Réponse d'urgence WaSH en faveur de 27281 deplacé (e)s internes et 18187 membres de familles  d’accueil vulnerabilisés  par le conflit armé en Zones de santé de Kayna et Kibirizi dans les Territoires de Rutshuru et Lubero en Province du Nord Kivu ; République Démocratique du Congo. Les affrontements qui opposent les FARDC aux éléments du groupe armé M23 depuis le mois de mars  2022 ont provoqué le mouvement des populations du Territoire de Rutshuru vers les Territoires de Nyiragongo, Lubero et Masisi.  Selon le rapport de la mission conjointe d’évaluation multisectorielle et réponse d’urgence portant numéro EH Tools 4496 réalisé du 05 au 09 novembre 2022 en Territoires de Lubero et Rutshuru, 123 091 personnes sont dans les besoins dont 94685 déplacés internes et  28466 personnes en famille d’accueil vulnérables. Ces déplacés ont pris refuge principalement dans les Zones de santé de Alimbongo, Kayna et Kibirizi.  Avec des situations similaires en Territoire de Masisi, le FH RDC a lancé une allocation réserve  en vue de fournir une réponse urgente aux besoins  de plusieurs personnes parmi lesquelles 16000 ménages (environ 80000 personnes) nécessitent une intervention WaSH  dans le Nyiragongo, Rutshuru et Sud de Lubero. A ce jour, des cas de choléra sont notifiés dans le site des déplacés de Kanyaruchinya dans le Nyiragongo.  En vue de contribuer à l'atteinte des objectifs de l'allocation, HYFRO propose un projet WaSH qui vise  45468 bénéficiaires  (8557 hommes, 9394 femmes, 13090 garçons et 14427 filles) regroupés dans 7578 ménages dans les Zones de santé de Kayna et Kibirizi. Pour y arriver, les activités suivantes seront réalisées :
En eau : Au total 45468 bénéficiaires seront atteints grâce à la construction/réhabilitation de sept adductions gravitaires d’eau potable dont quatre ouvrages d'eau sont  à réhabiliter en Zone de santé de Kayna  (AGEP LUOFU, KAMANDI-VUHOYO, KIKUVO et MIGHOBWE/BWATSINGE) et trois sont à aménager en extension à partir des réseaux existants en Zone de santé de Kibirizi (Extension AGEP Kibirizi , Lusogha et Bwalanda). Deux systèmes de collecte d'eau de pluie seront construits aux Centres de santé ciblés. Quatorze analyses bactériologiques dont 7 avant et 7 après exécution des travaux, un sondage sur la quantité d’eau utilisée par personne par jour et sur la bonne utilisation du kit WASH seront réalisés. Il est aussi prévu  la distribution de 2000 kits WASH,  la constitution/redynamisation de  7 comités de gestion d’eau , la formation de 49 membres de comités de gestion des points d'eau,  celle de 178 gardiens des bornes fontaines ainsi que de 30 artisans réparateurs   enfin  la remise de  7 kits de maintenance,
En rapport avec l’assainissement : 4210 bénéficiaires dont 792 hommes, 870 femmes, 1212 garçons et 1336 filles seront atteints grâce à la construction de 36 portes de latrines VIP avec système de lavage des mains (dont 18 portes dans les formations sanitaires (FOSA) et 18 portes  aux écoles)  et l’appui à la construction de 500 latrines familiales dan les ménages. En plus, dans les FOSA ciblées,  6 portes douches, 2 incinérateurs de type Montfort, 2 fosses à placenta, 2 fosses à aiguille munies des broyeurs, 2 fosses à cendre  et 2 clôtures sur les zones à déchets seront construites. 364 membres de comités d’assainissement, 15 membres des comités de santé et 36 membres des brigades scolaires seront formés. 5 kits de salubrité seront remis aux comités de santé (3) et aux écoles (2).
En promotion de l'hygiène : 90 leaders locaux seront formés. Une réunion de présentation du projet aux autorités et leaders locaux et deux réunions communautaires seront tenues. Trois campagnes de masse seront réalisées lors de la journée mondiale des droits de la femme, de l'eau et de lutte contre le paludisme.  En vue d'assurer le suivi du projet, une mission d'évaluation externe, deux misions d'évaluation interne, deux enquêtes CAP et une visite à domicile seront réalisées. Un mécanisme communautaire de gestion des plaintes sera mis en place et 165 membres de comités de gestion de plainte formés. Les activités de la présente proposition de projet requiert un budget de 699996.14$ dollars américains et  vont s’étaler sur une durée de 6 mois allant du 1er février au 31 juillet 2023.