SCHRIFTELIJKE VRAAG E-3389/98

van Konstantinos Hatzidakis (PPE) aan de Commissie

(17 november 1998)

Betreft: Stand van zaken bij de aanleg van de Egnatias-weg

De Egnatias-weg is een van de 14 grote projecten van communautair belang die medegefinancierd worden door de Structuurfondsen en het Cohesiefonds. De communautaire kredieten die in het kader van het tweede communautair bestek voor bijstandsverlening (CB) voor Griekenland zijn uitgetrokken, bedragen 825 miljoen ecu voor de periode 1994-1999 en de bijdrage aan het project van Griekenland zelf beloopt 550 miljoen ecu. Maar de laatste tijd kan uit verschillende bronnen worden opgemaakt dat de uitvoering van het project zeer traag verloopt.

Kan de Commissie antwoorden op de volgende vragen:

1. Wat is tot nu toe de totale besteding van kredieten voor dit project, en ingeval deze ontoereikend is, wat is de oorzaak van de vertragingen?

2. Welk percentage van de voorziene nationale financiering heeft Griekenland tot nu toe betaald en op welke manier wordt gegarandeerd dat de volledige nationale bijdrage zal worden betaald?

3. Wat zal er gebeuren indien Griekenland er niet in slaagt binnen de vastgelegde termijnen volledig de in het kader van het 2de CB vastgelegde kredieten voor dit project te besteden? Zullen de niet-bestede kredieten worden overgedragen naar het volgende CB voor Griekenland, zullen de kredieten verloren gaan of zijn er andere plannen?

Antwoord van mevrouw Wulf-Mathies namens de Commissie

(8 januari 1999)

De aanleg van de Egnatias-weg wordt medegefinancierd door het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO) in het kader van het communautair bestek (CB) en door het Cohesiefonds. De totale lengte van de weg bedraagt 280 km. Daarvan is 120,5 km aangelegd vóór 1994 terwijl 497 km moet worden aangelegd in de periode 1994-1999 en later nog eens 62,5 km (tot dusver zijn voor dit laatste gedeelte nog geen financiële middelen toegewezen).

Van de 497 km die in de periode 1994-1999 moeten worden aangelegd, wordt op grond van de huidige programmering 364 km medegefinancierd door het operationele programma "wegen" van het CB terwijl de overige 133 km worden medegefinancierd door het Cohesiefonds.

Wat de aanbestedingen voor deze 497 km betreft, ziet de toestand er als volgt uit: voor 403 km zijn de werken aan de gang en daarvoor zijn 41 contracten gesloten. Tegen eind 1998 zouden 30,5 km moeten zijn aanbesteed en tegen eind 1999 nog eens 27,5 km en in het jaar 2000 zal een aanbesteding worden georganiseerd voor 36 km (vak Panagia-Grevena) na het besluit van het Griekse Hooggerechtshof waarbij voor dit gedeelte een nieuwe studie wordt gevraagd met het oog op een betere bescherming van de bruine beer.

De openbare uitgaven in het kader van het operationele programma "wegen" bedragen in totaal 825,6 miljoen ecu, waarvan 495,4 miljoen ecu van het EFRO die volledig zijn vastgelegd. De overheidsuitgaven in het kader van het Cohesiefonds bedragen 360 miljoen ecu waarvan 223 miljoen ecu afkomstig van het fonds die volledig zijn vastgelegd. Een lening van de Europese Investeringsbank (EIB) van 215 miljoen ecu wordt gebruikt om een deel van de nationale bijdrage te dekken. De nationale bijdrage wordt gedekt door een investeringsprogramma van de Griekse overheid dat ten dele met bovengenoemde EIB-lening wordt medegefinancierd. De nationale autoriteiten hebben van begin 1994 tot oktober 1994 222,2 miljoen ecu betaald voor het Egnatias-project in het kader van het operationeel programma "wegen" en 207,6 miljoen ecu voor de door het Cohesiefonds medegefinancierde projecten.

Volgens de prognoses van de NV Egnatia, die instaat voor de aanleg van de weg, zullen de bijdragen van het EFRO en het Cohesiefonds en de leningen van de EIB zijn opgebruikt tegen eind 2001, de in de desbetreffende voorschriften gestelde tijdslimiet.