ساخت اتاق جدید

اتاقی جدید در خانه ی شمااز میان تمام پروژه‌های بازسازی خانه، هیچ‌کدام پیچیده‌تر یا گران ‌تر از ساختن یک اتاق کامل نیست که پلان واقعی خانه را با حفر و نصب فونداسیون، سپس قاب بندی و تکمیل فضای زندگی جدید تغییر دهد. در برخی موارد، این می تواند به اندازه یا بیشتر از هزینه اصلی خانه باشد.قبل از اینکه بازسازی را شروع کنیدمصالح ساختمانی خاص و ابزار مورد نیاز برای کار با آنها از پروژه ای به پروژه دیگر متفاوت است، اما به عنوان یک قاعده کلی، الحاقات خانه شامل اکثر (اگر نه همه) عناصر مشابهی است که ساخت یک خانه جدید به آن نیاز دارد. می‌توان ده‌ها ماده و ابزار را در ساختن یک اتاق بزرگ مورد استفاده قرار داد، از تجهیزات حفاری اصلی و ابزار بتونی گرفته تا لکه‌ها و لاک‌هایی که برای تکمیل کارهای چوبی و کابینت استفاده می‌شوند.برای پروژه اضافه کردن اتاق خود آماده باشید که زمان زیادی را صرف می کند. در حالی که زمان واقعی کار ممکن است تنها دو تا چهار هفته از روزهای کاری هشت ساعته در دستان پیمانکاران ماهر طول بکشد، معمولاً زمان توقف زیادی بین فازها وجود دارد زیرا پروژه در انتظار ورود بازرسان یا پیمانکار فرعی بعدی است. غیر معمول نیست که یک اتاق بزرگ که در اواخر بهار شروع شده است، در پاییز به اتمام برسد. زمان مورد نیاز تا حد زیادی به در دسترس بودن نیروی کار در منطقه شما بستگی دارد.کارهایی که قبل بازسازی باید انجام شودبودجه و محدوده را تعیین کنیدتامین مالی مطمئنیک پیمانکار عمومی را انتخاب کنیدکار با یک معمار (در صورت لزوم)در حالی که برخی از پیمانکاران می توانند الحاقیه شما را طراحی کنند یا می توانند بر اساس نقشه های ساختمانی سهام کار کنند، در بسیاری از موارد بهترین کار این است که یک معمار استخدام کنید.مجوزها را دریافت کنید و خانه را آماده کنیدپیمانکار شما مجوزها را دریافت می کند و باید مجوزهای تایید شده را محفوظ نگه دارد تا در زمان بازدید بازرسان مراحل پیش رفته نشان آن ها داده شود.بازسازی خانهکارهای بازسازی خانه بعد از مجوزبنیاد را بسازیدساختار را قاب کنیدبه محض اینکه بتن فونداسیون سخت شد، کف، دیوارها و سقف قاب بندی می شود. هنگامی کارگران شما با تجربه کار را انجام می دهند، این می تواند با سرعت شگفت انگیزی اتفاق بیفتد. یک روز، از سر کار به خانه می آیید و متوجه می شوید که کل اسکلت اعضای کادربندی ظاهر شده است.قاب‌بندی خیلی سریع اتفاق می‌افتد، اغلب در عرض یک یا دو روز، زیرا نیاز فوری به پوشاندن سازه برای محافظت از آب و هوا وجود دارد. پوشش و سقف را اضافه کنیدروکش دیوار و سقف و به دنبال آن روکش خانه، کاغذ سقف و زونا به سرعت کار قاب بندی را دنبال می کند. هدف این است که به سازه معیار خوبی از ضد آب و هوا داده شود و به کارگران اجازه داده شود تا کار خود را در پناهگاه ادامه دهند.در ساخت‌وسازهای امروزی، با یک لایه فایبرگلاس که به عنوان روکش خانه شناخته می‌شود، پوشانده می‌شوند.با تکمیل سقف‌سازی، به نظر می‌رسد که پروژه با سرعتی سریع پیش می‌رود، اگرچه آنچه در ادامه می‌آید اغلب زمان زیادی می‌برد.پنجره ها و درب ها را نصب کنیدپنجره ها و درهای جدید درست بعد از پشت بام نصب می شوند - یا گاهی اوقات به طور همزمان. این ساختار را دکمه می دهد و آن را برای کارهای بعدی در برابر آب و هوا نگه می دارد. متخصصان ساخت و ساز ساختمان را به عنوان "خشک شدن" پس از این مرحله توصیف می کنند، به این معنی که فضای داخلی از عناصر محافظت می شود.راف در برق، لوله کشی و تهویه مطبوعخدمات مهم، مانند برق، لوله کشی، و گرمایش/سرمایش "خشن" هستند، به این معنی که عناصر پشت صحنه مانند لوله ها، سیم کشی ها و کانال کشی نصب می شوند در حالی که دیوارها، کف ها و سقف ها هنوز در قاب اولیه خود هستند. شرایط، با نمایان شدن اعضای قاب.زمانی که این پیمانکاران فرعی - برق‌کارها، لوله‌کش‌ها و تکنسین‌های تهویه مطبوع - وارد می‌شوند، طبیعی است که سرعت پروژه کاهش یابد، اما این مشاغل معمولاً به سرعت کار می‌کنند و اغلب کار خود را در یک یا دو روز کامل می‌کنند. مشکلات واقعی معمولاً با انتظار بازرسان شهری برای بازرسی و تأیید کار همراه است. این سیستم ها قبل از انجام هرگونه کار اضافی بر روی دیوارها، کف ها و سقف ها نیاز به بازرسی و تایید دارند.عایق و دیوار خشک را اضافه کنیدبا افزودن عایق و دیوار خشک پس از اتمام بازرسی های مکانیکی، پروژه شروع به شبیه سازی یک ساختار واقعی می کند. عایق ممکن است یک یا چند نوع مختلف باشد، از چوب های فایبرگلاس استاندارد گرفته تا فوم اسپری شده و سلولز دمیده شده. دیوارکشی یک فرآیند چند مرحله‌ای است: آویزان کردن ورق‌ها، "گل‌کردن" درزها با ترکیب دیوار خشک مرطوب، اجازه دادن به خشک شدن آن ترکیب و سپس سنباده زدن درزها.داخلی را تمام کنیدمرحله بعدی نصب کفپوش و کابینت و رنگ آمیزی سقف و دیوار است. هر یک از این وظایف می تواند اول باشد، و ترتیب اغلب بر اساس در دسترس بودن برنامه تعیین می شود. پیمانکاران رنگ آمیزی در نقاشی تمیز پس از نصب کفپوش باتجربه هستند، اما تریم کاری پس از رنگ آمیزی دیوارها نصب آسان تر است. با پروژه های کوچک، رنگ آمیزی و کف سازی اغلب توسط نجاران تکمیل می شود، اگرچه کارهای بزرگ ممکن است به پیمانکاران فرعی کفپوش و رنگ آمیزی نیاز داشته باشد.نصب درهای ورودی داخلی، قرنیزها، تزئینات پنجره و درب، قالب های تاج و سایر تزئینات معمولاً توسط نجارهای پایانی انجام می شود که در این کار تخصص دارند، اگرچه برخی از نجارهای عمومی در قاب بندی و پایان کار به همان اندازه مهارت دارند.منزل شما آماده ی تحویل و استفاده می شوندنکته ی بسیار مهم در اضافه کردن یک اتاق اضافه در خانه دریافت مجوز ها می باشد.منبع: شرکت بازسازی خانه بازسازی پرگاس