BIO-INNOVATE Phase II, 2016-2021 BIO-INNOVATE Phase II, 2016-2021 The Bio-resources Innovations Network for Eastern Africa Development  is a multidisciplinary research and innovation competitive funding    mechanism for biosciences and product oriented innovation activities  in Kenya, Uganda, Tanzania, Rwanda, Burundi and Ethiopia. The         BIO-INNOVATE niche is a focus on applications of bio-resources        innovations to support sustainable growth and adaptability to climate Programmet BIO-INNOVATE ("Bio-resources Innovation Network for Eastern Africa Development") verkar som ett regionalt forskningsråd och utlyser medel i konkurrens för forskning och innovation/policy inom bioteknik - med inriktning på småskaligt jordbruk och småskalig processindustri med anknytning till jordbrukssektorn, i sex länder i Östafrika (Kenya, Uganda, Tanzania, Rwanda, Burundi och Etiopien).

BIO-INNOVATE fas I, 2010-2015 (ca MSEK 15 per år) gav stöd till 9 projekt vid totalt 57 institutioner - främst i Östafrika men även utanför regionen. Några resultat:
- Förädling för ökad tork- och sjukdomsresistens i bl a sorghum, millet, sötpotatis och kassava,
- 20 nya sorter av böna, av intresse för konservindustrin, marknadsförda,
- Tekniker för odling av matsvamp i stor skala utvecklad och testad,
- Fullskalig pilotanläggning för rening av avloppsvatten från slakterier, garverier och vintillverkning, i drift,
- Studier av policystöd för marknadsföring av innovationer,
- Totalt 7 doktorander och 38 MSc-studenter knutna till projekten.

Fas I utvärderades år 2015, "en viss framgång avseende förbättrad livsmedelssäkerhet och förbättrad miljö i regionen" konstaterades, noterades att projektmålen "i huvudsak uppnåtts". Dock drogs slutsatsen att marknadsaspekter i alltför liten utsträckning beaktats vid utformning av projekten, och att målsättningen att "ta innovationer till kommersialisering" varit lite för optimistisk.

BIO-INNOVATE är ingen egen juridisk person, fas I avtalades med det internationella husdjursforskningscentret ILRI i Nairobi. I samband med diskussioner om eventuellt fortsatt finansiering från Sida för en fas II beslöts att föreslå ett byte av avtalspartner p g a höga indirekta kostnader vid ILRI. Det föreslogs att flytta programmet till det internationella centret för insekters fysiologi och ekologi, ICIPE, också det beläget i Nairobi.

Efter det att avtalet för perioden 2010-2015 slutat gälla i augusti 2015, ingick Sida ett mycket begränsat avtal med ILRI om fortsatt anställning för två nyckelpersoner från programmets ledning. Detta för att i begränsad omfattning fortsätta arbetet med en marknadsföringsplan för ett av projekten (om rening av avloppsvatten), för att slutföra arbetet med publiceringen av en bok om hela fas I, för att säkerställa återbetalning till Sida av ej utnyttjade medel (ca MSEK 17) och för att flytta inventarier och dokumentation från ILRI till ICIPE. Dessa två personer avslutade sin anställning den 28 februari 2016.

BIO-INNOVATE fas II planeras för perioden 1 november 2016 till 31 december 2021. Sida har redan ingått ett kort avtal med ICIPE (1 april till 31 oktober 2016, SEK 300 000) för rekrytering av de två ledande positionerna i programteamet ("Program Manager and Business Development Manager") samt för lokalhyra för inventarier tills dess fas II kommer igång. Avseende "Program Manager" finns redan ett förslag till kandidat, avseende "Business Manager" avses avslutande intervjuer hållas under september månad. ICIPE kommer dock inte formellt att ingå avtal med de personer som nomineras förrän Sida har fattat beslut om stöd till programmet. Tentativt förutses att dessa två personer kan börja arbeta inom programmet under november 2016.

Programmet BIO-INNOVATE fas II kommer att ett programteam ("Program Management Office - PMO") på 5 personer, förutom de ovan nämnda "Program Manager" och "Business Manager" även av en ekonomiadminstratör, en kommunikationsansvarig och en administratör. Därutöver finns en "Program Advisory Committee - PAC", regionalt rekryterade experter inom olika discipliner samt en representant för AU NEPAD, som stöd för programteamet främst i policy-frågor.

För programmet BIO-INNOVATE fas II föreslås en budget på SEK 100 700 000. För perioden 1 november - 31 december 2016 föreslås SEK 700 000 främst för löner för de två ledande positionerna, men även för påbörjandet av rekrytering av de tre återstående positionerna i programteamet, för framtagandet av årsplan och budget för 2017, för påbörjandet av en genderanalys av hela programmet samt för förberedelser för utlysning av medel under 2017, därtill den första utbetalningen på SEK 7 500 000 för år 2017, totalt SEK 8 200 000. Därefter föreslås MSEK 7.5 för 2017, MSEK 20 för 2018, MSEK 25 för 2019, MSEK 25 för 2020 samt MSEK 15 för 2021. Av MSEK 100 för åren 2017-2021 avses ca 68% fördelas på forskningsprojekt (vidareförmedling till universitet och forskningsinsitutioner) och ca 32% på programadministation. 

BIO-INNOVATE fas II har, liksom fas I, målsättningen att a) stödja forskning och innvationer som svarar mot behov inom jordbrukssektorn (småskaligt jordbruk och småskalig processindustri), samt b) stödja policyarbete relevant för marknadsföring av innovationer inom jordbrukssektorn. Dessutom, mer tydliggjort än under fas I, c) under avtalsperioden undersöka förutsättningar för att programmet övergår till en egen juridisk person. 

BIO-INNOVATE fas II, liksom fas I, relaterar till prioriteringar inom vetenskap, teknik och innovation uttryckta i AU/NEPAD´s "Science, Technology and Innovation Strategy (STISA)" samt "Comprehensive Africa Agriculture Development Program (CAADP)", men även till nationella prirotieringar fastställda av ländernas "Science & Technology Councils". Målsättningen är att öka produktivitet och lönsamhet för småskaligt jordbruk/processindustri, med bibehållen långsiktig miljömässig hållbarhet. Programmet syftar till att sätta jordbrukare i kontakt med nya marknader, att öka efterfrågan på jordbruksprodukter samt att stödja utecklandet och marknadsföring av nya tekniker i processindustri med anknytning till jordbrukssektorn. Fas II kommer att lägga mer fokus, jämfört med fas I, på på projekt längre ut på värdekedjan, på projekt som kan anses bli kommersiellt gångbara, och på ökat samarbete med privata sektorn.

Fas II förväntas kunna ge stöd till ett drygt 10-tal projekt, huvuddelen som ett resultat av öppna utlysningar och vetenskaplig bedömning i konkurrens, men även i några fall kommer fortsatt stöd att utgå till projekt från fas I - t ex bönor för konservindustrin. Nya projektförslag kommer att utvärderas externt (peer-reviewing"), och beslut om tilldelning av medel kommer att fattas av "Program Advisory Committee". De nya projekten kommer att tilldelas medel i en s k "step-wise funding process", med ett antal kontrollstationer som möjliggör att projekten avslutas om projektmålen inte uppnås.

Diskussioner om fler finansiärer än Sida till programet som påbörjades under fas I kommer att fortsätta under fas II, t ex med Syngenta Foundation om stöd till bön-projektet.

Synergier mellan detta stöd och övriga Sida-insatser inom bioteknik (stöd till BecA/LRI Hub i Nairobi inom grundläggande bioteknik, samt stöd till doktorandutbildning i bioteknik vid universitetet i Addis Ababa) kommer att diskuteras och gemensamma möten med insatserna kan komma att hållas.

Denna insats, stöd till programmet BIO-INNOVATE fas II, föreslås avtalas med ICIPE separat från avtalet om basstöd till ICIPE (2016-2021) från Sida/PARTNER/FORSK.. Programmet BIO-INNOVATE fas II kommer att verka som ett regionalt forskningsråd i Östra Afrika inom innovation (jordbruk och processindustri), vidareförmedling av medel till universitet och forskningsinstitut, detta har ganska lite med ICIPE´s kärnverksamhet och egen forskning (insekters fysiologi och ekologi) att göra. 
Dock kommer uppföljning av Sidas båda stöd kommer att koordineras, Sida/PARTNER/FORSK kommer att hålla årsgenomgång om basstödet med ICIPE före det att Sida/AFRIKA håller årsgenomgång om stödet till programmet BIO-INNOVATE fas II, och en förutsättning för utbetalning av medel till BIO-INNOVATE fas II kommer att vara att alla villkor för utbetalning av basstöd är uppfyllda.