SCHRIFTELIJKE VRAAG E-0773/03

van Konstantinos Hatzidakis (PPE-DE) aan de Commissie

(12 maart 2003)

Betreft: Budgetoverschrijdingen bij aanleg Attiki Odos

Op mijn vraag (P-0239/03)(1) heeft de Commissie kennelijk uit misverstand geen antwoord gegeven op wat ik bedoelde te vragen. In haar antwoord vermeldt zij namelijk dat de aanlegkosten van de Attiki Odos 1713 miljoen euro bedragen, wat minder is dan het bedrag van 3175 miljoen euro dat zij noemde als antwoord op een eerdere vraag van mij (E-2894/01)(2), blijkbaar doordat zij zich in haar laatste antwoord beperkt tot de periode 2000-2006. Ook geeft zij niet aan of er overschrijdingen zijn geconstateerd en waaraan die overschrijdingen zijn toe te schrijven.

Daarom vraag ik de Commissie nogmaals:

- Wat was het budget voor de Attiki Odos toen met de uitvoering van het werk werd begonnen?

- Welke overschrijdingen zijn er geconstateerd vanaf het begin van de uitvoering tot op heden en wat zijn de redenen voor die overschrijdingen?

- Hoe hoog zijn de totale kosten voor de aanleg van de Attiki Odos, zoals die uiteindelijk in de loop der tijd en met de geconstateerde overschrijdingen tot stand is gebracht?

(1) PB C 161 E van 10.7.2003, blz. 200.

(2) PB C 115 E van 16.5.2002, blz. 189.

Antwoord van de heer Barnier namens de Commissie

(16 april 2003)

Op grond van de in 1996 tussen de Griekse autoriteiten en de concessiehouder ondertekende concessieovereenkomst voor de aanleg van de ringweg rond Athene (Attiki Odos) is voorzien in een forfaitair bedrag van 1 248,7 miljoen euro (in lopende prijzen) voor de totstandkoming van het project waarvan de aanleg en het beheer volledig onder de verantwoordlijkheid van de concessiehouder vallen. Het bedrag bestaat uit overheidsbijdragen (418,2 miljoen euro) en uit bijdragen uit de particuliere sector (830,5 miljoen euro).

In deze overeenkomst is tevens voorzien in parallelle openbare werken, ten bedrage van 146,75 miljoen euro (in lopende prijzen), die niet zijn inbegrepen in het forfaitaire bedrag, en wordt de mogelijkheid opengehouden dat de kosten van deze parallelle werkzaamheden met 50 % stijgen. Bovendien is in de overeenkomst de mogelijkheid opgenomen dat aanvullende werkzaamheden ten bedrage van maximaal 50 % van het forfaitaire bedrag van 1 248,7 miljoen euro worden uitgevoerd. Hierop is goedkeuring verleend voor dergelijke werkzaamheden, in de meeste gevallen na rechterlijke beslissingen betreffende de verbetering van milieuomstandigheden in bepaalde gebieden die te lijden hebben van de ringweg rond Athene.

Op grond van de door de verantwoordelijke nationale instanties verstrekte gegevens bedraagt het totale bedrag dat aan parallelle en aanvullende werkzaamheden in de overeenkomst is vastgelegd, respectievelijk 220 miljoen euro en 571,21 miljoen euro in lopende prijzen. Samen met het forfaitaire bedrag van 1 248,7 miljoen euro komt het totaal op ongeveer 2 040 miljoen euro.

Andere kostenelementen, die niet in de concessieovereenkomst zijn opgenomen, betreffen onteigeningen, honoraria voor freelance ingenieurs en consultants, archeologische activiteiten en het verleggen van het netwerk van openbare voorzieningen. Als ook deze kosten worden opgeteld bij het bovengenoemde totaal van 2 040 miljoen euro komen de totale kosten van het Attiki Odosproject, inclusief de concessieovereenkomst en de overige niet daarmee verband houdende kostenelementen, op ongeveer 3,2 miljard euro.

De maatregel ten behoeve van de Attiki Odos maakt deel uit van het operationele programma Wegen-Havens-Stedelijke ontwikkeling 2000-2006 en is tevens een groot project in de zin van de artikelen 25 en 26 van Verordening (EG) nr. 1260/1999 houdende algemene bepalingen inzake de Structuurfondsen(1).

Op grond van het derde communautair bestek (CB) van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO) is voor dit project 476 miljoen euro aan steun gevraagd. Daarbij wordt uitgegaan van een overheidsbijdrage van 951 miljoen euro en een totale kostprijs, inclusief de bijdrage van de particuliere sector, van 1 713 miljoen euro. De gevraagde steun heeft betrekking op een deel van het forfaitaire bedrag, op delen van parallelle en aanvullende werkzaamheden van de concessieovereenkomst, en op delen van de andere kostenelementen van het project. Er zijn geen mogelijkheden om het steunbedrag in de toekomst te verhogen met aanvullende middelen uit het CB voor de periode 2000-2006 of uit het Cohesiefonds.

(1) PB L 161 van 26.6.1999.