Improving the electric power supply reliability in Dar es Salaam Dar es Salaamin sähköverkon perusparannushanke The objective of the project is to support sustainable economic and social development in Tanzania by strengthening the power distribution network in Dar es Salaam through rehabilitation and provision of a SCADA system. The project will improve the reliabi
lity of power supply and reduce technical losses in the power distribution network. The distribution network is overloaded and over-aged which increases losses and leads to constant operational shutdowns. Without well operating power supply the development
 prospects of the private sector remain weak which will have a negative impact on the national economy. The reliability of power supply will have impact on the operations of the companies and industries public sector institutions (schools hospitals and hea
lth centers) and on daily lives of individuals. One important beneficiary group are small entrepreneurs many of which are women. Inefficient power distribution with an obsolete system that causes constant power cuts is also harmful to the environment. Tane
sco (Tanzanian governments power supply company) is in charge of the project. Hifab Oy provides consultancy services for  the design and supervision of the contract works and Eltel Group Oy is the contractor. The projects planning phase started in 2010 and
 contract work in 2013. The contract work is delayed. It is estimated to be completed by the end of April 2016.  Major part of equipment and materials have been delivered to Tanzania. The new substation and control center buildings and equipment are pendin
g finalization. Commissioning of the SCADA/DMS system is under completion.  Most of the underground cables have been installed. Tanescos personnel has been trained for the tasks of the substations and centralized power system control. The remaining works i
nclude finalization of the buildings completion of the installation and commissioning of  the equipment and cables. The training of Tanesco personnel will continue till the completion of the contract.Finlands financial contribution of the original budget o
f the project is 265 million . For the completion of the project  there is need for additional financing out of which Finland s share is 02 million .Additional financing will be used for the supervision of the contract works training of the local personnel
 and additional variations of the contract work. Hankkeen tavoitteena on tukea kestävää taloudellista ja yhteiskunnallista kehitystä Tansaniassa  vahvistamalla Dar es Salaamin sähköverkkoa perusparannustöiden ja sähkönjakelujärjestelmän keskitetyn valvonnan ja ohjauksen avulla (SCADA). Hanke p
arantaa sähkön toimitusvarmuutta ja vähentää sähköverkon häviöitä. Pääkaupungin jakeluverkkojen laitteet ovat ylikuormitettuja ja yli-ikäisiä mikä lisää häviöitä ja johtaa toistuviin käyttökeskeytyksiin. Ilman toimivaa sähkönjakelua
 yksityissektorin kehitysnäkymät ovat heikot mikä vaikuttaa negatiivisesti koko kansantalouden kehitykseen. Sähkön toimitusvarmuuden paraneminen vaikuttaa yritysten ja teollisuuslaitosten toimintaedellytyksiin julkisten laitosten kuten koulujen sairaa
loiden ja terveyskeskusten toimintaan sekä yksittäisten ihmisten arkeen ja elinoloihin. Yksi keskeinen hyödynsaajaryhmä ovat pienyrittäjät joista merkittävä osa on naisia. Sähkön siirtäminen tehottomasti vanhanaikaisella jakelujärjestelmällä 
ja sähkökatkoksia aiheuttavin puutteellisin siirtoyhteyksin on myös ympäristön kannalta haitallista.  Hankkeen toimeenpanosta vastaa Tansanian valtiollinen sähköyhtiö Tanesco. Hifab Oy toimii hankkeen suunnittelu- ja valvontakonsulttina ja Eltel Gr
oup Oy urakoitsijana. Hankkeen suunnitteluvaihe alkoi 2010 ja urakkatyö 2013. Urakan toimeenpano on edelleen viivästynyt. Se saataneen päätökseen v. 2016 huhtikuuhun mennessä.  Urakan laitteet ja materiaalit on pääosin toimitettu Tansaniaan. Uudet 
sähköasema- ja keskusvalvomorakennukset laiteasennuksineen ovat lähes valmiita. Keskusvalvomojärjestelmän eli SCADA/DMS järjestelmän käyttöönottoa viimeistellään. Maakaapelit on saatu pääosin asennettua. Ilmajohto-osuuden suunnittelu on loppu
vaiheessa. Tanescon henkilökuntaa on koulutettu sähköasemien ja keskitetyn käytönvalvonnan tehtäviin.  Loppuvaiheen työt sisältävät rakennuksien viimeistelyn laitteiden ja kaapeleiden asennuksen  viimeistelyn ja käyttöönoton. Tanescon henkilö
kunnan koulutus jatkuu urakan valmistumiseen saakka. Hankkeen alkuperäisestä kokonaisrahoituksesta Suomen osuus on 265 milj.?. Hankkeen loppuunsaattamiseksi tarvitaan lisärahoitusta josta Suomen osuus on 02 milj.?. Lisärahoitus käytetään urakan valv
ontaan ja paikallisten kouluttamiseen sekä urakan vaatimiin muutostöihin