Về nhiệm vụ di dân, tái định cư Dự án Thuỷ điện Sơn La năm 2006.

Loại văn bản: Nghị quyết
Số ký hiệu: 88/NQ-HĐND
Ngày ban hành: 12/12/2005
Ngày có hiệu lực: 12/12/2005
Cơ quan ban hành/ Chức danh / Người ký: Hội đồng Nhân dân tỉnh Sơn La / Chủ tịch / Thào Xuân Sùng
Phạm vi: Tỉnh Sơn La
Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực
Ngành: Nội vụ
Tài chính
Tài nguyên và Môi trường

**NGHỊ QUY****Ế****T**

**Về** **nhiệm vụ di dân, tái định cư Dự án Thuỷ điện Sơn La năm 2006.**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH SƠN LA**

**KHOÁ XII, KỲ HỌP THỨ 5**

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước (sửa đổi năm 2003);

Căn cứ Quyết định số 92/2004/QĐ-TTg ngày 15/01/2004 của Thủ Tướng Chính Phủ về việc Phê duyệt Dự án đầu tư Thuỷ điện Sơn La;

Căn cứ Quyết định số 196/2004/QĐ-TTg ngày 29/11/2004 của Thủ Tướng Chính Phủ về việc Phê duyệt Qui hoạch tổng thể di dân tái định cư Dự án Thuỷ điện Sơn La;

Sau khi nghe báo cáo số 142/BC-UBND ngày 24/11/2005 của UBND tỉnh về tình hình thực hiện kế hoạch di dân tái định cư Dự án thuỷ điện Sơn La năm 2005, nhiệm vụ ké hoạch năm 2006; Tờ trình số 139/TTr-UBND ngày 07/12/2005 của UBND tỉnh về nhiệm vụ di dân, tái định cư Dự án Thủy điện Sơn La năm 2006; Báo cáo thẩm tra số 143/BC-PC ngày 08/12/2005 của Ban Pháp chế HĐND tỉnh và tổng hợp ý kiến thảo luận của đại biểu HĐND tỉnh tại kỳ họp.

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Nhiệm vụ di dân, tái định cư Dự án Thủy điện Sơn La năm 2006:

**1. Mục tiêu:**

-Tổ chức di chuyển an toàn người và tài sản của nhân dân đến các khu, điểm tái định cư theo đúng tiến độ, kế hoạch và quy hoạch được duyệt, đáp úng tiến độ xây dụng nhà máy Thủy điện Sơn La.

- Tập trung di chuyển dân đến tái định cư tại các khu, điểm thuận lợi trước, ưu tiên di chuyển trong nội xã, nội huyện và di chuyển đến một số huyện, thị xã đã xây dựng kết cấu hạ tầng (đường, nước...) trước; tùng bước xây dựng hoàn thiện kết cấu hạ tầng theo đúng kế hoạch và quy hoạch đã được phê duyệt.

- Hoàn thành việc lập, thẩm định và phê duyệt quy hoạch chi tiết các khu, điểm tiếp nhận dân TĐC trên địa bàn toàn tỉnh đảm bảo chất lượng, có tính khả thi cao, đủ khả năng tiếp nhận dân trên địa bàn tỉnh Sơn La.

**2. Nhiệm v****ụ****:**

- Tiếp tục hoàn thành việc tổ chức di chuyển 738 hộ còn lại của kế hoach năm 2005 đến các khu, điểm tái định cư theo quy hoạch xong trước tháng 5 năm 2006.

- Tổ chức di chuyển 2.378 hộ, 12.159 khẩu ( Trong đó, Quỳnh Nhai: 1.763 hộ, 9.015 khẩu; Thuận Châu: 120 hộ, 585 khẩu; Mường La: 495 hộ, 2.559 khẩu) đến các khu, điểm tái định cư theo quy hoạch, sớm ổn đinh sản xuất và đời sống nhân dân tại nơi ở mới (có biểu chi tiết ìcèm theo).

- Tập trung xây dựng Trung tâm huyện lỵ huyện Quỳnh Nhai tại Phiêng Lanh, xã Mường Giàng. Nâng cấp, thành lập thị trấn huyện Mường La:

- Hoàn thiện hồ sơ và phê duyệt quy hoạch chi tiết các khu, điểm tái định cư trên địa bàn toàn tỉnh. Trước mắt tập trung hoàn thiện hồ sơ và phê duyệt quy hoạch chi tiết cho các khu, điểm tiếp nhận dân trong kế hoạch năm 2005 và các khu, điểm tiếp nhận dân trong kế hoạch năm 2006.

- Hoàn thiện việc rà soát đề nghị bổ sung quy hoạch tổng thể di dân, tái định cư Dự án thủy điện Sơn La gửi Bộ Nông nghiệp và PTNT trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

**3. Giải pháp:**

- Tăng cường công tác tuyên truyền vận động nhân dân thực hiện tốt chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về công tác di dân, tái định cư. Vận động nhân dân di chuyển đến các điểm tái định cư theo đúng kế hoạch và quy hoạch được duyệt.

- Tăng cường sự chỉ đạo của các cấp uỷ Đảng, sự phối hợp giữa chính quyền đoàn thể các cấp của các địa phương có dân di chuyển và nơi tiếp nhận dân trong việc tuyên truyền vận động và tổ chức đón nhận dân.

- Tiếp tục hoàn thiện cơ chế, cụ thể hóa chính sách về công tác di dân, tái định cư Dự án Thủy điện Sơn La.

- Tập trung cho công tác thống kê đền bù, bồi thường thiệt hại về tài sản, hoa màu, nhà ở... cho các hộ dân di chuyển, dân sở tại bị ảnh hưởng do di dân, tái định cư Dự án Thuỷ điện Sơn La trước khi di chuyển và đón nhận dân; giải quyết kịp thời các chế độ chính sách cho nhân dân theo quy định của Nhà nước.

- Đầu tư hoàn thiện các khu, điểm tái định cư đã tiếp nhận dân năm 2005 như: Dựng xong nhà ở, đầu tư hoàn thiện hệ thống đường giao thông, nước sinh hoạt, điện, các công trình phúc lợi công cộng... Tiến hành giao đất sản xuât găn với việc hướng dân nhân dân tổ chức sản xuât theo phương châm các khu tái định cư phải gắn với Doanh nghiệp đỡ đầu về sản xuất và bao tiêu sản phẩm.

- Đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng tại các khu, điểm đă được phê duyệt quy hoạch chi tiết theo phương châm điểm tái định cư hoàn thành cơ bản các hạng mục kết cấu hạ tầng như: Đường giao thông, nước sinh hoạt, điện, nhà lớp học mới tổ chức đón nhận dân.

- Phân công các Ban, Ngành, Đoàn thể của tỉnh đỡ đầu các khu tái định cư. Tiếp tục cử cán bộ các cơ quan của tỉnh xuống tăng cường cho các huyện thực hiện công tác di dân, tái định cư.

- Tăng cường công tác quản lý đầu tư, công tác kiểm tra, giám sát tiến độ thực hiện dự án và việc thực hiện các chính sách về bồi thường, di dân, tái định cư như: kiểm tra công tác áp giá đền bù, lựa chọn các đơn vị tư vấn, lựa chọn đơn vị thi công các dự án thành phần tại các khu, điểm tái định cư.

- Lựa chọn các đơn vị có đủ năng lực thực hiện tổng thầu xây dựng các khu, điểm tái định cư; ưu tiên các doanh nghiệp có phương án hướng dẫn nhân dân chuyển đổi sản xuất và bao tiêu sản phẩm cho nhân dân tại các khu, điểm tái định cư.

- Kiện toàn bộ máy tổ chức cán bộ cơ sở gắn với xây dựng đời sống văn hoá, đảm bảo an ninh ừật tự, ổn định đời sống nhân dân tại các khu, điểm tái định cư.

- Thực hiện chế độ thanh quyết toán và quản lý vốn đầu tư của Dự án di dân, tái định cư Thuỷ điện Sơn La theo quy định hiện hành.

**Điều 2.** Tổ chức thực hiện:

1. Hội đồng nhân dân tỉnh giao UBND tỉnh xây dựng kế hoạch và tổ chức, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ di dân, tái định cư Dự án Thủy điện Sơn La năm 2006 theo Nghị quyết này.

2. Hội đồng nhân dân tỉnh giao Thường trực HĐND, các Ban HĐND, các vị đại biểu HĐND tỉnh phối hợp chặt chẽ với Uỷ ban MTTQ Việt Nam các cấp tổ chức tuyên truyền việc triển khai nhiệm vụ di dân, tái định cư Dự án Thuỷ điện Sơn La năm 2006 tới nhân dân các dân tộc trong tỉnh; đồng thời tăng cường kiểm tra, giám sát việc triển khai thực hiện Nghị quyết này.

Nghị quyết này đã được HĐND tỉnh Sơn La khoá XII, kỳ họp thứ 5 thông qua./.