Về sửa đổi, bổ sung một số điểm của Quyết định số 919/QĐ-UBND ngày 02/5/2008 về phê duyệt Kế hoạch lập lại trật tự hành lang an toàn đường bộ, đường sắt trên địa bàn tỉnh Hưng Yên

Loại văn bản: Quyết định
Số ký hiệu: 1069/QĐ-UBND
Ngày ban hành: 04/06/2008
Ngày có hiệu lực: 04/06/2008
Cơ quan ban hành/ Chức danh / Người ký: Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên / Phó Chủ tịch / Nguyễn Thanh Toán
Phạm vi: Tỉnh Hưng Yên
Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực
Ngành: Giao thông Vận tải
Lĩnh vực: Đường bộ
Đường sắt

**QUYẾT ĐỊNH**

**Về sửa đổi, bổ sung một số điểm của Quyết định số 919/QĐ-UBND**

**ngày 02/5/2008 về phê duyệt Kế hoạch lập lại trật tự hành lang an toàn**

**đường bộ, đường sắt trên địa bàn tỉnh Hưng Yên**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HƯNG YÊN**

*Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;*

*Căn cứ Nghị quyết số 32/2007/NQ-CP ngày 29/6/2007 của Chính phủ về một số giải pháp cấp bách nhằm kiềm chế tai nạn giao thông và ùn tắc giao thông;*

*Căn cứ Quyết định số 1856/QĐ-TTg ngày 27/12/2007 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Kế hoạch lập lại trật tự hành lang an toàn đường bộ, đường sắt;*

*Căn cứ Quyết định số 919/QĐ-UBND ngày 02/5/2008 của UBND tỉnh về phê duyệt Kế hoạch lập lại trật tự hành lang an toàn đường bộ, đường sắt trên địa bàn tỉnh Hưng Yên;*

*Xét đề nghị của Sở Giao thông Vận tải tại Tờ trình số 432/TT-GTVT ngày 30 tháng 5 năm 2008,*

**QUYẾT ĐỊNH**:

**Điều 1.** Sửa đổi, bổ sung một số điểm của mục A, phần II, Điều 1 Quyết định số 919/QĐ-UBND ngày 02/5/2008 của UBND tỉnh về phê duyệt Kế hoạch lập lại trật tự hành lang an toàn đường bộ, đường sắt trên địa bàn tỉnh Hưng Yên như sau:

**1. Sửa đổi gạch đầu dòng thứ 2, điểm 1 (Giai đoạn I: Từ nay đến hết quý II năm 2008) như sau:**

- Trước mắt đến 30 tháng 6 năm 2008: kiểm tra xác minh, thống kê và phân loại xong các công trình vi phạm hành lang an toàn giao thông đường bộ trong phạm vi từ 5 - 7m (phân loại công trình trên đất đã được đền bù giải toả, công trình trên đất chưa được đền bù giải toả, công trình xây dựng lấn chiếm và các đường đấu nối trái phép vào quốc lộ, tỉnh lộ). Tổng hợp kinh phí hỗ trợ giải toả, kinh phí đền bù giải toả báo cáo Cục Đường bộ Việt Nam, Bộ Giao thông Vận tải và Ủy ban nhân dân tỉnh.

***Mốc thống kê, xử lý giai đoạn I:*** Xử lý vi phạm hành lang an toàn giao thông đường bộ trong phạm vi 7m đối với quốc lộ 5 và xử lý vi phạm hành lang an toàn giao thông đường bộ trong phạm vi 5m đối với quốc lộ khác, đường tỉnh và đường huyện.

**2. Sửa đổi, bổ sung gạch đầu dòng thứ nhất, điểm 2 (Giai đoạn II: Từ quý III năm 2008 đến năm 2010) như sau:**

- Từ quý III năm 2008 đến ngày 31/12/2008:

*+ Tháng 7, 8, 9 năm 2008:* Các đơn vị quản lý đường bộ phối hợp với các huyện, thị xã thực hiện công tác thống kê, rà soát, phân loại công trình vi phạm, công tình cần giải toả trong phạm vi từ 5 - 7m và toàn bộ hành lang an toàn đường bộ do đơn vị quản lý (đường tỉnh uỷ thác thì các huyện, thị xã lập); các huyện, thị xã thống kê, rà soát, phân loại, xử lý tồn tại về quản lý sử dụng đất trong HLAT đường bộ trên địa bàn.

+ *Tháng 9/2008:* Các huyện, thị xã lập dự toán chi phí cho công tác lập lại trật tự hành lang an toàn đường bộ; phân kỳ từng năm đến năm 2020.

+ *Tháng 10/2008:* Tổng hợp kinh phí trình UBND tỉnh, Bộ Giao thông Vận tải. Các huyện, thị xã tuyên truyền vận động nhân dân tự tháo dỡ các công trình vi phạm.

+ *Tháng 11, tháng 12/2008:* Xây dựng xong kế hoạch cưỡng chế và giải toả các công trình vi phạm hành lang an toàn giao thông đường bộ trong phạm vi từ 5 - 7m đã được đền bù xử lý, công trình xây dựng lấn chiếm trên các quốc lộ, tỉnh lộ, kể cả việc xử lý các đường đấu nối trái phép vào quốc lộ, tỉnh lộ. Nhân dân tự tháo dỡ công trình xây dựng trái phép, lấn chiếm trong phạm vi từ 5 đến 7m.

- Hoàn thành việc lập quy hoạch tổng thể các vị trí đấu nối vào quốc lộ, hệ thống đường gom đến năm 2010, thoả thuận với Bộ Giao thông Vận tải trước 31 tháng 12 năm 2008 trình Uỷ ban nhân dân tỉnh phê duyệt.

**Điều 2.** Những nội dung khác giữ nguyên như Quyết định số 919/QĐ-UBND ngày 02/5/2008 của UBND tỉnh về phê duyệt Kế hoạch lập lại trật tự hành lang an toàn đường bộ, đường sắt trên địa bàn tỉnh Hưng Yên.

**Điều 3.** Ông Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các sở, ban, ngành; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã; Thủ trưởng các đơn vị quản lý đường bộ, đường sắt trên địa bàn tỉnh và Thủ trưởng các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.