Community-Led Accelerated Water Sanitation and Hygiene in Ethiopia phase III Vesihuolto- sanitaatio ja hygieniahanke vaihe III COWASH (Community-led Accelerated Water Sanitation and Hygiene ProjectI) increases the availability of safe water and sanitation in rural areas of Ethiopia. The aimed long term impact is to improve the health of the population. The project is based on comm
unity led approach: The villages are themselves in charge of the management of the building of thier water points. Institutional WASH is targeted to schools and health facilities. Project phase III has so far constructed 4834 community water supplies servi
ng now more 848092 rural people. When the Phase III started 47.5 % of health facilities of the project woredas were having access to improved latrine now the figure has increased to 62.6%. Construction of 250 school water supplies serve more than 126247 st
udents teachers and administrative staff. Project phase III constructed school latrines serve over 93914 students teachers and administrative staff. The project also makes specific efforts to support and empower women girls and persons with disabilities. T
he ongoing third phase of the COWASH started in 2016 and was initially planned for summer 2019. Extension of the project was needed until end of June 2020 with an additional funding of 700000 euros. During the extension period the focus has been sustainabi
lity: The experiences and lessons learnt are being documented and specific efforts are made to support sanitation. For the extension period there was no extra funds available for the regions moreover it was well known that the extra TA support is not suffi
cient to cover the expenses for the TA staff until the end of Phase III instead majority of the extensions were made only until February 2020. In order to ensure adequate level of TA support until the end of the Phase III also paving way for the planned Ph
ase IV additional 100000 eur is needed for the TA support. To maintain and continue the project activities in the regions additional allocation of 500000 eur is requested to be divided as following: Tigray 100000 eur Amhara 200000 eur SNNR 100000 eur and O
romia 100000 eur. Only Benishangul Gumuz will not need more funds. COWASH III (Community-led Accelerated Water Sanitation and Hygiene Project) vesihuolto- sanitaatio- ja hygieniahankkeen tavoitteena on puhtaan veden saatavuuden ja sanitaation lisääminen Etiopian maaseudulla ja sitä kautta väestön terveydentilan paran
taminen. Hankkeessa on käytössä yhteisöjohtoinen toimintamalli CMP (community managed project approach) jossa kyläläiset itse vastaavat vesihankkeen hallinnasta toteutuksesta ja huoltotoiminnasta. COWASH III-hankkeen tavoitteet on asetettu Etiopian k
asvu- ja muutossuunnitelman (GTP II) ja kansallisen vesiohjelman One Wash National Plan (OWNP II) sekä kestävän kehityksen tavoitteiden 6.1 ja 6.2 mukaisesti. Hankkeen IV-vaihe oli tarkoitus alkaa heinäkuussa 2020 mutta korona-pandemian alkaessa suunni
ttelutyö viivästyi. Hankkeeseen toivottiin Etiopian puolelta jatkokautta etenkin tilanteessa jossa vesi- sanitaatio- ja hygieniatoiminnalla (WASH) on terveyssektorin ohella kriittisin rooli väestön suojelemisessa korona-pandemialta. III-vaiheen jatko k
esä-joulukuulle 2020 sisältää siten räätälöityjä aktiviteetteja koronan vastaisiin toimenpiteisiin ml. humanitaarista toimintaa sekä kriisinsietokyvyn rakentamista pandemiaa vastaan hankkeen nykyisillä toiminta-alueilla Amharan Tigrayn Oromian B
enishangul Gumuzin ja SNNPR:n osavaltioissa. Suunnitellut aktiviteetit terveys- karanteeni- ja eristyskeskuksissa ja yhteisöissä vaikuttavat suoraan pandemian torjuntaan. Toiminnassa noudatetaan kansallisen hätätilan säädöksiä ja rajoituksia sekä 
osavaltioiden mahdollisesti asettamia säädöksiä. Jatkokaudella pidettäisiin yllä myös hankkeen ns. perustoimintoja eli vesi- ja sanitaatiopisteitä rakennetaan sekä yhteisöissä että instituutioissa ml. kouluissa ja terveysasemilla nämäkin kont
ribuoivat pandemian vastaisessa työssä. Hankkeen kautta parannetaan myös naisten nuorten tyttöjen ja vammaisten asemaa ja näiden ryhmien erityistarpeet otetaan huomioon pandemiaan vastatessa sekä hankkeen aktiviteettien suunnittelussa.