Rétablissement de l'accès humanitaire par le desenclavement des axes prioritaires du sud-est de la RCA (Basse-Kotto, Mbomou) Le projet vise au désenclavement des zones du sud-est de la RCA (Basse-Kotto et Mbomou) par la réhabilitation et remise en état des infrastructures de transport, pour permettre l’accessibilité des organisations humanitaires aux populations les plus vulnérables.
Ce projet se déroulement en 2 étapes. La première sera une phase d’évaluations des axes permettant d’identifier et répertorier les « points chauds ». Ces évaluations viseront en priorité les points chauds remontés par les acteurs dans les zones et impactant directement l’accès humanitaire. Elles porteront sur les aspects physiques des infrastructures de transport, le contexte sécuritaire et l’environnement social. L’ensemble des données évaluées seront intégrés dans une base de données qui sera partagé au cluster logistique qui, au travers d’un comité de coordination, priorisera et validera les interventions. 
Cette première phase permettra également de définir précisément les différentes méthodologies d’action telle que sur la méthodologie THIMO, la sélection des bénéficiaires, les méthodologies de payement adaptée (d’un point de vue sécuritaire pour les équipes et les populations)  et la mise en place des mécanismes de gestion des plaintes.
L’agenda de cette phase d’étude (novembre et décembre 2019) correspond à la fin de la saison des pluies, période propice pour identifier clairement l’état de dégradation de la chaussée et période qui ne permet pas de commencer des travaux in situ. 
Une fois les interventions priorisées par la coordination en fonction des stratégies de réponse humanitaires et des besoins des organisations, 2 équipes composées chacune d’1 chef de chantier, d’1 logisticien projet, d’1 mobilisateur communautaire et d’1 agent de liaison sécurité interviendront parallèlement pour la réalisation des travaux de réhabilitation.
10 interventions sont prévues sur le projet avec une estimation de 3 semaines d’activité par intervention et les travaux seront réalisés au travers de la méthodologie THIMO (Très Haute Intensité de Main d’œuvre).

1 intervention se déroulera de la façon suivante :

-Déploiement de l’équipe sur la zone d’intervention 

-Médiation communautaire :
     o	Identification de 2 relais communautaires journalier issus de la communauté pour assurer la médiation sous l’encadrement du mobilisateur communautaire 
     o	Organisation d’une large réunion réunissant toutes la communauté pour explication du projet et de ses modalités (THIMO, sélection des bénéficiaires, déroulement des travaux 
     o	Création d’un comité d’entretien pour le maintien des infrastructures réhabilitées après la fin des travaux 
     o	Sélection des journaliers pour les travaux selon la méthodologie THIMO défini pour la zone et selon la cadre de RCA (guide THIMO RCA 3ième édition).

-Organisation logistique du chantier par le logisticien chantier :
     o	Supervision de l’extraction des matières premières dans les carrières (moellons, sable, latérite…)  
     o	Gestion du camion bennes 10 tonnes (transport outils, matière première, matériaux…) 
     o	Organisation général du chantier.

-Travaux de réhabilitation de remise à niveau de l’infrastructure de transport :
     o	Les travaux seront essentiellement axés sur de la remise à niveau de l’état de la route (les ouvrages de franchissement étant pris en charge par l’ONG Acted sur la zone) en ciblant les dégradations notoire sur le corps de chaussée (bourbiers,  traverses, ravinements, ornières et nid de poule).

- Finalisation de l’intervention
   o Restitution officielle des axes réhabilités aux communautés par l’intermédiaire des autorités sur place
   o Don de matériel aux Comités

-Réalisation de Post Intervention Monitoring (PIM) :
     o	2 à 3 semaines après les interventions une équipe MEAL se rendra sur place pour réaliser un monitoring post activité sur les populations ayant participées aux travaux 
     o	Une enquête en ligne sera soumise aux organisations humanitaires inte