Makambako-Songea credit Makambako-Songea kredit Hänvisning görs till GD:s beslut 2008-006268 daterat 2008-12-10, där Sverige beslutade bidra med 500 miljoner kronor. Insatsen omfattar två delar;

a ) utbyggnaden av nationella elnätet (transmissionsledning) som finansieras genom en U-kredit på 210 miljoner kronor. Delinstatsen regleras genom ett kreditavtal mellan AB Svensk Exportkredit  och Tanzanias regering. Transmissionslinjen ansluter Songea till nationella elnätet i Makambako. Systemet ger bland annat el för att ersätta ett 7 MW/tim (ca. 61320 MW/år) dieselkraftverk i Songea och därmed minska koldioxidutsläppen. Det ger också kapacitet för expansion av distributionssystemen i regionen och därmed tillgång till el. 
b ) ett landsbygdsdistributionssystem som regleras genom ett projektavtal mellan Sida och tanzanska regeringen. Distributionssystemet finansieras medelst en gåva på 290 miljoner kronor. Systemet är avsett ge landsbygden och städerna i södra Tanzania tillgång till el. Insatsen beräknas ge upphov till ungefär 27 000 nya anslutningar.

På grund av ökade behov av elektricitet som resultat av bland annat befolkningstillväxt och utökad jordbruksaktivitet i regionen samt planerad nyinstallation av kraftverk som ska kopplas till transmissionslinjen, har Tanzanias regering bett om utökad transmissionskapacitet, från 132 kV till 220 kV. Uppgraderingen beräknas kosta ca. 13 miljoner USD. Samtidigt har projektkostnaderna ökat på grund av ökade internationella priser för råvaror jämfört med gällande priser när projektets kostnadsberäkning skedde (2006). Den beräknade kostnadsökningen uppgår till  20 miljoner US Dollar (ca 132 MSEK ), med reference till Ministry of Finance brev Nr CDA.18/541/01 daterat 22 april 2013. Reference being made to the DG 's decision 2008-006268 dated 2008-12-10 , where Sweden decided to contribute with 500 million kronor. The project consists of two parts: a) 220 kV transmission line connecting Songea to national grid in Makambako. The system provides electricity to replace 7 MW/hr diesel power plant in Songea , thereby reducing carbon emissions. It also provides the capacity for expansion of distribution systems in the region, and b) rural distribution system. The system intends to provide the rural and urban areas in southern Tanzania with sustainable access to electricity . Approximately 27 000 new connections are expected to result from the project.
The contribution includes a 132 kV transmission line financed through a concessionary credit of 210 million and a distribution system that is funded by a grant of SEK 290 million.

Due to the increasing socio - economic aktivities coupled with population growth and increased agricultural activity in the region and the planned installation of new power plants to be connected to the transmission line , Tanzania has decided to increase the transmission line capacity, from 132 kV to 220 kV. Meanwhile, the project costs have increased due to higher international prices for raw materials compared to the prices when the project's cost estimate was made (2006) . The estimated cost increase amounts to $ 20 million (about 132 million SEK), with reference to Ministry of Finance letter No. CDA.18/541/01 dated 22 April 2013. The major objective of the project was to extend TANESCOs electricity network in order to provide electricity to commercial business activities, fresh water pumping, secondary schools, medical services, streetlights, residential houses, etc, within the project area. The project aimed to provide and improve supply of electricity to economic centers, social and welfare utilities and households in rural villages, peri-urban areas and towns in Njombe and Ruvuma regions in Tanzania