ưu tiên và nguồn vốn được phân bổ.

Việc bố trí nguồn vốn phải đảm bảo xây dựng hoàn thành công trình (kể cả huy động các nguồn vốn khác), không được bố trí dàn trải; UBND tỉnh không xem xét bổ sung vốn để trả nợ cho các công trình đã được đầu tư.

Các công trình còn lại, UBND huyện, chủ đầu tư cần chủ động huy động các nguồn vốn khác để sửa chữa, khấc phục.

2.Trình tự triển khai thực hiện đối với các công trình khắc phục hậu quả bão số 2 đã được bố trí vốn.

2.1. Chủ đầu tư có trách nhiệm quay phim, chụp ảnh hiện trường các công trình, hạng mục công trình bị thiệt hại, lưu giữ, bảo quản tư liệu, đồng thơi gửi cơ quan quyết định đầu tư.

2.2 Chủ đầu tư được lựa chọn nhà thầu tư vấn và nhà thầu xây lắp để quyết định chỉ định thầu. Nhà thầu được lựa chọn phải đảm bảo năng lực, kinh nghiệm theo quy định hiện hành của Nhà nước, ưu tiên các nhà thầu trong tỉnh. Chủ đầu tư ký kết hợp đồng với nhà thầu tư vấn, xây lắp để triển khai thực hiện và thanh, quyết toán theo quy định hiện hành của Nhà nước.

2.3.Nhà thầu tư vấn: lập hồ sơ khảo sát, tính toán khối lượng bị thiệt hại (phải có sự xác nhận của chủ đầu tư, chính quyền địa phương và đại diện giám sát cộng đồng); lập phương án khắc phục, hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công, dự toán báo cáo chủ đẩu tư, trình cấp có thẩm quyền thẩm định, phê duyệt (tối đa không quá 10 ngày).

2.4.Nhà thầu xây lắp triển khai thi công công trình theo phương án, hồ sơ thiết kế đã được phê duyệt (khối lượng thi công phải được các bên giám sát theo quy định), đảm bảo yêu cầu về chất lượng, tiến độ.

2.5.Đối với những công trình hư hỏng, chỉ cần lao động phổ thông là khắc phục được, thì chính quyền địa phương được huy động lực lượng tại chỗ để khắc phục và trả công cho người lao động theo quy định.

3.Giao UBND các huyện: phê duyệt phương án khắc phục, hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công, dự toán các công trình do huyện quản lý. Các Sở chuyên ngành phê duyệt phương án khắc phục, hồ sơ thiết kể bản vẽ thi công, dự toán cac công trình dô các đơn vị thuộc Sở làm chủ đầu tư.

4.Trường hợp công trình, hạng mục công trình có yêu cầu về kỹ thuật, quy mô... phúc tạp mà UBND huyện không đủ điều kiện tổ chức quản lý thì báo cáo Sơ chuyên ngành, đề xuất UBND tỉnh xem xét, giải quyết.

5.Đối với các công trình cấp thiết, cần thiết phải áp dụng hình thức vừa thiết kế, vừa thi công, UBND huyện, Sở chuyên ngành báo cáo UBND tỉnh xem xét, quyết định.

**II- TỔ CHỨC THỰC HIỆN**

1.Giám đốc các sở, ban, ngành cấp tỉnh, Chủ tịch UBND huyện, thành phố, thị xã, các chủ đầu tư, các ban quản lý các công trình bị thiệt hại do ảnh hưởng của cơn bão số 2 căn cứ chức năng, nhiệm vụ, các quy định hiện hành của Nhà nước, của tỉnh và Quy định này để tổ chức sửa chữa, khắc phục các công trình bị thiệt hại do ảnh hưởng của bão số 2 hoàn thành trước mùa mua, bão năm 2007.

2.Các công trình khắc phục bẫo lụt khác không thuộc đối tượng, phạm vi điều chỉnh tại Quy định này thì thực hiện theo quy trình quản lý dự án và đầu tư xây dựng cơ bản hiện hành.

3.Quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc hoặc những vấn đề phát sinh khác các cơ quan, đơn vị báo cáo kịp thời cho UBND tỉnh xem xét, giải quyết./.