WWF EU own contribution Uganda 2019-2020 WWF EU-egeninsats Uganda 2019-2020 Världsnaturfonden WWF har ansökt om finansiering av egeninsats om 2 570 000 SEK för EU-projektet "Scaling-up rural electrification using innovative solar photovoltaic distribution models" under åren 2019-2020 i Uganda. Insatsen har EU-kommissionens referensnummer Europe Aid/133481/C/ACT/Multi.

Projektet inleddes officiellt den 16 december 2014, efter att WWF International tecknat avtal om 5 777 539 EUR med Europeiska Unionen. EU-bidraget var begränsat till 74,71 % av de beräknade totala kostnaderna av projektet (4 286 248,3 EUR) och 25,29 % av det totala bidragsbeloppet (1 451 023,8 EUR) skulle täckas av medfinansiering.

På grund av oförutsedda startfördröjningar (till följd av problem med medfinansiering) började det faktiska genomförandet av projektet i december 2015, ett år efter undertecknandet av bidragsavtalet. Detta påverkade implementeringen av planerade projektaktiviteter inom den ursprungliga projektperioden. Dessutom uppstod ett antal utmaningar som resulterade i ytterligare förseningar när projektets genomförande påbörjades.

För att hantera de utmaningar som uppstod var det därför nödvändigt att förlänga tiden för genomförandet av projektet med 18 månader. Den kostnadsfria förlängningen på 18 månader godkändes av EU genom tilläggsavtal nr 2. Projektet står däremot fortfarande inför medfinansieringsutmaningar vilket har skapat ett behov av ytterligare bidragsfinansiering för att uppfylla EU:s krav. Världsnaturfonden WWF söker därför Sida-finansiering om 2 570 000 SEK för att uppnå EU:s krav på samfinansiering av 25,29% av projektkostnaderna. Att möta detta medfinansieringsmål gör det möjligt för projektet att upphandla de återstående 10 000 solsystemen för distribution till hushåll och uppnå målen om förbättrad försörjning, hälsa och utbildning bland landsbygdssamhällen i Uganda.

Insatsen ska bidra med modern, prisvärd och hållbar energi genom implementering av solenergi till förmån för kvinnor, män och ungdomar i Alberine Graben. Projektet kommer minska mängden svart kol, vilket är en bidragande faktor till klimatförändringar och människors ohälsa. Genom att installera solpaneler i 51 sociala institutioner såsom skolor och hälsocenter kommer insatsen bidra till att förbättra de tjänster som tillhandahålls via dessa institutioner, vilket i förlängningen leder till minskad barndödlighet, förbättrad mödrahälsa och förbättrad utbildning. 

Insatsen har följande målområden:

Stärka kapaciteten hos 62 samhällsbaserade organisationer (CBOs) att distribuera, installera och hantera solenergiteknik;
Distribuera 15 000 solenergisystem i landsbygdshushåll i 20 distrikt i Albertine Graben;
Installera solenergisystem i 31 skolor och 20 hälsocenter Kasese-, Arua- och Masinidi-diskrikten;
Installera solpaneler med kapacitet för 1800 hushåll och 200 småskaliga företag (t.ex. barer, restauranger, frisörsalonger och telefonladdningscentraler). 

Insatsen har en total budget på 5 737 539 EUR, vilket motsvarar cirka 60 429 299 SEK. Sökt stöd från Sida är 2 570 000, vilket motsvarar cirka 4,25 procent av den totala budgeten. Världsnaturfonden WWF has applied to Sida for funding of 2 570 000 SEK to carry out the EU-project "Scaling-up rural electrification using innovative solar photovoltaic distribution models" during the period 2019-2020 in Uganda. The contribution has the EU commission reference number Europe Aid/133481/C/ACT/Multi.

The project officially started on 16th December 2014, after WWF International signed the grant contract agreement of total eligible costs estimated at EUR 5,737,539.73 with the European Union (EU). The EU grant was limited to 74.71% of the estimated total eligible costs of the project, that is, EUR 4,286,248.73 and 25.29% of the total grant amount, that is, EUR 1,451,023.8 was to be covered from co-financing.

Due to unforeseen start-up delays (due to challenges in secruing the co-financing of the project) the actual implementation of project activities commenced in December 2015, a year after the signature of the Grant Contract. This impacted timely delivery of all planned project activities within the original project time frame. In addition, once the implementation of the project started, the project encountered a number of challenges resulting in further delays. 

Therefore, in order to address the challenges encountered, there was need for extension of time of implementation of the action by 18 months. This no cost extension of 18 months was approved by the EU by grant contract addendum 2. In addition, the project is still facing co-financing challenges that have created the need for additional grant co-funding in order to meet EU requirements. Världsnaturfonden WWF therefore seeks Sida funding of 2 570 000 SEK to achieve the EU requirement of raising co-financing of 25.29% of the project costs. Meeting this co-financing target will enable the project to procure the remaining 10,000 solar home systems for distribution to households and ensure the project achieves its targets of improving livelihoods, health and education facilities for rural communities in Uganda.

The project will contribute to improving access to modern, affordable and sustainable energy via the replacement of kerosene lamps with solar PV systems for the benefit of the rural women, men and youth in the Albertine Graben. The project will reduce the amount of black carbon generated which is a key contributor to climate change and which adversely impacts on human health. The project has also installed larger solar PV systems in 51 social institutions such as health centres and schools and thereby contributing to improving key services provided by these institutions and also contributing to reducing child mortality and maternal health problems and improving education services.

The project aims at achieving the following targets:

Strengthen capacity of 62 community-based organisations (CBOs) to distribute, install and manage solar PV technology;
Distribute 15,000 solar PV home systems (SHS) to rural households in 20 districts of the Albertine Graben;
Install institutional PV solar systems in 31 schools and 20 health centres in Kasese, Arua and Masindi Districts;
Install solar mini-grids for communities with capacity to connect up to 1,800 households and 200 small businesses (bars, restaurants, hair salons, phone charging booths etc.).

The contribution's total budget is 5 737 539 EUR, corresponding to approximately 60 429 299 SEK. The requested support from Sida is 2 570 000 SEK, which corresponds to 4,25 per cent of the total budget. Insatsens övergripande mål:

År 2025 har försörjningen på landsbygden förbättrats och utsläppen av växthusgaser har minskat genom omfattande tillgång till rena och förnybara energikällor i Uganda. Genom detta mål förväntas de tillvägagångssätt som genomförts i delstaten Kasese utvidgas till andra delar av Uganda så att fler landsbygdsområden har tillgång till ren, förnybar och hållbar el som bidrar till att förbättra affärsutveckling, utbildning och försörjning generellt. 

Insatsens specifika mål:

Vid slutet av projektet har landbygdssamhällen i Kasese-distriktet och ytterligare distrikt i Uganda implementerat solenergi i hemmet, inom institutioner som t.ex. skolor och hälsocenter samt för produktiv användning. Implementeringen av solenergi har bidragit till lokal ekonomisk utveckling och en minskning av både hälsoproblem och växthusgaser.