SCHRIFTELIJKE VRAAG P-3122/01

van Christos Folias (PPE-DE) aan de Commissie

(6 november 2001)

Betreft: Problemen met het beheer van de spoorwegprojecten in Griekenland in het kader van het CB

Volgens berichten in de Griekse pers heeft de bevoegde commissaris in een brief aan de Griekse regering gewezen op de managementproblemen van de Ergose bij de werken aan het spoorwegnet Thriassiosvlakte-Elefsina-Korinthe, de werken tussen Evangelismos en Leptokarya en de elektrificatie van de spoorwegen. Deze problemen betreffen het ontbreken van studies, vertragingen in het tijdschema en overschrijdingen van het budget, opname van middelen zonder dat het werk wordt opgeleverd.

Wat was het tijdschema en het aanvankelijke budget van deze werken?

In hoeverre wordt afgeweken van dit tijdschema en het aanvankelijke budget in de projecten die tot nu toe zijn uitgevoerd met deze middelen?

Zijn er moeilijkheden bij de uitvoering van deze projecten, en zo ja, waarin bestaan deze moeilijkheden en wat denkt de Commissie te doen om deze het hoofd te bieden?

Antwoord van de heer Barnier namens de Commissie

(24 januari 2002)

Wat het spoorwegnet betreft, omvatte het oorspronkelijke project de aanleg van een nieuwe, ongeveer 70 km lange spoorlijn. In 1996 werd besloten dat het project, waarvan de totale kosten 280 miljoen zouden bedragen en dat eind 2000 zou worden voltooid, zou worden medegefinancierd door het Cohesiefonds. Dat besluit werd in juli 1999 gewijzigd omdat de uitvoering van het project vertraging had opgelopen. Het project werd gereduceerd tot 19,8 km voornamelijk ondergronds traject en het herziene budget is toen vastgelegd op 120 miljoen (43 % van de oorspronkelijke kosten). De voltooiingsdatum bleef 31 december 2000.

In maart 2001 werd een nieuwe fase van het project goedgekeurd voor medefinanciering door de Gemeenschap. Het gaat om 50,2 km ondergrondse werken en 70 km grondwerken. Het nieuwe budget werd vastgelegd op 16,5 miljoen en de einddatum werd eind 2005.

Het project omvat ook het baanvak Kakia Skala, waardoor de kosten erg zijn gestegen als gevolg van de strengere bouwvoorschriften in verband met de recentste aardbeving in Athene. De Commissie is voornemens deze extra kosten te cofinancieren.

Project Evagelismos-Leptokarya

Het oorspronkelijke project betrof de aanleg van een nieuwe, ongeveer 35 km lange dubbelspoorlijn. In 1995 werd besloten dat het Cohesiefonds het project (totale kosten 251,4 miljoen) met een tijdschema tot eind 2000 meefinanciert. In december 1999 is het besluit gewijzigd wegens vertragingen bij de uitvoering van het project. Het materiële object werd gereduceerd tot 24 km voornamelijk ondergrondse werken en het herziene budget werd toen vastgelegd op 307 miljoen (122 % van de oorspronkelijke kosten). De voltooiingsdatum bleef 31 december 2000.

In maart 2001 werd een nieuwe fase van het project goedgekeurd voor medefinanciering door de Gemeenschap. Het gaat om 11 km ondergrondse werken en 35 km grondwerken. Het nieuwe budget werd vastgelegd op 105 miljoen en de einddatum werd 31 december 2004.

Project Elektrificatie van Pathe

Het oorspronkelijke project betrof de elektrificatie van de 520 km lange spoorweglijn Pireaus-Athene-Thessaloniki. In 1994 werd beslist dat het project (totale kosten 180 miljoen) met een tijdschema tot eind 2000 door het Cohesiefonds wordt medegefinancierd. In juli 1999 werd het besluit gewijzigd wegens vertragingen in de uitvoering van het project. Het materiële object werd gereduceerd tot de aanpassing van het bestaande seinsysteem en het verrichten van een aantal studies. Het herziene budget werd vastgelegd op 67,5 miljoen (37,5 % van de oorspronkelijke kosten) De voltooiingsdatum bleef 31 december 2000. De medefinanciering voor dit project is geschorst.

Eerder in 2001 heeft de Commissie voor de laatste twee projecten een expertise laten uitvoeren, waarvan de resultaten aan de Griekse autoriteiten zijn meegedeeld. Daarbij is hun ook een gedetailleerde beschrijving gevraagd van het hele PATHE-spoorwegproject (kosten, dienstregeling, technische en functioneringsnormen) voor de periode tot 2008. (Communautair bestek en Cohesiefonds voor de programmeringsperiode 2000-2006). De Griekse autoriteiten hebben aangekondigd dat hun volledige antwoord binnenkort aan de Commissie zal worden toegezonden. De Commissie is voornemens deze zaak te laten volgen door experts, zodat ze een standpunt kan bepalen inzake de voor de projecten toegewezen financiële bijdrage en de toekomstige medefinanciering ervan.