ساختار شکست پروژه یا WBS

امروز می‌خواهیم دبلیو بی اس یعنی ساختار شکست پروژه را با هم بررسی کنیمساختار شکست پروژه یا WBS چیست ؟ساختار شکست پروژه به این معناست که ما فعالیت های اصلی پروژه را باید به تعداد افعالی کوچکتر تبدیل کنیمزمانی که قرار هست ما ساختار شکست پروژه را تهیه کنیم باید به این مورد توجه کنیم که حتماً با هماهنگی اعضای پروژه این ساختار شکست تهیه شودبا هماهنگی سرپرست کارگاه مدیر پروژه و مدیر واحد اجرا از تمام این عوامل را بخواهیم که در تهیه ساختار شکست به ما کمک کندالبته یکی از مهمترین موارد ها این هست که ما باید در نظر بگیریم که قرارداد پروژه ما به چه شکل است و به چه شکل تنظیم شدهکسی که قرار است ساختار شکست را تهیه کند ابتدا باید قرارداد پروژه را کامل مطالعه کند و بداند که این قرارداد از چه بخش هایی تشکیل شده و چه بخش هایی را باید در ساختار شکستمان در نظر بگیریمسطر اصلی پروژه ما میتواند از چند بخش تشکیل شود این چند بخش میتواند شامل تجهیز کارگاه طراحی تامین و اجرا باشد و به نسبت هر پروژه ممکن است که این سطرها متفاوت باشد بستگی به همان قراردادی داره که راجع به آن صحبت کردیممثالی از ساختار شکست پروژهفرض کنید در پروژه شما فقط بخش اجرا را به عهده داشته باشید بنابراین سطح اصلی و اول شما بخش اجرا میشود اما من کامل ترین بخش را دارم براتون توضیح میدم که شامل ۴ تا بخش تجهیزات جراحی ترمیم و اجرا هستش مواردی که رو به بخش های کوچکتر تبدیل شوند کنیم اولین بخش مان تجهیز کارگاه بود و می خواهم این بخش را بررس کنیمهر چیز کارگاه میتواند شامل دو بخش باشد :تجهیزات اولیهتجهیز مستمراین دو بخش میتواند جزء سطر دوم WBS ما باشد حال ما از سطح دوم باید به سطح سوم برسیم یعنی اینکه این دو بخش را به بخش های کوچکتر تقسیم کنیمهم چنین بخوانید انواع بار های وارد بر سازهتجهیزات اولیهدرباره این که تجهیزات اولیه میتواند شامل چه فعالیت‌هایی باشد اولین نکته شامل تامین و تجهیز محل سکونت برای کارمند ها باشه این را میدانیم که به هر حال برای هر پروژه ای که قصد شروع دارد باید محلی در نظر گرفته شود تا اینکه افراد پیمانکار در طول انجام کار مستقر باشند و کارهای دفتری و حتی برای استراحت از آن استفاده کنندتامین و تجهیز محل سکونت کارگران بحثی بسیار مهم است و می دانیم که معمولاً کارگر هایی در پروژه ها مشغول می‌شوند نیاز به این دارند که محلی برای اسکان داشته باشند و به قولی روز و شب شان را آنجا میگذراننداین تامین و تجهیز باید به گونه‌ای باشد که مناسب باشد هم برای کارمند ها و هم برای کارگرهایکی از بخش های تجهیز اولیه ایمنی کارگاه می باشد که ما باید تمامی تمهیداتی که لازم است برای پروژه اتخاذ شود را در نظر بگیریم تا اینکه ایمنی فراهم باشدیکی دیگر از بخش هایی که باید در بخش تجهیزات اولیه در نظر بگیریم بخش انبار و دپو ها استمیدانید که در هر پروژه همیشه باید محلی وجود داشته باشد که یک سری تجهیزات انبار شوند و به گونه‌ای باشند که ایمنی شان فراهم باشد و در حین کار و پروژه هم بتوانیم به یکسری از مصالحمان دسترسی داشته باشیم و در واقع منجر به تاخیر در پروژه و درنتیجه منجر به تداخل کاری با سایر فعالیت هایمان نشودبستر سازی و محوطه سازی یکی از بخش های تشخیص اولیه محسوب میشود که باید داخل پروژه نصب و اجرا کنیمتجهیزات مستمرقسمت بعدی قسمت تجهیز مستمر می باشد که حال این بخش را باید خرد کنیم :تامین لباس کار کفش و کلاه و تجهیزات ایمنی که برای کارگر ها باید فراهم کنیمتامین غذایی که برای کارگرها چه برای بخش اداری و الباقی هستش تجهیز مستمر میتوانیم در نظر بگیریمعملیاتی مثل داربست بندی اطراف محوطهآب کارگاه و کارگاه و حتی شبکه های مخابراتیبخش سوخت‌رسانی که معمولاً درجه خروجی برای دیزل ژنراتورهای مورد نیاز به سوخت نیاز داریم که این مورد را هم می توانیم تجهیز مستمر در نظر بگیریمتمام موارد بالا را میتوانیم تجهیز مستمر در نظر بگیریماگر طراح سازه هستید و یا اگر از بخش طراحی نقشه های معماری طراحی نقشه های سازه ای طراحی نقشه های الکتریکال و مکانیکال و حتی طراحی پایپینگ و غیره به عهده شما بود باید تمامی موارد زیر مجموعه طراحی در نظر بگیریم اما باز می‌توانیم به بخش‌های کوچک‌تری تقسیم کنیم برای مثال :برای زیرمجموعه های آن ها می‌توانیم بخشی تحت عنوان تهیه نقشه های اولیهبخشی را بابت تایید اولیه کارفرمابخشی را بابت ارسال نسخه نهایی نقشه هادر نهایت هم بخشی را در نظر بگیریم که قرار هست کارفرما تایید نهایی نقشه ها را به ما ابلاغ بکندهم چنین بخوانید انواع سقف های ساختمانی (اجرا ، مزایا و معایب)در کل به این قضیه می رسیم که در ساختار شکست ما باید فعالیت های بزرگمان را خرد کنیم و به فعالیت‌های کوچکتر تقسیم کنیم تا جایی که قابل قبول برای عوامل بالاتر باشد