V Ignaline (Litva) je súčasťou konštrukcie reaktora veľké grafitové jadro. Jeho vyradenie z prevádzky predstavuje prvú výzvu svojho druhu a podľa plánu bude trvať do roku 2038. Proces vyraďovania je preto v ranom štádiu: v súčasnosti sa vyhoreté palivové kazety bezpečne ukladajú do nového špecializovaného zariadenia. Očakáva sa, že presun bude trvať do júla 2022. Medzitým sa vykonávajú prípravy na demontáž aktívnych zón reaktora. Cieľom dôkladného procesu identifikácie a posudzovania dostupných možností (naplánovaného na rok 2022) je zmierniť súvisiace riziká.

V Bohuniciach (Slovensko) sa vyradenie z prevádzky plánuje ukončiť do roku 2025. Demontáž veľkorozmerných komponentov v budove reaktora sa už začala. Subjekt vykonávajúci vyraďovanie z prevádzky už v danej lokalite rozrezal dve tlakové nádoby, odstránil všetkých 12 parogenerátorov (každý z nich bol vyrobený zo 145 ton ocele) a prepravil ich do bývalej strojovne na spracovanie a zabalenie. Začali prípravy na oddeľovanie vnútorných častí reaktora pod vodou vo vyhradených dielňach vo vnútri budovy reaktora.

V Litve sa predtým nahromadené finančné prostriedky, ktoré boli určené na vyradenie z prevádzky a nakladanie s odpadom, vyčerpali, a organizácia, ktorá ich spravovala, bola v roku 2019 zrušená. Do budúcnosti sa litovská vláda zaviazala poskytovať finančné prostriedky do konca trvania programu. Tento záväzok sa zohľadňuje v tabuľke 1 .

Do júla 2019 bolo z budovy reaktora odstránených všetkých 12 parogenerátorov (každý z nich váži bol vyrobený zo 145 ton ocele) a tie boli prepravené do bývalej strojovne ( obrázok 5 ), kde sa dokončila dielňa na suché rezanie a inštalovalo sa rezacie zariadenie na fragmentáciu generátorov. V druhom polroku 2019 (cieľ: druhý polrok 2019) sa rozrezali tlakové nádoby a začala sa výstavba dvoch dielní na mokré rezanie, v ktorých sa budú pod vodou rozoberať vnútorné časti reaktora.

Pod administratívnym dozorom ministerstva energetiky, je za zariadenia, ktoré sa vyraďujú z prevádzky, a od roku 2019 za úložiská rádioaktívneho odpadu, zodpovedný štátny podnik jadrovej elektrárne Ignalina (INPP).

Odstraňovanie vyhoretých palivových kaziet z budov reaktorov (bloky 1 a 2) sa obnovilo v septembri 2016. Obidva reaktory sú v súčasnosti úplne bez paliva. Zostávajúci obsah bazénov s vyhoretým palivom sa presúva do skladovacích zásobníkov a nakoniec do medziskladu vyhoretého paliva. Do konca roku 2019 bolo viac ako 75 % (cieľ: 69 %) vyhoretých palivových kaziet bezpečne uložených v novom špecializovanom zariadení. Očakáva sa, že presun bude trvať do júla 2022.

Medzitým INPP začala pripravovať odstraňovanie výrazne poškodených palivových článkov a čistenie, vyprázdňovanie a dekontamináciu bazénov s vyhoretým palivom.

Stav v septembri 2016 Stav v septembri 2019

S 50 000 tonami (cieľ: 40 658 ton) materiálu demontovaného zo strojovne sa odstraňovanie a dekontaminácia zariadenia teraz chýlia ku koncu. Budova sa používa na dočasné uskladnenie materiálu, ktorý podlieha schváleniu pred tým, ako sa môže zrušiť regulačná kontrola, a nízkoaktívneho odpadu predtým, ako ho možno presunúť do zariadenia na konečné uloženie.

Demontáž reaktorov jadrovej elektrárne Ignalina predstavuje prvú výzvu svojho druhu: nikdy predtým sa nedemontoval veľký jadrový reaktor s grafitovým jadrom. V prvej fáze (2020 až 2027) odstráni INPP všetko zariadenie okolo šachty reaktora a na nej. Následné odstránenie grafitu zo šachty sa pripravuje spolu s optioneering štúdiou, podrobnou koncepciou uprednostňovaného riešenia a zariadením na dočasné skladovanie ožiareného grafitového odpadu.

Výstavba skládky pre nízkoaktívny odpad bola dokončená a prvá fáza jej zapĺňania je naplánovaná na druhú polovicu roka 2020. Začatie postupu verejného obstarávania na výstavbu podpovrchového úložiska pre nízkoaktívny odpad bolo naplánované na január 2020, ale oneskorí sa z dôvodu nutnosti schválenia technických revízií, aby boli splnené požiadavky týkajúce sa verejného obstarávania. Spolu s týmito dvoma zariadeniami bude mať INPP všetky nástroje, ktoré v rámci plánu vyraďovania z prevádzky potrebuje na nakladanie s rádioaktívnym odpadom, na jeho skladovanie a ukladanie.

V súlade s aktualizovaným základným scenárom plnenia zostáva rok 2038 rokom ukončenia programu. Obrázok 9 uvádza množstvo vykonanej práce (získanej hodnoty) v porovnaní s plánom (základný scenár). Rozpočet pri dokončení (vrátane nepredvídaných okolností) zostáva nezmenený vo výške 3 377 miliónov EUR.

4.4.Projekty v odvetví energetiky

Do roku 2013 sa v rámci programov pomoci prideľovali finančné prostriedky na projekty v odvetví energetiky v súlade so zmluvami o pristúpení príslušných členských štátov a vnútroštátnymi politikami v oblasti energetiky. V posúdení vplyvu vypracovanom pred súčasnými programami (2014 – 2020) sa dospelo k záveru, že dané opatrenia by dosiahli svoje ciele s existujúcim financovaním a mali by sa následne ukončiť. Súčasný program sa preto obmedzuje na vykonávanie plánov vyraďovania z prevádzky a zameriava sa na štruktúry zdrojov a riadenia.

V roku 2019 Komisia dokončila ex post hodnotenie projektov v odvetví energetiky financovaných v rokoch 2007 – 2013. Viac ako 947 miliónov EUR bolo viazaných na podporu 58 projektov zameraných na:

·zmenšenie vplyvov na životné prostredie (vrátane energetickej účinnosti),

·modernizáciu konvenčnej výroby energie,

·reštrukturalizáciu a modernizáciu prenosu a distribúcie elektrickej energie,

·zvýšenie bezpečnosti dodávok a